## Contents list available at journal.uib.ac.id

## Journal of Civil Engineering and Planning
Journal homepage: https://journal.uib.ac.id/index.php/jce JCEP - UIB

## Jurnal Penelitian

## Productivity Analysis of Construction Workers During The Tobacco Growing Season in Sampang Regency
Analisa Produktivitas Tenaga Kerja Kontruksi Pada Musim Tanam Tembakau Di Kabupaten Sampang
Dedy Asmaroni 1 , Fairus Zabadi 2
1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Madura
2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Madura Email korespondensil: dedyasmaroni@gmail.com
INFO ARTIKEL ABSTRAK Kata kunci : Produktivitas  Tenaga Kerja, Perkerasan Beton  Semen  Fc'  25 Mpa Wiremesh (M8).
Produktivitas  tenaga  kerja  adalah  salah  satu  unsur  utama  penentu keberhasilan  pelaksanaan  pada  proyek  konstruksi,  terutama  pekerjaan  yang membutuhkan  tenaga  kerja  produktif  adalah  pekerjaan  Perkerasan  Beton Semen  Fc'  25  Mpa Wiremesh (M8).  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk  mengetahui  besar  produktivitas  pada  pekerjaan  Perkerasan  Beton Semen  Fc'  25  Mpa Wiremesh kemudian  dibandingkan  dengan  AHSP  Bina Marga 2022 atau Permen PUPR RI No. 1 Tahun 2022 serta menyebutkan solusi yang  diberikan  terhadap  kendala  di  lapangan  selama  pelaksanaan  proyek Perkerasan Beton Semen Fc' 25 Mpa Wiremesh di lapangan. Adapun hasil yang diperoleh  dari  perhitungan  rata-rata  dari  analisis  terhadap  produktivitas pekerjaan  Perkerasan  Beton  Semen  Fc'  25  Mpa Wiremesh pada  proyek Peningkatan  Jalan  Karang  Dalem – Patarongan  di  Kecamatan  Sampang diperoleh  hasil  perhitungan  30,77  m 3 /OH  untuk  mandor  dan  30,81  m 3 /OH untuk pekerja, sedangkan perhitungan AHSP Bina Marga 2022 diperoleh hasil 20,75  m 3 /OH  untuk  mandor  dan  33,43  m 3 /OH  untuk  pekerja.  Pada  proyek Peningkatan  Jalan  Torjun – Pangarengan  di  Kecamatan  Torjun  perhitungan diperoleh  hasil  31,94  m 3 /OH  untuk  mandor  dan  32,10  m 3 /OH  untuk  pekerja, sedangkan  perhitungan  AHSP  Bina  Marga  2022  diperoleh  hasil  20,75  m 3 /OH untuk  mandor  dan  37,05  m 3 /OH  untuk  pekerja.  Selanjutnya  pada  proyek Peningkatan  Jalan  Tobai  Timur – Poreh  di  Kecamatan  Sokobanah  diperoleh hasil  perhitungan  20,32  m 3 /OH  untuk  mandor  dan  20,30  m 3 /OH  untuk pekerja, sedangkan perhitungan AHSP Bina Marga 2022 diperoleh hasil 20,75 m 3 /OH untuk mandor dan 32,27 m 3 /OH untuk pekerja. Secara umum kendala yang  dihadapi  pada  pelaksanaan  proyek  jalan  beton  di  kabupaten  Sampang pada musim tanam tembakau adalah kendala cuaca yang terik, motivasi tenaga kerja, dan jarak supplier cor dengan lokasi pekerjaan proyek.
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 1  Tahun 2023
ARTICLE INFO

