Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) ISSN: 2337 ‐ 56xx. Volume: xx, Nomor: xx
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id

## PERBANDINGAN ANTARA PENDEKATAN FISIK DAN PENDEKATAN COST TO COST UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PT IKA ADYA PERKASA
Priska Rahmania
(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang) e-mail: rahmaniapriska@yahoo.co.id R. Anastasia Endang Susilawati Nanang Purwanto
(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan, Malang)
ABSTRAK: Dalam perusahaan konstruksi terdapat dua metode pengakuan pendapatan yaitu metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian memiliki dua pendekatan yaitu pendekatan fisik dan pendekatan cost to cost .Penelitian ini dilakukan pada PT Ika Adya Perkasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pengakuan pendapatan pada PT Ika Adya Perkasa. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskripstif kualitatif yang menguji tentang metode pengakuan pendapatan di PT Ika Adya Perkasa yaitu metode pendekatan fisik dibandingkan dengan pendekatan cost to cost. Teknik Pengumpulan data penulis menggunakan prosedur pengumpulan data secara dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan perusahaan mengakui pendapatan lebih tinggi bila dibandingkan dengan metode pendekatan cost to cost.Metode pendekatan cost to cost menyajikan pendapatan dan laba bersih lebih rendah dan wajar karena mengakui berdasarkan biaya yang dikeluarkan sehingga mencerminkan performance perusahaan dan sesuai dengan prinsip perbandingan dan prinsip konservatisme dalam penyajian laporan keuangan.

## Kata Kunci: Pengakuan pendapatan, pendekatan fisik, pendekatan cost to cost

## PENDAHULUAN
Seiring dengan kondisi perekonomian negara yang tidak menentu perusahaan perlu mengambil langkah– langkah dan kebijakan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dan strategi yang tepat dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Salah satu informasi penting yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan usaha adalah informasi akuntansi yang berbentuk laporan keuangan. Salah satu elemen dalam laporan keuangan yang bersifat material adalah pendapatan. PT Ika Adya Perkasa dalam menyelesaikan suatu proyek, jangka waktu penyelesaiannya ada yang kurang dari satu tahun dan ada yang lebih dari satu tahun. Untuk proyek yang lebih dari satu tahun atau kontrak jangka panjang memerlukan perhatian yang khusus, hal ini diakibatkan pengakuan dan pengukuran pendapatan menjadi masalah yang sangat penting karena seringkali laporan keuangan harus dibuat, sementara pekerjaan konstruksi belum selesai, untuk itu perlu dibuat penaksiran berapa pendapatan yang diakui sebagai pendapatan tahun berjalan. Kesalahan dalam melakukan pengakuan dan pengukuran pendapatan akan mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan laba rugi yang pada akhirnya akan memberikan informasi yang salah bagi pengguna laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pengakuan pendapatan yang diterapkan perusahaan dan mengetahui metode pengakuan pendapatan yang tepat terutama pada proyek jangka panjang.

## TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Teoritis

## 1. Pengertian Pendapatan
Pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23 (2010:23) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas–aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari konstribusi penanaman modal.
Perbandingan antara Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost to Cost untuk Meningkatkan Efisiensi Pengakuan
Pendapatan Pada PT Ika Adya Perkasa
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id
Hal | 2

## 2. Pengakuan Pendapatan
Menurut Warren (2006:124) Dasar pengakuan pendapatan secara umum ada dua cara yaitu:
1. Dasar Kas ( Cash Basis )
Pada dasar kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba/rugi pada periode dimana kas diterima atau dibayar. Misalnya penghasilan dicatat ketika kas diterima dari klien dan upah dicatat ketika kas dibayarkan kepada karyawan. Laba/rugi bersih merupakan selisih antara penerimaan kas (pendapatan) dan pengeluaran kas (beban).
2. Dasar Akrual ( Accrual Basis )
Pada dasar akrual, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba/rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan ( earned ). Misalnya pendapatan dilaporkan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan tanpa melihat apakah kas telah diterima atau belum dari pelanggan selama periode ini.

## 3. Akuntansi untuk Perusahaan Konstruksi
Kontrak konstruksi menurut IAI (2007:34) yaitu “Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok”.

## 4. Pendapatan Konstruksi
Pendapatan dalam perusahaan konstruksi disebut dengan pendapatan kontrak. Definisi mengenai pendapatan kontrak dijelaskan menurut PSAK No. 34 paragraf 11 (IAI, 2010) bahwa pendapatan kontrak terdiri dari:
1. Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak
2. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif:
a. Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan
b. Dapat diukur secara handal
5. Metode Pengakuan Pendapatan Jasa Konstruksi Menurut Weygandt et al. (2011) Metode pengakuan pendapatan yang secara umum digunakan dalam perusahaan konstruksi adalah;
1. Metode Kontrak Selesai (Completed-Contract Method)
Metode pengakuan pendapatan dengan kontrak selesai adalah metode pengakuan dimana pendapatan dan laba kotor diakui pada saat kontrak selesai. Metode kontrak selesai biasanya digunakan perusahaan yang mempunyai kontrak jangka pendek.
2. Metode Persentase Penyelesaian (Percentage Of Completion Method)
Metode pengakuan pendapatan persentase penyelesaian adalah metode pengakuan yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang, dimana jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi. Metode ini mengakui pendapatan dan biaya pada suatu kontrak sesuai dengan kemajuan penyelesaian proyek, tidak menunggu sampai dengan proyek selesai.
Metode pendekatan dalam metode persentase penyelesaian adalah:
a. Pendekatan Fisik
Metode pendekatan fisik merupakan suatu metode pendekatan yang digunakan untuk menentukan besarnya persentase penyelesaian atas pelaksanaan kontrak jangka panjang berdasarkan kemajuan fisik yang sudah dicapai atas pekerjaan yang dilaksanakan.
b. Pendekatan Cost To Cost
Metode pendekatan cost to cost ditentukan dengan membandingkan biaya yang sudah dikeluarkan dengan total biaya yang diperkirakan untuk menyelesaikan proyek tersebut.

