Abstrak—Proyek  pembangunan  Apartemen  Klaska  Residence Tower Azure terletak di Jalan Jagir Wonokromo No. 100, Kec. Wonokromo,  Kota  Surabaya,  merupakan  salah  satu  proyek yang  dibangun  oleh  kontraktor  PT.  Mitralanggeng  Prama Konstruksi dengan lahan seluas 28.994 m 2 yang terdiri dari 41 lantai. Perhitungan waktu dan biaya pada proyek ini dilakukan dengan  menghitung  volume,  kapasitas  produksi  alat  yang digunakan,  produktivitas  tiap  item  pekerjaan,  durasi  dan penyusunan  jadwal  pada  setiap  item  pekerjaan  yang menggunakan  alat  bantu  Microsoft  Project  dan  perhitungan biaya  berdasarkan  standar  harga  di  Surabaya.  Berdasarkan hasil  perhitungan  yang  telah  dilakukan  diperoleh  hasil  biaya pekerjaan senilai Rp30.116.126.552,- dengan waktu pelaksanaan 181 hari kalender.
Kata Kunci—Anggaran Biaya, Kurva S, Waktu Pelaksanaan.

## I. PENDAHULUAN
ALAM  penyusunan  tugas  akhir  ini  akan  membahas pelaksanaan  proyek  serta  metode  pelaksanaan  pada proyek pembangunan Apartemen Klaska Residence terletak di  Jl.  Jagir  Wonokromo  No.  100,  Kec.  Wonokromo,  Kota Surabaya. Proyek pembangunan Apartemen Klaska Residence membangun Tower Azure dengan luas ±69.439 m 2 terdiri atas 41 lantai dan lantai Basement . Pemilik Proyek dari Apartemen Klaska Residence yaitu PT. Duta Pertiwi dengan Kontraktor  Utama  yaitu  PT.  Mitralanggeng  Prama Konstruksi. Gambaran mengenai proyek Apartemen Klaska Residence Tower Azure Surabaya dapat dilihat pada Gambar 1.
Pada  suatu  pelaksanaan  proyek  konstruksi  ada  banyak faktor  yang  mempengaruhi  waktu  dan  biaya  pelaksanaan proyek.  Diantaranya  seperti  terjadinya  perbedaan  kondisi lokasi,  perubahan  desain,  pengaruh  cuaca  dan  kurangnya kebutuhan  pekerja,  material  dan  peralatan.  Perhitungan waktu yang tepat diperlukan dengan mengontrol perhitungan biaya yang dibutuhkan dengan menghitung volume tiap item pekerjaan, produktivitas alat berat dan pekerja, material yang dibutuhkan,  serta  upah  pekerja,  biaya  alat  berat  dan  biaya material.  Kemudian  menghitung  Rencana  Anggaran Pelaksanaan  (RAP),  menghitung  bobot  tiap  pekerjaan  dan membuat  penyusunan  jadwal  menggunakan  alat  bantu Microsoft Project . Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil yaitu berupa kurva s.
II. URAIAN PENELITIAN
Proyek  adalah  suatu  kegiatan  usaha  yang  kompleks bersifat sementara menggunakan sumber daya yang tersedia
untuk menghasilkan produk dengan spesifikasi tersendiri.

## A. Penjadwalan Proyek
Penjadwalan  proyek  adalah  proses  penyusunan  suatu jadwal  urutan  kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Penjadwalan berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan waktu mulai suatu kegiatan dan waktu berakhirnya kegiatan dalam suatu proyek konstruksi.

## 1) Network Planning
Jaringan kerja merupakan metode yang dianggap mampu menyuguhkan  teknik  dasar  dalam  menentukan  urutan  dan kurun  waktu  kegiatan  unsur  proyek,  dan  pada  giliran selanjutnya dapat dipakai memperkirakan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan [1].
2) Bar Chart
Diagram Bar  Chart adalah  sekumpulan  aktivitas  yang ditempatkan  dalam  kolom  vertikal,  sementara  waktu ditempatkan dalam baris horizontal [2]

## 3) Kurva S
Kurva S adalah hasil plot dan Bar Chart , bertujuan untuk mempermudah melihat kegiatan-kegiatan yang masuk dalam suatu  jangka  waktu  pengamatan progress pelaksanaan proyek.

## 4) Produktivitas
Produktivitas  merupakan  perbandingan  antara  hasil  yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu.

## 5) Jenis-jenis Biaya
Total  biaya  proyek  yang  dibutuhkan  pada  suatu konstruksi/meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost).
B. Software Microsoft Project
Microsoft  Project adalah  suatu  paket  program  sistem perencanaan  suatu  proyek.  Dengan  menggunakan  program ini,  kita  dapat  memperkirakan  kapan  sebuah  proyek  akan dapat diselesaikan apabila pekerjaan dimulai pada waktu dan tanggal yang telah ditentukan [3].