## ABSTRACT

## Keywords:
Labor Productivity, Cement Concrete  Pavement  Fc'  25  Mpa Wiremesh (M8). Labor productivity is one of the main elements in determining the successful implementation of a construction project, one of the jobs that  require  a  productive  workforce  is  Fc'  25  Mpa  Wiremesh Cement  Concrete  Pavement  (M8).  This  research  was  conducted with  the  aim  of  knowing  the  level  of  productivity  in  Cement Concrete Pavement Fc' 25 Mpa Wiremesh and then compared with AHSP  Bina  Marga  2022  or  Permen  PUPR  RI  No.  1  of  2022  and mentions the solutions provided to the obstacles in the field during the implementation of the Fc' 25 Mpa Wiremesh Cement Concrete Pavement  project  in  the  field.  The  results  obtained  from  the average  calculation  of  the  analysis  of  the  work  productivity  of Cement  Concrete  Pavement  Fc'  25  Mpa  Wiremesh  on  the  Karang Dalem – Patarongan  Road  Improvement  project  in  Sampang District  obtained  the  calculation  results  of  30.77  m3/OH  for  the foreman  and  30.81  m3/  OH  for  workers,  while  the  calculation  of AHSP Bina Marga 2022 yields 20.75 m3/OH for foremen and 33.43 m3/OH  for  workers.  In  the  Torjun – Pangarengan  Road Improvement  project  in  Torjun  District,  the  calculations  obtained results of 31.94 m3/OH for the foreman and 32.10 m3/OH for the workers,  while  the  2022  AHSP  Bina  Marga  calculation  obtained results  of  20.75  m3/OH  for  the  foreman  and  37,  05  m3/OH  for workers.  Furthermore,  in  the  East  Tobai – Poreh  Road Improvement project in Sokobanah District, the calculation results obtained  were  20.32  m3/OH  for  foremen  and  20.30  m3/OH  for workers,  while  the  2022  AHSP  Bina  Marga  calculations  obtained results  of  20.75  m3/OH  for  foremen  and  32.27  m3/OH  for workers.  In  general,  the  obstacles  encountered  in  the implementation  of  the  concrete  road  project  in  Sampang  district during  the  tobacco  growing  season  were  the  hot  weather,  labor motivation, and  the distance of the cast supplier from  the project work location.

## 1. Pendahuluan
Proyek  merupakan  langkah  sekali  yang  dirancang  guna  mencapai  tujuan  yang  diinginkan dalam waktu tertentu.[6] Proyek juga diartikan sebagai serangkaian tugas terkait yang hasil akhirnya benar-benar  bisa  diharapkan.[4]  Salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  dikalangan  masyarakat khususnya  pada  pembangunan  proyek  adalah  adanya  musim  tembakau,  2]  karena  tembakau merupakan  penghasilan  utama  penduduk  Madura  yang  mayoritas  bermata-pencaharian  sebagai petani, termasuk petani di Kabupaten Sampang yang merangkap sebagai pekerja proyek.
Tenaga  kerja  proyek  adalah  salah  satu  sumber  daya  yang  penting  dan  dibutuhkan  dalam kegiatan proyek kontruksi,[3] bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam jangka waktu yang sudad ada  berdasarkan  kesepakatan  bersama  termasuk  pada  waktu  musim  tanam  tembakau  yang  setiap musim  kemarau  menjadi  komoditi  utama  petani  di  Madura.  Maka  dari  itu  sangat  penting  untuk dilakukan  analisis  mendalam  terhadap  adanya  pengaruh  musim  tanam  tembakau  terhadap pelaksanaan proyek.
Dalam  penelitian  ini  penulis  bermaksud  untuk  mengetahui  hasil  perbandingan  antara produktivitas  di  lapangan  dengan  perencanaan  untuk  pelaksanaan  proyek  di  Kabupaten  Sampang pada musim tanam tembakau, serta menyebutkan solusi yang diberikan terhadap kendala di lapangan selama pelaksanaan proyek.
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 1  Tahun 2023

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Definisi Proyek
Proyek merupakan kegiatan yang dapat diselesaikan berdasar sumber daya yang ada sehingga bisa  diperoleh  hasil  akhir  yang  maksimal.[15]  Sehingga  proyek  tersebut  bisa  tetap  mutu,  biaya  dan waktu  ( triple  constraint).[17]  Proyek adalah  kegaiatan yang terstruktur,  bersifat musiman, memiliki batas waktu, biaya, dan sumber daya yang ada.[8]
Setiap  orang  menilai  proyek  itu  berbeda.16]  Proyek  adalah  suatu  pekerjaan  yang  berurutan dan memiliki keterkaitan antara hasil dan waktu yang sudah ditentukan.[11] Proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat kelompok guna mencapai tujuan yang hendak dicapai.[10]
Didalam memperoleh tujuan yang hendak dicapai, ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu anggaran  biaya  yang  dialokasikan,  jadwal  yang  direncana,  serta  mutu  terpenuhi.  Tiga  hal  tersebut merupakan penentu keberhasilan suatu proyek yang biasa disebut tiga kendala ( triple constraint).[17]
Gambar 2.1 Tiga kendala Proyek ( triple constraint ).