## Tinjauan Empirik
Ratunuman (2013) mengenai Analisis Pengakuan Pendapatan dengan Persentase Penyelesaian Dalam Penyajian Laporan Keuangan PT Pilar Dasar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian dalam rangka penyajian laporan keuangan pada PT Pilar Dasar. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Data diperoleh
Perbandingan antara Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost to Cost untuk Meningkatkan Efisiensi Pengakuan
Pendapatan Pada PT Ika Adya Perkasa
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id
dari hasil wawancara, observasi dan arsip perusahaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan dalam pengakuan pendapatan menerapkan metode persentase penyelesaian dengan pendekatan fisik. Persentase penyelesaian berdasarkan pada estimasi kemajuan fisik atas pekerjaan yang telah dicapai di lapangan. metode persentase penyelesaian pendekatan fisik mengakui pendapatan dan laba lebih tinggi daripada metode pendekatan cost to cost sehingga pendapatan dan laba yang disajikan dalam laporan keuangan overstatement dan tidak sesuai dengan prinsip konservatisme dalam penyajian laporan keuangan. Saran peneliti untuk PT Pilar Dasar adalah perusahaan lebih baik menggunakan metode pendekatan cost to cost karena persentase penyelesaian yang dihasilkan akan lebih akurat karena tidak mengandalkan estimasi fisik saja, melainkan dasar biaya yang dikeluarkan sehingga pendapatan yang diakui akan mencerminkan prestasi kerja proyek berjalan.
Rahayu (2011) mengenai “Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa Konstruksi Pada CV Samudera Konstruksi Palembang Berdasarkan PSAK No. 34”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah metode pengakuan pendapatan yang diterapkan CV Samudera Konstruksi Palembang sudah sesuai atau tidak dengan PSAK No. 34. Metode penelitiannya adalah metode deskriptif. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Samudera Konstruksi Palembang menggunakan metode kontrak selesai untuk semua proyek yang dilaksanakan, baik itu proyek jangka pendek maupun proyek jangka panjang yang waktu penyelesaiannya lebih dari satu periode akuntansi. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh perusahaan belum selesai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu PSAK No. 34 tentang jasa konstruksi karena perusahaan menggunakan metode kontrak selesai, dimana metode tersebut seharusnya hanya untuk proyek jangka pendek. Semestinya, perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian untuk proyek jangka panjang yang sesuai dengan PSAK No. 34 tentang jasa konstruksi
Jason T. Babington (2012) mengenai “U.S GAAP Versus IFRS: Reconciling Revenue Recognition Principles in the Software Industry”. Penelitian ini mengenai perbedaan standar US GAAP dan IASB dalam mengakui pendapatan perangkat lunak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa dekat US GAAP dan IASB dalam pengakuan pendapatan perangkat lunak. Penelitian ini melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif. Salah satu penyebab perbedaan kedua standar tersebut adalah menyangkut waktu pengakuan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya perbedaan antara standar US GAAP dan IASB dalam mengakui pendapatan perangkat lunak disebabkan US GAAP cenderung berdasarkan aturan lebih, sedangkan IFRS cenderung lebih berbasis prinsip. Berdasarkan US GAAP, untuk mengakui pendapatan, pendapatan harus didasari atau realisasi dan harus diterima. Berdasarkan IFRS, jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan, pendapatan dapat diukur dengan andal. Dibawah pembayaran ditangguhkan, di US GAAP  diskon untuk menyajikan nilai tidak diperlukan, sementara di bawah IFRS, nilai pendapatan untuk diakui ditentukan dengan mendiskontokan. Akhirnya, dibawah kontrak jangka panjang US GAAP memungkinkan metode persentase penyelesaian, sedangkan IFRS memungkinkan metode persentase penyelesaian dan metode laba nol.
METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksporasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang cukup jelas atas masalah yang diteliti. Peneliti memperoleh daftar proyek PT Ika Adya Perkasa tahun 2015. Peneliti akan menguji tentang metode pengakuan pendapatan yang digunakan PT Ika Adya Perkasa yaitu metode pendekatan fisik, kemudian dibandingkan dengan pendekatan cost to cost . Hasil perbandingan tersebut akan timbul perbedaan jumlah laba antara perhitungan pendekatan fisik dan pendekatan cost to cost . Selisih antara jumlah laba pendekatan fisik dan pendekatan cost to cost akan dicari dan diberikan saran dengan tujuan untuk  memperbaiki penerapan metode pengakuan pendapatan di tahun berikutnya.

## Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian di PT Ika Adya Perkasa yaitu perusahaan konsultan konstruksi bendungan dimana penelitian difokuskan pada proyek tahun 2015. Penelitian ini mengenai perbandingan
Perbandingan antara Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost to Cost untuk Meningkatkan Efisiensi Pengakuan
Pendapatan Pada PT Ika Adya Perkasa
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id Hal | 4
metode pengakuan pendapatan persentase penyelesaian dengan pendekatan fisik dan pendekatan cost to cost. Tujuannya untuk mengetahui pendekatan yang paling sesuai untuk pengakuan pendapatan proyek jangka panjang berdasarkan prinsip perbandingan dalam rangka penyajian laporan laba/rugi yang wajar bagi perusahaan.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif  data yang dapat dihitung atau data yang dapat berupa angka-angka, dalam hal ini nilai tagihan proyek 2015.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berperan dalam perhitungan pendapatan per proyek yaitu manager keuangan dan staf administrasi keuangan untuk menggali informasi seperti: kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan serta metode pengakuan pendapatan yang diterapkan dalam setiap proyek.
b. Data Sekunder diperoleh dari pengumpulan data dokumen resmi yang dimiliki bagian keuangan PT Ika Adya Perkasa terkait dengan data keuangan berupa laporan laba/rugi 2015.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:
1. Teknik Wawancara
Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data (Hendry,2013). Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu diskusi langsung dan tanya jawab dengan pihak perusahaan, yaitu manager keuangan dan staf administrasi.
2. Teknik Dokumentasi
Teknik dokumentasi yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dari perusahaan. Pengumpulan data di PT Ika Adya Perkasa dilakukan oleh peneliti dengan menghubungi dan meminta bahan berupa soft copy yaitu data tagihan invoic e per proyek sedangkan untuk hard copy bentuk dokumen kontrak dari bagian keuangan PT Ika Adya Perkasa.

## Teknik Analisis Data
Langkah-langkah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
1. Mengklasifikasikan nilai kontrak proyek berdasarkan jangka waktu pengerjaannya.
2. Mengidentifkasi persentase penyelesaian proyek jangka panjang dengan pendekatan fisik berdasarkan progress kemajuan pengerjaan proyek.
3. Mengidentifikasi rencana anggaran biaya dan biaya actual yang dikeluarkan untuk selanjutnya digunakan dalam penentuan persentase selesai menurut pendekatan cost to cost .
4. Melakukan perhitungan pendapatan dan laba periode berjalan dengan menselisihkan antara pendapatan kontrak periode berjalan dengan biaya proyek berjalan yang diakui dengan dua pendekatan yang terdapat pada metode persentase penyelesaian yaitu pendekatan fisik dan pendekatan cost to cost .
5. Membandingkan hasil perhitungan pendapatan dan laba periode berjalan yang diakui dengan pendekatan fisik dan pendekatan cost to cost .
6. Melakukan analisis terhadap hasil perbandingan pendekatan fisik dan pendekatan cost to cost untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dalam pengakuan pendapatan proyek jangka panjang untuk  penyajian laporan laba/rugi yang wajar.
7. Peneliti mengambil kesimpulan dan memberikan saran pada perusahaan.
Perbandingan antara Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost to Cost untuk Meningkatkan Efisiensi Pengakuan
Pendapatan Pada PT Ika Adya Perkasa
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id Hal | 5

## HASIL PENELITIAN
Tabel 1 Daftar Proyek  Tahun 2015 No Nama Proyek Masa Pelaksaan Proyek Nilai Kontrak termasuk PPN 1 Perencanaan Pengadaan PJU Jalur Utama 02 Feb 2015 s/d 02 Maret 2015   Rp         36,219,000 2 Supervisi SPAM MBR di Jawa Timur 05 Mei 2015 s/d 30 Des 2015   Rp    1,670,317,000 3 Lanjutan Investigasi Geologi Rotiklot 02 Okt 2015 s/d 30 April 2016   Rp    2,928,909,000 4 Inspeksi Besar Bendungan Sempor 14 Juli 2015 s/d 30 Des 2015   Rp    1,397,000,000 5 Penataan PJL Kota Malang 19 Jan 2015 s/ 19 Maret 2015   Rp         48,269,000 6 Analisa Keruntuhan Bendungan Tapin 01 Agust 2015 s/d 31 Jan 2016   Rp    1,364,300,000 7 Supervisi Konstruksi Irigasi Nipah 28 Juli 2015 s/d 31 Des 2015   Rp       941,571,000 8 SI Tambahan Bendungan Lesti 3 25 Juli 2015 s/d 30 Des 2015 Rp       741,207,000 9 Audit Energi dan Air 15 Agust 2015 s/d 28 Feb 2016   Rp       155,237,000 10 Kajian Penanganan Waduk Lumpur Sidoarjo 05 Agust 2015 s/d 31 Des 2015   Rp       893,409,000 11 Quantity Surveyor (QS) PLTM Lintau-1 19 Nov 2015 s/d 18 Juli 2016   Rp    1,024,831,500 12 Geological Survey Dolok Penggaron River 12 Nov 2015 s/d 09 Okt 2016   Rp    2,466,976,000 TOTAL Rp 13,668,245,500 Tabel 2 Daftar Rencana Anggaran (RAB) Proyek Tahun 2015 No Nama Proyek Nilai Kontrak termasuk PPN RAB Proyek 1 Perencanaan Pengadaan PJU Jalur Utama Rp         36,219,000    Rp         29,712,700 2 Supervisi SPAM MBR di Jawa Timur Rp    1,670,317,000 Rp    1,370,267,300 3 Lanjutan Investigasi Geologi Rotiklot Rp    2,928,909,000 Rp    2,402,770,400 4 Inspeksi Besar Bendungan Sempor Rp    1,397,000,000    Rp    1,146,048,000 5 Penataan PJL Kota Malang Rp         48,269,000    Rp         39,598,100 6 Analisa Keruntuhan Bendungan Tapin Rp    1,364,300,000    Rp    1,119,222,100 7 Supervisi Konstruksi Irigasi Nipah Rp       941,571,000    Rp       772,430,600 8 SI Tambahan Bendungan Lesti 3 Rp       741,207,000    Rp       608,059,200 9 Audit Energi dan Air Rp       155,237,000    Rp       127,350,700 10 Kajian Penanganan Waduk Lumpur Sidoarjo Rp       893,409,000    Rp       732,920,200 11 Quantity Surveyor (QS) PLTM Lintau-1 Rp    1,024,831,500    Rp       840,734,400 12 Geological Survey Dolok Penggaron River Rp    2,466,976,000 Rp    2,023,817,400 TOTAL Rp 13,668,245,500 Rp 11,212,931,100
Perbandingan antara Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost to Cost untuk Meningkatkan Efisiensi Pengakuan
Pendapatan Pada PT Ika Adya Perkasa
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id