## C. Item Pekerjaan
Item pekerjaan meliputi : pekerjaan kolom, pekerjaan plat, pekerjaan balok, dan pekerjaan  tangga. Tiap item pekerjaan terdiri dari :
a. Pekerjaan Pembesian
b. Pekerjaan Bekisting
c. Pekerjaan Pengecoran
d. Pekerjaan Bongkar Bekisting

## Perhitungan Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Apartemen Klaska Residence Tower Azure Surabaya
Salwa Devi Aisyah dan Sukobar Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : kobarabiyi@gmail.com
D

## D. Perhitungan Volume
Perhitungan  volume  digunakan  untuk  menghitung  biaya dan  waktu  suatu  item  pekerjaan  dengan  mengacu  pada gambar bestek yang sudah direncanakan.

## E. Perhitungan Durasi
Durasi  pada  setiap  pekerjaan  berbeda-beda  berdasarkan pelaksanaan  yang  digunakan  karena  memiliki  produktivitas yang  berbeda-beda.  Suatu  pekerjaan  yang  diselesaikan menggunakan  alat  berat  akan  menghabiskan  waktu  lebih singkat  dibandingkan  dengan  melakukan  pekerjaan  secara manual.

## F. Perhitungan Biaya Pelaksanaan
Berdasarkan analisa anggaran biaya pelaksanaan karya Ir. A.  Soedrajat  pada  umumnya  terdapat  3  hal  pokok  yang menjadi  pertimbangan  dalam  perhitungan  anggaran  biaya pelaksanaan yaitu :
a. Upah Pekerja
Biaya pekerja = Durasi x Upah Pekerja
b. Alat Produksi
Q = q x N x E = q x (60/CT) x E
c. Bahan Material
Biaya Material = Volume Material x Harga Material

## G. Analisa Harga dan Satuan
Harga Satuan pekerjaan yaitu jumlah harga bahan dan upah tenaga  kerja  berdasarkan perhitungan  analisis.  Harga  bahan didapat  di  pasaran,  dikumpulkan  dalam  satu  daftar  yang dinamakan Daftar Harga Satuan Bahan.

## H. Jenis Alat yang Digunakan
Dalam  suatu  proyek  kontraktor  akan  memilih  alat  berat yang  akan  digunakan  di  proyek  tersebut.  Karena  pemilihan alat  berat  yang  dipakai  merupakan  faktor  terpenting keberhasilan suatu proyek [4]

## I. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keamanan,  kesehatan,  dan  keselamatan  kerja  atau  yang disebut juga K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  keselamatan  kesehatan  tenaga  kerja  melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada  pekerjaan  konstruksi  [5].  Perhitungan  anggaran  biaya K3 sebesar 1,0% sampai 2,5% nilai pekerjaan [6].
Gambar 1. Gambaran mengenai proyek Apartemen Klaska Residence Tower Azure Surabaya.
Gambar 3. Metode pelaksanaan kolom  pada proyek  Apartemen Klaska Residence Tower Azure Surabaya.
Gambar  4.  Metode  pelaksanaan shearwall pada  proyek  Apartemen Klaska Residence Tower Azure Surabaya.
Fabrikasi
Tulangan Fabrikasi Bekisting Pemasangan Tulangan Pemasangan Bekisting A A Pengecoran Pembongkaran Bekisting Fabrikasi Tulangan
Fabrikasi Bekisting Pemasangan Tulangan Pemasangan Bekisting A A Pengecoran Pembongkaran Bekisting
Gambar 2. Flowchart metodologi sebagai urutan menghitung biaya dan waktu  pelaksanaan  konstruksi  beton  pada  proyek  Apartemen  Klaska Residence Tower Azure Surabaya.

## J. Pengendalian Mutu
Untuk mencapai tujuan seperti yang ada pada definisi mutu tersebut  maka  perlu  adanya  pengelolaan  mutu.  Dengan adanya  pengelolaan  mutu  proyek  ini  diharapkan  tidak  ada pekerjaan  yang  harus  diulang  karena  ada  kerusakan  atau pekerjaan yang cacat, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Pengendalian  mutu  yang  dilakukan  meliputi  pengetesan beton  dengan  uji slump, uji  tekan,  perawatan  beton  dan pengetesan tulangan dengan uji tarik baja.

## III. METODOLOGI
Gambar 2 menunjukan  metodologi yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan proyek Apartemen Klaska Residence Tower Azure Surabaya.
A. Perumusan Masalah
Dalam  penyusunan  Tugas  Akhir  ini  terlebih  dahulu memahami permasalahan yang digunakan agar pembahasan dapat lebih terarah.

## B. Studi Literatur
Studi literatur diperlukan untuk mengetahui tentang teori- teori  yang  digunakan  dalam  penulisan  tugas  akhir  ini,  baik untuk  menentukan  lintasan  kritis,  perhitungan  volume, analisa waktu dan biaya maupun penyusunan barchart .