## 2.2 Konstruksi
Kontruksi adalah susunan elemen pada suatu bangunan berdasarkan fungsinya.[20] kontruksi terdiri  dari  beberapa  poin  penting  yaitu  gedung  bertingkat,  bendungan,  jembatan,  DAM,  banguan irigasi, jalan raya, lapangan terbang dan sebagainya. Konstruksi terdiri dari 2  macam yaitu:[12]
1. Bangunan Gedung (bangunan gedung, perumahan, hotel dan lain-lain)
2. Bangunan Sipil (jembatan, jalan, lapangan terbang, terowongan, irigasi, bendungan dan lain-lain)
2.3 Tenaga Kerja
Keberhasilan  suatu  proyek  kontruksi  didukung  sumber  daya  manusianya  itu  sendiri  yaitu pekerja atau tenaga kerja.[7] Jumlah pekerja yang paling banyak dibutuhkan adalah pekerja lapangan dan  merupakan  hal  yang  paling  berpengaruh  terhadap  pekerjaan  fisik  di  lapangan.[9]  Apabila mengacu pada hubungan kerja sama antar pihak yang akan melaksanakan proyek, pekerja atau tenaga kerja dibagi menjadi 2 yaitu:
1. Tenaga  kerja  borongan  merupakan  tenaga  kerja  berdasarkan  ikatan  kerja  yang  ada  antara perusahaan penyedia tenaga kerja dengan kontraktor untuk jangka waktu tertentu.
2. Tenga  kerja  langsung  merupakan  tenaga  kerja  yang  direkrut  dan  menandatangani  ikatan  kerja perorangan dengan perusahaan kontraktor.
2.4 Produktivitas
Produktivitas  merupakan  perbandingan  yang  didapat  antara  pengeluaran  dibagi  pemasukan sehingga  dapat  menghasilkan  produktivitas.  Produktivitas  tersebut  bisa  dilakukan  dengan  cara meminimalkan  kegiatan-kegiatan  yang  tidak  produktif  seperti  banyaknya delay,  setup,  loading- unloading  .[14]  Produktivitas  merupakan  kemampuan  untuk  memproduksi,  keadaan  produktif keefektivan  dalam  mengusahakan.  Bagian  terpenting  dari  definisi  konsep-konsep  produktivitas sebagai berikut:
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 1  Tahun 2023
1. Kemampuan  untuk  memproduksi  merupakan  kekuatan  atau  kemampuan  di  balik  produksi  itu sendiri,
2. Keefektivan dalam mengusahakan produksi adalah sebagai ukuran baik atau buruknya penggunaan sumber daya,
3. Produksi  per  unit  dari  tiap  usaha  adalah  untuk  mengukur output  dari  faktor  produksi  dengan mengacu pada satu periode waktu yang sudah ditetapkan.
Dari  penjelasan  terkait  produktivitas  diatas  terdapat  beberapa  kesulitan  yang  akan dihadapi. Tugas  perencana  adalah  bagaimana  caranya  produktivitas  terhadap  waktu,  jumlah  pekerja, kemampuan mesin, peralatan yang digunakan juga pembiayaan.[13]

## 2.5 Perkerasan Beton Semen
Beton    merupakan  bahan  kontruksi  paling  utama  dari  berbaga  proyek  kontruksi  umumnya pada jembatan, gedung bertingkat, bendungan juga bangunan kontruksi yang lain. Beton memiliki kuat tekan  yang  relatif  tinggi  sehingga  sampai  saat  ini  masih  banyak  digunakan  dan  mudah  untuk didapatkan.[ 1] Beton  adalah  material yang sering  digunakan  dalam  suatu proyek  konstruksi.[5]

## 2.6 Musim Tanam Tembakau
Tembakau  merupakan  tanaman  yang  mudah  didapat  di  seluruh  pelosok  indonesia. Budidayanya biasanya dilakukan oleh semua perusahaan-perusahaan perkebunan atau kebun rakyat. 18]  Tembakau  sangat  berarti  dalam  roda  kehidupan  masyarakat  di  Madura.  Peran  tembakau  dalam meningkatkan ekonomi masyarakat cukup besar, hal ini disebabkan aktivitas produksi dan pemasaran dan  pengolahannya  yang  melibatkan  peran  sejumlah  masyarakat.  Ditambah  lagi  dengan  harga tembakau  yang  lumayan  tinggi  di  pasaran.  Sehingga  para  petani  bisa  meningkatkan  taraf hidupnya.[19]

## 3. Metode Penelitian
3.1 Lokasi Penelitian
Dalam  penelitian  dengan  judul  Analisa  Produktivitas  Tenaga  Kerja  Kontruksi  pada  Musim Tanam Tembakau di Kabupaten Sampang dilakukan pada tiga lokasi, yaitu: Peningkatan Jalan Karang Dalem – Patarongan  di  Kecamatan Sampang,  Peningkatan  Jalan  Torjun – Pangarengan  di Kecamatan Torjun, dan Peningkatan Jalan Tobai Timur – Poreh di Kecamatan Sokobanah.