## Metode Pengakuan Pendapatan Pada PT Ika Adya Perkasa
Metode pengakuan pendapatan yang digunakan perusahaan adalah metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian. Metode kontrak selesai digunakan untuk proyek jangka pendek. Metode persentase penyelesaian digunakan untuk proyek jangka panjang yang lebih dari satu tahun. Metode persentase penyelesaian menggunakan pendekatan fisik. Pendekatan fisik didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai di lapangan atas pelaksanaan suatu proyek. Penilaian setiap kemajuan fisik merupakan hasil opname pekerjaan lapangan (proyek) yang dilakukan oleh team leader proyek. Team leader proyek membuat progress fisik bulanan berdasarkan penyelesaian fisik yang telah dicapai dan selanjutnya membuat laporan progress fisik bulanan yang kemudian dituangkan ke dalam laporan prestasi proyek. Setelah direksi lapangan melakukan opname lapangan dan menyetujui laporan prestasi proyek, maka laporan prestasi proyek dilaporkan dalam laporan perkembangan pekerjaan.
Perusahaan melakukan perhitungan pendapatan yang diakui pada periode yang bersangkutan dengan cara mengalikan persentase penyelesaian fisik yang sudah disetujui dengan nilai kontrak setelah dikurangi PPN, kemudian hasilnya akan dicatat sebagai pendapatan atau penjualan konstruksi. Pada PT Ika Adya Perkasa, pendapatan atau penjualan konstruksi diakui pada saat diterbitkan invoice penagihan atas pekerjaan kontrak kepada pemberi kerja. Pencatatan pengakuan pendapatan dilakukan pada saat diterbitkan invoice dan laporan prestasi proyek, sedangkan untuk pengakuan dan pencatatan beban yang berkaitan dengan proyek dilakukan pada saat terjadinya atau saat terutang atas masing–masing beban tersebut.

## Tabel 3 Perhitungan Pendapatan Konstruksi Tahun 2015
No Nama Proyek Nilai Kontrak termasuk PPN Nilai Kontrak Bersih (setelah dikurangi PPN) Progress Fisik 2015 Pendapatan yang diakui 1 Perencanaan Pengadaan PJU Jalur Utama Rp          36,219,000 Rp             32,926,364 100% Rp       32,926,364 2 Supervisi SPAM MBR di Jawa Timur Rp     1,670,317,000 Rp        1,518,470,000 100% Rp  1,518,470,000 3 Lanjutan Investigasi Geologi Rotiklot Rp     2,928,909,000 Rp        2,662,644,545 55% Rp  1,464,454,500 4 Inspeksi Besar Bendungan Sempor Rp     1,397,000,000 Rp        1,270,000,000 100% Rp  1,270,000,000 5 Penataan PJL Kota Malang Rp          48,269,000 Rp             43,880,909 100% Rp       43,880,909 6 Analisa Keruntuhan Bendungan Tapin Rp     1,364,300,000 Rp        1,240,272,727 80% Rp     992,218,182 7 Supervisi Konstruksi Irigasi Nipah Rp        941,571,000 Rp           855,973,636 100% Rp     855,973,636 8 SI Tambahan Bendungan Lesti 3 Rp        741,207,000 Rp           673,824,545 100% Rp     673,824,545 9 Audit Energi dan Air Rp        155,237,000 Rp           141,124,545 70% Rp       98,787,182 10 Kajian Penanganan Waduk Lumpur Sidoarjo Rp        893,409,000 Rp           812,190,000 100% Rp     812,190,000 11 Quantity Surveyor (QS) PLTM Lintau-1 Rp     1,024,831,500 Rp           931,665,000 20% Rp     186,333,000 12 Geological Survey Dolok Penggaron River Rp     2,466,976,000 Rp        2,242,705,455 25% Rp     560,676,364 TOTAL Rp   13,668,245,500    Rp      12,425,677,727 Rp 8,509,734,682
Perbandingan antara Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost to Cost untuk Meningkatkan Efisiensi Pengakuan
Pendapatan Pada PT Ika Adya Perkasa
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id Hal | 7