## 3.2 Populasi dan Sampel
Dalam  penelitian  ini  populasinya  adalah  semua  tenaga  kerja  yang  melakukan  pekerjaan Perkerasan  Beton  Semen  Fc'  25  Mpa Wiremesh  (M8).  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  diketahui jumlah  tenaga  kerja  pada  pekerjaan  Peningkatan  Jalan  Karang  Dalem – Patarongan  ada  11  orang, jumlah tenaga kerja pada pekerjaan Peningkatan Jalan Torjun – Pangarengan ada 12 orang, dan jumlah tenaga kerja pada pekerjaan Peningkatan Jalan Tobai Timur – Poreh sebanyak 11 orang.
Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sampel  menggunakan  teknik sampling jenuh dikarenakan jumlah populasinya yang sedikit.
3.3 Data Penelitian
Data  penelitian  merupakan  semua  fakta  dan  angka  yang  dapat  dijadikan  bahan  untuk penyusunan  informasi.  Ada  2  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan data  sekunder.  Yang  termasuk  dalam  data  primer  pada  penelitian  ini  adalah  pengamatan  langsung atau observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi proyek penelitian secara langsung yang bertujuan  guna  mengetahui  produktivitas  tenaga  kerja  dan  jumlah  pekerja  per  harinya  serta permasalahan  yang  terjadi  selama  pelaksanaan  proyek.  Saat  pengamatan  dilakukan,  penyusun menggunakan  alat  bantu  berupa handphone,  meteran,  dan alat tulis.  Data  sekunder yang digunakan pada  penelitian  ini  adalah:  artikel,  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan  (AHSP)  Bina  Marga  2022,  dan gambar kerja proyek.
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 1  Tahun 2023

## 3.4 Tahapan Penelitian
Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini.
1. Identifikasi Masalah
Identifikasi  masalah  dapat  dilakukan  dengan  menentukan  topik  penelitian  dengan  pokok masalah  yang  kemudian  bisa  dijadikan  judul  penelitian.  Langkah  selanjutnya  melakukan  konsultasi mengenai  judul  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  sehingga  diperoleh  latar  belakang,  rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan manfaat.
2. Pengambilan Data Primer dan Data Sekunder
Peneliti  melakukan  observasi  atau  pengamatan  secara  langsung  dan  mengambil  data  yang dilakukan di lokasi pekerjaan yang diamati. Pada lokasi yang berbeda dan di hari yang sama, penyusun berbagi  tugas  dengan  tim  untuk  mengawasi  pelaksanaan  proyek  jalan  beton  di  Kabupaten  Sampang selama musim tembakau, sehingga sebagian data observasi yang diperoleh penyusun juga merupakan data yang diperoleh dari pengawasan rekan dalam satu tim.
3. Pengolahan Data
Setelah  dilakukan  pegumpulan  data  primer  dan  sekunder,  langkah  berikutnya  adalah  tahap pengolahan data dengan mencari produktivitas tenaga kerja yang diperoleh per hari di lapangan. 4. Analisis Data
Pada  pekerjaan  Perkerasan  Beton  Semen  Fc'  25  Mpa Wiremesh  (M8)  yang  terdiri  dari pekerjaan  pemasangan  bekisting,  pemasangan wiremesh,  dan  pengecoran.  Kemudian  dibandingkan dengan produktivitas di dalam ketentuan AHSP Bina Marga 2022, apakah produktivitas pekerjaan di lapangan lebih besar atau lebih kecil dari AHSP Bina Marga 2022.
3.5 Pengolahan Data dan Analisa Data
Produktivitas rata-rata bisa diartikan sebagai perbandingan antara hasil produksi dan elemen produksi  yang  meliputi  tenaga  kerja,  material,  peralatan  dan  lain-lain.  Deviadi  dalam  Widayat (2022:8), menggunakan rumus perhitungan produktivitas dan koefisien sebagai berikut.

## Produktivitas = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
Koefisien = Jumlah Tenaga Kerja Jumlah Produktivitas Tercapai

## 3.6 Kerangka Berpikir
Langkah-langkah yang akan dilakukan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 3.1. Kerangka Penelitian Studi Literatur Menentukan Objek Studi Pengumpulan Data Data Sekunder - - Artikel - - AHSP Permen PUPR 2022 - - Gambar Kerja Pengolahan Data Membandingkan Perencanaan dengan Realisasi Hasil Kesimpulan Data Pimer - - Observasi - Identifikasi Masalah
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 1  Tahun 2023

## 4. Hasil dan Pembahasan
Produktivitas  harian  dapat  dihitung  dari  volume  yang  diperoleh  melalui  hasil  pengamatan pada pekerjaan Perkerasan Beton Semen Fc' 25 Mpa Wiremesh (M8) perhari.
Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Peningkatan Jalan Karang Dalem – Patarongan Hari Ke- Volume (m3) Tenaga Kerja (org) Mandor Pekerja 1 30 1 10 2 30 1 10 3 30 1 10 4 36 1 10 5 30 1 9 6 29,54 1 9 Total 185,54 6 58 Sumber : Hasil Perhitungan Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Peningkatan Jalan Torjun – Pangarengan Hari Ke- Volume (m3) Tenaga Kerja (org) Mandor Pekerja 1 30 1 11 2 36 1 11 3 36 1 10 4 36 1 11 5 36 1 11 6 36 1 11 7 21,3 1 10 Total 231,3 7 75 Sumber : Hasil Perhitungan Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Peningkatan Jalan Tobai Timur – Poreh Hari Ke- Volume (m3) Tenaga Kerja (org) Mandor Pekerja 1 24 1 8 2 18 1 8 3 21 1 9 4 21 1 10 5 21 1 10 6 18 1 10 7 18 1 10 8 21 1 9 9 22,7 1 10 Total 184,7 9 84 Sumber : Hasil Perhitungan
Berdasarkan  perhitungan,  sehingga  dihasilkan  tabel  koefisien  mandor  dan  pekerja  sebagai berikut.
Tabel 4.4  Rekapitulasi Koefisien Tenaga Kerja Peningkatan Jalan Karang Dalem – Patarongan
Hari Ke- Volume (m3) Tenaga Kerja (org) Koefisien Tenaga Kerja Mandor  Pekerja  Mandor  Pekerja 1 30 1 10 0,0333 0,3333 2 30 1 10 0,0333 0,3333 3 30 1 10 0,0333 0,3333
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 1  Tahun 2023
4 36 1 10 0,0278 0,2778 5 30 1 9 0,0333 0,3000 6 29,54 1 9 0,0339 0,3047 Total 185,54 0,1950 1,8824 Rata2 30,92 Koef Rata2 Perhari 0,0325 0,3137 Sumber : Hasil Perhitungan
Tabel 4.5 Rekapitulasi Koefisien Tenaga Kerja Peningkatan Jalan Torjun – Pangarengan Hari Ke- Volume (m3) Tenaga Kerja (org) Koefisien Tenaga Kerja Mandor  Pekerja  Mandor  Pekerja 1 30 1 11 0,0333 0,3667 2 36 1 11 0,0278 0,3056 3 36 1 10 0,0278 0,2778 4 36 1 11 0,0278 0,3056 5 36 1 11 0,0278 0,3056 6 36 1 11 0,0278 0,3056 7 21,3 1 10 0,0469 0,4695 Total 231,3 0,2192 2,3362 Rata2 33,04 Koef Rata2 Perhari 0,0313 0,3337 Sumber : Hasil Perhitungan
Tabel 4.6 Rekapitulasi Koefisien Tenaga Kerja Peningkatan Jalan Tobai Timur – Poreh Hari Ke- Volume (m3) Tenaga Kerja (org) Koefisien Tenaga Kerja Mandor  Pekerja  Mandor  Pekerja 1 24 1 8 0,0417 0,3333 2 18 1 8 0,0556 0,4444 3 21 1 9 0,0476 0,4286 4 21 1 10 0,0476 0,4762 5 21 1 10 0,0476 0,4762 6 18 1 10 0,0556 0,5556 7 18 1 10 0,0556 0,5556 8 21 1 9 0,0476 0,4286 9 22,7 1 10 0,0441 0,4405 Total 184,7 0,4429 4,1389 Rata2 20,52 Koef Rata2 Perhari 0,0492 0,4599