## Tabel 4 Laba Kotor Konstruksi Tahun 2015
No Nama Proyek Pendapatan yang diakui Biaya Proyek Berjalan Laba Kotor Konstribusi 1 Perencanaan Pengadaan PJU Jalur Utama Rp          32,926,364 Rp      26,867,900 Rp         6,058,464 2 Supervisi SPAM MBR di Jawa Timur Rp     1,518,470,000 Rp 1,355,690,000 Rp     162,780,000 3 Lanjutan Investigasi Geologi Rotiklot Rp     1,464,454,500 Rp 1,223,112,300 Rp     241,342,200 4 Inspeksi Besar Bendungan Sempor Rp     1,270,000,000 Rp 1,109,472,000 Rp     160,528,000 5 Penataan PJL Kota Malang Rp          43,880,909 Rp      29,487,900 Rp       14,393,009 6 Analisa Keruntuhan Bendungan Tapin Rp        992,218,182 Rp    809,650,000 Rp     182,568,181 7 Supervisi Konstruksi Irigasi Nipah Rp        855,973,636 Rp    714,909,100 Rp     141,064,536 8 SI Tambahan Bendungan Lesti 3 Rp        673,824,545 Rp    536,903,300 Rp     136,921,246 9 Audit Energi dan Air Rp          98,787,182 Rp      71,126,700 Rp       27,660,482 10 Kajian Penanganan Waduk Lumpur Sidoarjo Rp        812,190,000 Rp    631,558,900 Rp     180,631,100 11 Quantity Surveyor (QS) PLTM Lintau-1 Rp        186,333,000 Rp      89,439,800 Rp       96,893,200 12 Geological Survey Dolok Penggaron River Rp        560,676,364 Rp    387,539,500 Rp     173,136,864 TOTAL Rp    8,509,734,682 Rp6,985,757,400 Rp  1,523,977,282
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa
1. Pendapatan yang diakui perusahaan berdasarkan persentase penyelesaian fisik yang berasal dari perhitungan perkalian antara nilai kontrak setelah dikurangi PPN dengan progress tahun 2015. Total Pendapatan di tahun 2015 sebesar Rp 8.509.734.682.
2. Total biaya proyek berjalan tahun 2015 sebesar Rp 6.985.757.400.
3. Laba kotor yang diakui perusahaan merupakan hasil pengurangan pendapatan yang diakui tahun 2015 dengan  biaya  proyek  berjalan  tahun  2015.  Laba  kotor  yang  diperoleh  di  tahun  2015  sebesar Rp 1.523.977.282.