## Sumber : Hasil Perhitungan
Berikut ini merupakan tabel produktivitas tenaga kerja setelah dilakukan perhitungan.
Tabel 4.7 Rekapitulasi Produktivitas Peningkatan Jalan Karang Dalem – Patarongan
Hari Ke- Volume (m3) Produktivitas AHSP 2022 (m 3 /OH) Produktivitas Lapangan (m 3 /OH) Mandor  Pekerja  Mandor  Pekerja 1 30 20,75 34,58 30,77 31,87 2 30 20,75 34,58 30,77 31,87 3 30 20,75 34,58 30,77 31,87 4 36 20,75 34,58 30,77 31,87 5 30 20,75 31,13 30,77 28,69
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 1  Tahun 2023
6 29,54 20,75 31,13 30,77 28,69 Total 185,54 124,50 200,58 184,65 184,87 Rata2 30,92 20,75 33,43 30,77 30,81 Sumber : Hasil Perhitungan
Tabel 4.8 Rekapitulasi Produktivitas Peningkatan Jalan Torjun – Pangarengan Hari Ke- Volume (m3) Produktivitas AHSP 2022 (m 3 /OH) Produktivitas Lapangan (m 3 /OH) Mandor  Pekerja  Mandor  Pekerja 1 30 20,75 38,04 31,94 32,96 2 36 20,75 38,04 31,94 32,96 3 36 20,75 34,58 31,94 29,96 4 36 20,75 38,04 31,94 32,96 5 36 20,75 38,04 31,94 32,96 6 36 20,75 38,04 31,94 32,96 7 21,3 20,75 34,58 31,94 29,96 Total 231,3 145,25 259,38 223,57 224,73 Rata2 33,04 20,75 37,05 31,94 32,10 Sumber : Hasil Perhitungan
Tabel 4.9 Rekapitulasi Produktivitas Peningkatan Jalan Tobai Timur – Poreh Hari Ke- Volume (m3) Produktivitas AHSP 2022 (m 3 /OH) Produktivitas Lapangan (m 3 /OH) Mandor  Pekerja  Mandor  Pekerja 1 24 20,75 27,67 20,32 17,40 2 18 20,75 27,67 20,32 17,40 3 21 20,75 31,13 20,32 19,57 4 21 20,75 34,58 20,32 21,74 5 21 20,75 34,58 20,32 21,74 6 18 20,75 34,58 20,32 21,74 7 18 20,75 34,58 20,32 21,74 8 21 20,75 31,13 20,32 19,57 9 22,7 20,75 34,58 20,32 21,74 Total 184,7 186,75 290,50 182,90 182,66 Rata2 20,52 20,75 32,28 20,32 20,30

## Sumber : Hasil Perhitungan
Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat diperoleh perbandingan nilai produktivitas rata- rata antara di lapangan dengan AHSP Bina Marga 2022 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.10 Perbandingan Produktivitas AHSP dan di Lapangan Peningkatan Jalan Karang Dalem – Patarongan
Tenaga Kerja  Satuan Produktivitas Selisih AHSP 2022 Hasil Lapangan Mandor m 3 /hari 20,75 30,77 10,02 Pekerja 33,43 30,81 -2,62 Sumber : Hasil Perhitungan
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 1  Tahun 2023
Tabel 4.11 Perbandingan Produktivitas AHSP dan di Lapangan Peningkatan Jalan Torjun – Pangarengan
Tenaga Kerja  Satuan Produktivitas Selisih AHSP 2022 Hasil Lapangan Mandor m 3 /hari 20,75 31,94 11,19 Pekerja 37,05 32,10 -4,95 Sumber : Hasil Perhitungan
Tabel 4.12 Perbandingan Produktivitas AHSP dan di Lapangan Peningkatan Jalan Tobai Timur – Poreh Tenaga Kerja  Satuan Produktivitas Selisih AHSP 2022 Hasil Lapangan Mandor m 3 /hari 20,75 20,32 -0,43 Pekerja 32,27 20,30 -11,98
Sumber : Hasil Perhitungan
Gambar 4.1 Grafik Perbandingan Produktivitas Peningkatan Jalan Karang Dalem – Patarongan
Gambar 4.2. Grafik Perbandingan ProduktivitasPeningkatan Jalan Torjun – Pangarengan
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 1  Tahun 2023
Gambar 4.3 Grafik Perbandingan Produktivitas Peningkatan Jalan Tobai Timur – Poreh

## 5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
1. Pada  penelitian  ini  diperoleh  produktivitas  rata-rata  tenaga  kerja  adalah  30,77  m 3 /hari  untuk mandor  dan  30,81  m 3 /hari  untuk  pekerja  pada  proyek  Peningkatan  Jalan  Karang  Dalem – Patarongan  di  Kecamatan  Sampang.  Pada  proyek  Peningkatan  Jalan  Torjun – Pangarengan  di Kecamatan  Torjun  adalah  31,94  m 3 /hari  untuk  mandor  dan  32,10  m 3 /hari  untuk  pekerja.  Pada proyek  Peningkatan  Jalan  Tobai  Timur – Poreh  di  Kecamatan  Sokobanah  sebesar  20,32  m 3 /hari untuk mandor dan 20,30 m 3 /hari untuk pekerja.
2. Dari  hasil  penelitian  perbandingan  produktivitas  pada  proyek  Peningkatan  Jalan  Karang  Dalem – Patarongan  di  Kecamatan  Sampang  diperoleh  hasil  perhitungan  30,77  m 3 /OH  untuk  mandor  dan 30,81 m 3 /OH untuk pekerja, sedangkan perhitungan AHSP Bina Marga 2022 diperoleh hasil 20,75 m 3 /OH  untuk  mandor  dan  33,43  m 3 /OH  untuk  pekerja.  Pada  proyek  Peningkatan  Jalan  Torjun – Pangarengan  di  Kecamatan  Torjun  perhitungan  diperoleh  hasil  31,94  m 3 /OH  untuk  mandor  dan 32,10 m 3 /OH untuk pekerja, sedangkan perhitungan AHSP Bina Marga 2022 diperoleh hasil 20,75 m 3 /OH untuk mandor dan 37,05 m 3 /OH untuk pekerja. Selanjutnya pada proyek Peningkatan Jalan Tobai  Timur – Poreh  di  Kecamatan  Sokobanah  diperoleh  hasil  perhitungan  20,32  m 3 /OH  untuk mandor dan 20,30 m 3 /OH untuk pekerja, sedangkan perhitungan AHSP Bina Marga 2022 diperoleh hasil 20,75 m 3 /OH untuk mandor dan 32,27 m 3 /OH untuk pekerja.
3. Secara umum kendala yang dihadapi pada pelaksanaan proyek jalan beton di kabupaten Sampang pada  musim  tanam  tembakau  adalah  kendala  cuaca  yang  terik,  motivasi  tenaga  kerja,  dan  jarak supplier  cor  dengan  lokasi  pekerjaan  proyek.  Hal  ini  sejalan  dengan  faktor-faktor  yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja menurut Limanto dalam Suhaeb (2020:13) diantaranya karakter pekerja berupa motivasi dan kondisi pekerjaan proyek berupa kondisi lingkungan sekitar proyek  dan  cuaca  stempat.  Saat  cuaca  terik  pada musim  tembakau,  tenaga  kerja  kurang  motivasi untuk menyelesaikan tugas karena kelelahan. Kondisi lingkungan sekitar proyek juga menjadi salah satu  kendala  karena  pada  saat  musim  tembakau  tenaga  kerja  pada  lingkungan  tersebut  juga bekerja sebagai petani tembakau sehingga mereka masih menggunakan waktunya untuk datang ke kebun sebelum datang ke lokasi proyek.
5.2 Saran
1. Perencana dan Kontraktor
Mandor Pekerja Perbandingan Produktivitas AHSP 2022 Dengan Lapangan 20,75 20,32 32,28 20,30 AHSP 2022 Lapangan
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 1  Tahun 2023
Hal yang perlu diperhatikan oleh perencana dan kontraktor terkait produktivitas tenaga kerja pada proyek  tersebut,  sehingga  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  baik  dari  perencanaan  dan pelaksanaannya.
2. Penelitian Selanjutnya
a. Perlu  dilakukan  analisis  mendalam  terhadap  kendala-kendala  yang  dialami  pada  pelaksanaan proyek selama musim tembakau.
b. Untuk  peneliti  selanjutnya  disarankan  melakukan  penelitian  pada  proyek  yang  berbeda,  seperti jembatan, pelabuhan, pembangunan gedung bertingkat, dan proyek-proyek lain.
c. Perlu menggunakan metode pengambilan data yang lebih variatif untuk menunjang hasil data yang lebih akurat.