## Analisa Pengakuan Pendapatan dengan Pendekatan Cost To Cost
Tabel 5 Perhitungan Persentase Penyelesaian Tahun 2015 (Pendekatan Cost To Cost) No Nama Proyek Nilai Kontrak RAB Proyek Biaya Proyek Berjalan (Aktual) Persentase Penyelesaian 1 Perencanaan Pengadaan PJU Jalur Utama Rp         36,219,000 Rp        29,712,700 Rp      26,867,900 90.43% 2 Supervisi SPAM MBR di Jawa Timur Rp    1,670,317,000 Rp   1,370,267,300 Rp 1,355,690,000 98.94% 3 Lanjutan Investigasi Geologi Rotiklot Rp    2,928,909,000 Rp   2,402,770,400 Rp 1,223,112,300 50.90% 4 Inspeksi Besar Bendungan Sempor Rp    1,397,000,000 Rp   1,146,048,000 Rp 1,109,472,000 96.81% 5 Penataan PJL Kota Malang Rp         48,269,000 Rp        39,598,100 Rp      29,487,900 74.47% 6 Analisa Keruntuhan Bendungan Tapin Rp    1,364,300,000 Rp   1,119,222,100 Rp    809,650,000 72.34% 7 Supervisi Konstruksi Irigasi Nipah Rp       941,571,000 Rp      772,430,600 Rp    714,909,100 92.55% 8 SI Tambahan Bendungan Lesti 3 Rp       741,207,000 Rp      608,059,200 Rp    536,903,300 88.30% 9 Audit Energi dan Air Rp       155,237,000 Rp      127,350,700 Rp      71,126,700 55.85% 10 Kajian Penanganan Waduk Lumpur Sidoarjo Rp       893,409,000 Rp      732,920,200 Rp    631,558,900 86.17% 11 Quantity Surveyor (QS) PLTM Lintau-1 Rp    1,024,831,500 Rp      840,734,400 Rp      89,439,800 10.64% 12 Geological Survey Dolok Penggaron River Rp    2,466,976,000 Rp   2,023,817,400 Rp    387,539,500 19.15% Jumlah Rp  13,668,245,500 Rp 11,212,931,100 Rp 6,985,757,400
Sumber:diolah mengacu tabel 2
Perbandingan antara Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost to Cost untuk Meningkatkan Efisiensi Pengakuan
Pendapatan Pada PT Ika Adya Perkasa
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id Hal | 8
Tabel 6
Perhitungan Pengakuan Pendapatan Tahun 2015
(Pendekatan Cost to Cost) No Nama Proyek Nilai Kontrak setelah dikurangi PPN Persentase Penyelesaian Pendapatan yang diakui 1 Perencanaan Pengadaan PJU Jalur Utama Rp         32,926,364 90.43% Rp      29,773,876 2 Supervisi SPAM MBR di Jawa Timur Rp    1,518,470,000 98.94% Rp 1,502,316,077 3 Lanjutan Investigasi Geologi Rotiklot Rp    2,662,644,545 50.90% Rp 1,355,399,290 4 Inspeksi Besar Bendungan Sempor Rp    1,270,000,000 96.81% Rp 1,229,468,085 5 Penataan PJL Kota Malang Rp         43,880,909 74.47% Rp      32,677,220 6 Analisa Keruntuhan Bendungan Tapin Rp    1,240,272,727 72.34% Rp    897,218,536 7 Supervisi Konstruksi Irigasi Nipah Rp       855,973,636 92.55% Rp    792,230,838 8 SI Tambahan Bendungan Lesti 3 Rp       673,824,545 88.30% Rp    594,972,697 9 Audit Energi dan Air Rp       141,124,545 55.85% Rp      78,819,537 10 Kajian Penanganan Waduk Lumpur Sidoarjo Rp       812,190,000 86.17% Rp    699,865,856 11 Quantity Surveyor (QS) PLTM Lintau-1 Rp       931,665,000 10.64% Rp      99,113,265 12 Geological Survey Dolok Penggaron River Rp    2,242,705,455 19.15% Rp    429,454,233 Jumlah Rp  12,425,677,727 Rp 7,741,309,511
Sumber:diolah mengacu tabel 5
Tabel 7 Perhitungan Laba Kotor Konstruksi Tahun 2015 (Pendekatan Cost to Cost ) No Nama Proyek Pendapatan yang diakui Biaya Proyek Berjalan (Aktual) Laba Kotor Konstruksi 1 Perencanaan Pengadaan PJU Jalur Utama Rp       29,773,876 Rp       26,867,900 Rp       2,905,976 2 Supervisi SPAM MBR di Jawa Timur Rp  1,502,316,077 Rp  1,355,690,000 Rp   146,626,077 3 Lanjutan Investigasi Geologi Rotiklot Rp  1,355,399,290 Rp  1,223,112,300 Rp   132,286,990 4 Inspeksi Besar Bendungan Sempor Rp  1,229,468,085 Rp  1,109,472,000 Rp   119,996,085 5 Penataan PJL Kota Malang Rp       32,677,220 Rp       29,487,900 Rp       3,189,321 6 Analisa Keruntuhan Bendungan Tapin Rp     897,218,536 Rp     809,650,000 Rp     87,568,536 7 Supervisi Konstruksi Irigasi Nipah Rp     792,230,838 Rp     714,909,100 Rp     77,321,738 8 SI Tambahan Bendungan Lesti 3 Rp     594,972,697 Rp     536,903,300 Rp     58,069,397 9 Audit Energi dan Air Rp       78,819,537 Rp       71,126,700 Rp       7,692,837 10 Kajian Penanganan Waduk Lumpur Sidoarjo Rp     699,865,856 Rp     631,558,900 Rp     68,306,956 11 Quantity Surveyor (QS) PLTM Lintau-1 Rp       99,113,265 Rp       89,439,800 Rp       9,673,465 12 Geological Survey Dolok Penggaron River Rp     429,454,233 Rp     387,539,500 Rp     41,914,734 Jumlah Rp 7,741,309,511 Rp 6,985,757,400 Rp  755,552,111
Sumber:diolah mengacu tabel 5 dan tabel 6
Perbandingan antara Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost to Cost untuk Meningkatkan Efisiensi Pengakuan
Pendapatan Pada PT Ika Adya Perkasa
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id Hal | 9
Berdasarkan perhitungan pada tabel 5, 6 dan 7 dengan metode pendekatan cost to cost maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Total pendapatan yang diakui perusahaan tahun 2015 dihitung berdasarkan pendekatan cost to cost sebesar Rp 7.741.309.511.
2. Biaya proyek berjalan adalah total biaya aktual selama pelaksanaan proyek. Biaya proyek dicatat dan dikumpulkan oleh bagian akuntansi. Total biaya proyek berjalan tahun 2015 sebesar Rp 6.985.757.400.
3. Laba kotor yang diakui perusahaan merupakan hasil pengurangan pendapatan yang diakui tahun 2015 dengan biaya proyek berjalan tahun 2015. Laba kotor tahun 2015 yang diakui menurut pendekatan cost to cost sebesar Rp 755.552.111.
Perbandingan Antara Metode Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost to Cost dalam Mengakui Pendapatan dan Laba Periode Berjalan
Perbedaan perhitungan antara metode pengakuan pendapatan dengan pendekatan fisik dan pendekatan cost to cost disebabkan karena dasar yang digunakan dalam perhitungan untuk menentukan persentase selesai. Perhitungan pengakuan pendapatan yang dilakukan perusahaan dengan metode pendekatan fisik yang tertuang dalam tabel 3 ternyata berbeda dengan perhitungan pengakuan pendapatan dengan pendekatan cost to cost pada tabel 6 hal tersebut disebabkan karena nilai persentase selesai yang berbeda. Dengan pendekatan cost to cost , nilai persentase selesai yang dihasilkan cenderung lebih rendah daripada dengan menggunakan pendekatan fisik sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diakui pada periode tersebut.
Perbandingan pengakuan pendapatan dan laba kotor untuk periode tahun 2015 antara metode pendekatan fisik dan pendekatan cost to cost dapat dilihat pada tampilan tabel 8 berikut ini:
Tabel 8 Perbandingan Perhitungan Pengakuan Pendapatan Metode Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost To Cost No Nama Proyek Pendapatan yang diakui menurut Selisih diakui terlalu tinggi (rendah) Progress Fisik Cost to Cost 1 Perencanaan Pengadaan PJU Jalur Utama Rp      32,926,364 Rp      29,773,876    Rp         3,152,487 2 Supervisi SPAM MBR di Jawa Timur Rp 1,518,470,000 Rp 1,502,316,077    Rp       16,153,923 3 Lanjutan Investigasi Geologi Rotiklot Rp 1,464,454,500 Rp 1,355,399,290    Rp     109,055,210 4 Inspeksi Besar Bendungan Sempor Rp 1,270,000,000 Rp 1,229,468,085    Rp       40,531,915 5 Penataan PJL Kota Malang Rp      43,880,909 Rp      32,677,220    Rp       11,203,689 6 Analisa Keruntuhan Bendungan Tapin Rp    992,218,182 Rp    897,218,536    Rp       94,999,646 7 Supervisi Konstruksi Irigasi Nipah Rp    855,973,636 Rp    792,230,838    Rp       63,742,798 8 SI Tambahan Bendungan Lesti 3 Rp    673,824,545 Rp    594,972,697    Rp       78,851,849 9 Audit Energi dan Air Rp      98,787,182 Rp      78,819,537    Rp       19,967,645 10 Kajian Penanganan Waduk Lumpur Sidoarjo Rp    812,190,000 Rp    699,865,856    Rp     112,324,144 11 Quantity Surveyor (QS) PLTM Lintau-1 Rp    186,333,000 Rp      99,113,265    Rp       87,219,735 12 Geological Survey Dolok Penggaron River Rp    560,676,364 Rp    429,454,233    Rp     131,222,131 Jumlah Rp 8,509,734,682 Rp7,741,309,511    Rp     768,425,171
Sumber :diolah mengacu tabel 3 dan tabel 6
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan total pengakuan pendapatan dengan pendekatan fisik untuk tahun 2015 sebesar Rp 8.509.734.682 sedangkan total pengakuan pendapatan dengan pendekatan cost to cost untuk tahun 2015 sebesar Rp 7.741.309.511. Terdapat selisih sebesar Rp 768.425.171 atas pengakuan pendapatan.
Perbandingan antara Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost to Cost untuk Meningkatkan Efisiensi Pengakuan
Pendapatan Pada PT Ika Adya Perkasa
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id Hal | 10
Tabel 9
Perbandingan Perhitungan Laba Kotor
Metode Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost To Cost No Nama Proyek Laba Kotor yang diakui menurut Selisih diakui terlalu tinggi (rendah) Progress Fisik Cost to Cost 1 Perencanaan Pengadaan PJU Jalur Utama Rp        6,058,464 Rp     2,905,976 Rp      3,152,487 2 Supervisi SPAM MBR di Jawa Timur Rp    162,780,000 Rp 146,626,077 Rp    16,153,923 3 Lanjutan Investigasi Geologi Rotiklot Rp    241,342,200 Rp 132,286,990 Rp  109,055,210 4 Inspeksi Besar Bendungan Sempor Rp    160,528,000 Rp 119,996,085 Rp    40,531,915 5 Penataan PJL Kota Malang Rp      14,393,009 Rp     3,189,321 Rp    11,203,689 6 Analisa Keruntuhan Bendungan Tapin Rp    182,568,181 Rp   87,568,536 Rp    94,999,646 7 Supervisi Konstruksi Irigasi Nipah Rp    141,064,536 Rp   77,321,738 Rp    63,742,798 8 SI Tambahan Bendungan Lesti 3 Rp    136,921,246 Rp   58,069,397 Rp    78,851,849 9 Audit Energi dan Air Rp      27,660,482 Rp     7,692,837 Rp    19,967,645 10 Kajian Penanganan Waduk Lumpur Sidoarjo Rp    180,631,100 Rp   68,306,956 Rp  112,324,144 11 Quantity Surveyor (QS) PLTM Lintau-1 Rp      96,893,200 Rp     9,673,465 Rp    87,219,735 12 Geological Survey Dolok Penggaron River Rp    173,136,864 Rp   41,914,734 Rp  131,222,131 Jumlah Rp 1,523,977,282 Rp 755,552,111 Rp 768,425,171
Sumber:diolah mengacu tabel 4 dan tabel 7
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan laba kotor yang diakui dengan metode pendekatan fisik adalah sebesar Rp 1.523.977.282 sedangkan laba kotor yang diakui dengan pendekatan cost to cost adalah sebesar Rp 755.552.111. Terdapat selisih pengakuan laba kotor antara pendekatan fisik dan pendekatan cost to cost sebesar Rp 768.425.171. Laba kotor dengan metode pendekatan fisik mengakui laba kotor lebih tinggi sebesar  Rp 768.425.111 daripada perhitungan laba kotor dengan pendekatan cost to cost .

## PEMBAHASAN
Perbandingan yang ditampilkan pada tabel 8 dan tabel 9 dapat diketahui adanya selisih pengakuan pendapatan maupun laba kotor antara metode persentase penyelesaian pendekatan fisik yang diterapkan perusahaan dengan pendekatan cost to cost. Pendapatan dan laba yang diakui dengan pendekatan fisik cenderung disajikan lebih tinggi ( overstatement ) karena hanya mengandalkan penilaian atau estimasi kemajuan fisik. Pendekatan fisik tidak memperhatikan besarnya biaya yang terjadi atau usaha yang telah dicurahkan atau dikeluarkan untuk mencapai tahap penyelesaian pekerjaan proyek periode berjalan. Sehingga dalam metode ini biaya yang terjadi tidak dapat diatribusikan pada tahap penyelesaian pekerjaan proyek dalam mengakui pendapatan periode berjalan yang menyebabkan pendapatan, beban dan laba konstruksi yang dilaporkan tidak secara proporsional. Pendekatan yang lebih sesuai untuk mengakui pendapatan dan laba proyek jangka panjang adalah pendekatan cost to cost menurut pendekatan cost to cost pendapatan dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Terlihat pada tabel 8 dan tabel 9 pendapatan dan laba yang disajikan dengan pendekatan cost to cost lebih konservatif atau disajikan lebih rendah sesuai dengan proporsi biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian proyek tersebut.
Perbandingan antara Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost to Cost untuk Meningkatkan Efisiensi Pengakuan
Pendapatan Pada PT Ika Adya Perkasa
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id Hal | 11