## Ucapan Terimakasih
Dalam terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Faisal Estu Yuliyanto, ST., MT. selaku Rektor Universitas Madura.
2. Bapak Taurina Jemmy Irwanto, ST., MT. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Madura.

## Daftar Rujukan
[1] Abdullah,  F  dkk,  Tinjauan  Campuran  Beton  Normal  Dengan  Penggunaan  Superplasticizer Sebagai  Bahan  Pengganti  Air  Sebesar  0%;  0,3%;  0;5%  Dan  0,7%  Berdasarkan  Berat  Semen, Journal of Civil Engineering and
Planning Vol. 2, No. 1 (2021).
https://journal.uib.ac.id/index.php/jce/article/view/4389/1717
[2] Andriyono, Kadarisman. Analisa Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Pada Musim Tembakau Di  Kabupaten  Pamekasan.  Jurnal  Rekayasa  Teknik  Sipil  Universitas  Madura  Vol.  1  No.  2.  ISSN 2527-5542. (2016)
[3] Diputra, Gede A. Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Struktur Beton Balok Dan Pelat Lantai. Penelitian Mandiri. Badung. Universitas Udayana. (2018)
[4] Efrizal,  Febri.  Analisa  Produktivitas  Tenaga  Kerja  Pada  Pekerjaan  Kolom  Pada  Proyek Perumahan Di Pekanbaru. Tugas Akhir. Pekanbaru: Universitas Islam Riau. (2019)
[5] Fairus, Z. Analysis   of   Pillar   Foundations   and   Abutments   in   The   Batu   Rasang - Mambulu Village Bridge Project Tambelengan District Sampang Regency. Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 3 (2022). https://journal.uib.ac.id/index.php/jce/article/view/7326/2944
[6] Fatonah,  Siti.  Analisa  Produktivitas  Pekerja  Pada  Pekerjaan  Beton  Bertulang  Dengan  Metode Time Study. Skripsi. Semarang. Universitas Negeri Semarang. (2020)
[7] Heizer, J. dan Render, B. Operation Management : Manajemen Operasi. Jakarta: Salemba Empat. (2017)
[8] Hosaini, dkk. Manajemen Proyek. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. (2021)
[9] Irpan.  Analisa  Produktivitas  Pekerja  Dengan  Metode  Time  Study  Pada  Proyek  Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Skripsi. Tarakan: Universitas Borneo Tarakan. (2021)
[10]  Khusrizal.  Lahan  Budidaya  Tembakau – Tebu  :  Karakteristik  dan  Kesesuaian.  Lhokseumawe: Biena Edukasi. (2018)
[11]  Pangestu,  Aji.  Pengaruh  Program  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Dan  Disiplin  Kerja Karyawan  Terhadap  Produktivitas  Kerja  Karyawan.  Skripsi.  Jakarta:  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah. (2019)
[12]  Suhaeb, Muh. L.A. Analisa Koefisien Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Pasangan Bata. Tugas Akhir. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. (2020)
[13]  Warsika,  Putu  D.  Analisis  Waktu  Dan  Biaya  Berdasarkan  Analisa  Produktivitas  Tenaga  Kerja Pada  Proyek  Pembangunan  Konstruksi.  Penelitan  Mandiri.  Badung:  Universitas  Udayana. (2017).
[14]  Widayat,  Wisanggeni  P.  Analisis  Estimasi  Biaya  Dan  Waktu  Pelaksanaan  Pekerjaan  AC-WC Berdasarkan Observasi Lapangan. Tugas Akhir. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. (2022)
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 4. No. 1  Tahun 2023
[15]  Direktorat Jenderal Bina Marga.  Spesifikasi Umum 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan.  Jakarta:  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Direktorat  Jenderal Bina Marga. (2018)
[16] Ma’arif, Samsul. The History Of Madura. Yogyakarta: Araska. (2015)
[17]  Nurhayati. Manajemen Proyek. Yogyakarta: Graha Ilmu. (2010)
[18]  Rani, Hafnidar A. Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta: Deepublish. (2016)
[19]  Soeharto, Iman. Manajemen Proyek Jilid 1. Jakarta: Erlangga. (1999) [20]    Stevenson. Operations Management. Jakarta: Salemba Empat. (2015)