## KESIMPULAN
Hasil analisis penelitian perbandingan antara pendekatan fisik dan pendekatan cost to cost untuk meningkatkan efisiensi pengakuan pendapatan pada PT Ika Adya Perkasa menunjukkan perusahaan menerapkan pengakuan pendapatan metode kontrak selesai untuk proyek jangka pendek dan metode persentase penyelesaian pendekatan fisik untuk proyek jangka panjang.
Terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengakui pendapatan dan laba pada tahun 2015 antara metode pendekatan fisik dan pendekatan cost to cost . Metode pendekatan fisik yang diterapkan perusahaan mengakui pendapatan dan laba lebih tinggi ( overstatement ) dibandingkan pendekatan cost to cost . Metode pendekatan fisik mengakui pendapatan dan laba kotor lebih tinggi sebesar Rp 768.425.171 daripada pendekatan cost to cost sehingga pendapatan dan laba yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi overstatemen t dan tidak sesuai dengan prinsip konservatisme dalam penyajian laporan keuangan.
Metode pendekatan cost to cost memberikan gambaran yang lebih wajar dalam mengakui pendapatan jika dibandingkan dengan pendekatan fisik karena pendekatan cost to cost mengakui pendapatan dengan memperhatikan besarnya biaya yang terjadi atau biaya yang telah dicurahkan untuk mencapai tahap penyelesaian pekerjaan kontrak selama tahun 2015, sehingga sesuai dengan prinsip perbandingan dalam rangka penyajian laporan keuangan yang wajar.

## D AFTAR P USTAKA
Babington, Jason T, 2013, US GAAP Versus IFRS: Reconciling Revenue Recognition Principles In The Software Industry , Paper 182.
Belkaoui, Achmad, 2005, Teori Akuntansi , Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
Donald, 2007, Intermediate Accounting , Terjemahan Edisi Kedua Puluh, Salemba Empat, Jakarta.
Harahap, Sofyan Safri, 2011, Teori Akuntansi , Edisi Revisi, Cetakan Kelima, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta.
Harnanto, 2004, Akuntansi Keuangan Menengah, Edisi Dua, BPFE, Yogyakarta.
Hendry, 2013, Teori Online: Metode Pengumpulan Data . Wordpress, Jakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Standar Akuntansi Indonesia , Salemba Empat, Jakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, Standar Akuntansi Indonesia , Salemba Empat, Jakarta.
Kardinal, Rahayu, 2012, Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa Kontruksi:Studi pada CV Samudera Konstruksi Palembang. Jurnal Ekonomi , Vo. 8 No. 1, hal: 2.
Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant and Terry D. Warfield, 2002, Akuntansi Intermediate , Terjemahan, Edisi Kesepuluh, Erlangga, Jakarta.
Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant and Terry D. Warfield, 2011, Akuntansi Intermediate , Terjemahan, Erlangga, Jakarta.
Kuncoro, Mudrajat, 2003, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi , Erlangga, Jakarta.
Mursyidi, 2010, Akuntansi Dasar , Ghalia Indonesia, Bogor.
Perbandingan antara Pendekatan Fisik dan Pendekatan Cost to Cost untuk Meningkatkan Efisiensi Pengakuan
Pendapatan Pada PT Ika Adya Perkasa
http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id
Hal | 12
Ratunuman, Sisilia Merry, 2013, Analisa Pengakuan Pendapatan dengan Persentase Penyelesaian dalam Penyajian Laporan Keuangan PT Pilar Dasar , Vol. 1 No. 3 Juni 2013, hal 576-584.
Smith, Jay M. Jr, and K. Fred Skousen ahli bahasa Alfonsus Sirait, 2006, Akuntansi Intermediare , Edisi Kedua Belas, Erlangga, Jakarta.
Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD , Alfabeta, Bandung.
Soemarso, SR, 2005, Akuntansi Suatu Pengantar, Salemba Empat, Jakarta.
Suwardjono, 2008. Teori Akuntansi . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Syakur, Achmad Syafi’i, 2009, Intermediate Accounting , Publisher, Jakarta.
Warren, Carl S., James M Reeve and Philip E. Fees 2006, Pengantar Akuntansi , Edisi keduapuluh satu, Terjemahan, Salemba Empat, Jakarta.