## C. Pengumpulan Data
Data yang diperlukan untuk pengumpulan data yaitu data primer berupa observasi lapangan, harga bahan dan material, sewa  alat,  upah  pekerja  dan  data  sekunder  berupa  gambar struktur, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan referensi buku maupun internet.

## D. Pengolahan Data
Setelah  data yang  dibutuhkan  telah  terkumpul,  dilakukan pengolahan  data  berupa  mengelompokkan  dan  menyusun rincian  pekerjaan,  perhitungan  volume  setiap  pekerjaan, menghitung  produktivitas  pekerjaan,  menghitung  waktu pelaksanaan,  menghitung  biaya  pelaksanaan  dan  hasil perhitungan.

## E. Analisa Masalah
Analisa  masalah  dimulai  dari  analisa  item  pekerjaan, perhitungan volume pekerjaan, penentuan metode pelaksanaan  dan  K3,  perhitungan  durasi  pekerjaan, perhitungan  anggaran  biaya,  perhitungan  bobot  item pekerjaan,  pembuatan network  planning dan  pembuatan barchart dan kurva s.

## F. Hasil
Hasil  analisa  yang  didapatkan  yaitu  susunan  pekerjaan, volume dan surasi pekerjaan, penjadwalan proyek (kurva s), rencana  anggaran  biaya  pelaksanaan  dan  harga  satuan pekerjaan.

## G. Kesimpulan
Dari  hasil  analisa  dapat  disimpulkan  Rencana  Anggaran Biaya  Pelaksanaan  (RAP)  dan  penjadwalan  waktu  dari pekerjaan pembangunan Proyek
Apartemen Klaska Residence Tower Azure.

## IV. PELAKSANAAN PENGENDALIAN MUTU DAN K3
Item pekerjaan pada pekerjaan struktur beton pada proyek Gedung  Apartemen  Klaska  Residence  Tower  Azure  dapat dilihat pada Gambar 3 dan meliputi:

## A. Kolom
Pekerjaan kolom terdiri dari antara lain;

## 1) Pekerjaan Pembesian
Pekerjaan  pembesian  pada  kolom  dilakukan  fabrikasi terlebih  dahulu  di  los  besi.  Fabrikasi  besi  meliputi pemotongan, pembengkokan, dan perakitan tulangan kolom sesuai dengan gambar rencana. Setelah selesai, tulangan
Gambar  5.  Metode  pelaksanaan  balok  dan  pelat  lantai  pada  proyek Apartemen Klaska Residence Tower Azure Surabaya.
Gambar 6. Metode pelaksanaan tangga pada proyek Apartemen Klaska Residence Tower Azure Surabaya.

## Fabrikasi Bekisting
Balok dan Plat
Fabrikasi Tulangan Balok dan Plat
Pemasangan Bekisting Balok dan Plat A A Pemasangan Tulangan
Balok dan Plat
Pengecoran Balok dan Plat B
B Pembongkaran Bekisting Balok dan Plat Fabrikasi Bekisting Tangga
Fabrikasi Tulangan Tangga Pemasangan Bekisting
Tangga A A Pemasangan Tulangan Tangga Pengecoran Tangga B B Pembongkaran Bekisting Tangga Tabel 1. Rekapitulasi Biaya Konstruksi pada Proyek Apartemen Klaska Residence Tower Azure Surabaya No Lantai Biaya Durasi 1 Lantai 6 Rp1.865.023.496,- 42 hari 2 Lantai 7 Rp3.016.726.193,- 66 hari 3 Lantai 8 Rp2.918.359.259,- 67 hari 4 Lantai 9 Rp3.042.752.056,- 66 hari 5 Lantai 10 Rp2.930.316.741,- 67 hari 6 Lantai 11 Rp2.722.866.639,- 66 hari 7 Lantai 12 Rp2.588.127.570,- 67 hari 8 Lantai 13 Rp2.723.110.377,- 66 hari 9 Lantai 14 Rp2.570.974.562,- 67 hari 10 Lantai 15 Rp2.590.434.599,- 54 hari
kolom yang sudah di fabrikasi di angkat menggunakan tower crane dan dipasang dengan cara disambung dengan tulangan kolom  pada  lantai  sebelumnya  dan  diikat  dengan  kawat bendrat.

## 2) Pekerjaan Bekisting
Fabrikasi  bekisting  kolom  dilakukan  bersamaan  dengan pemasangan tulangan  kolom dengan tujuan untuk menghemat waktu pengerjaan. Setelah pemasangan tulangan kolom  selesai  dilanjutkan marking yang  bertujuan  untuk acuan agar bekisting lurus secara vertikal dan horizontal lalu dilanjutkan dengan pemasangan bekisting kolom.

## 3) Pekerjaan Pengecoran
Pengecoran  pada  kolom  dilakukan  setelah  pemasangan bekisting dan tulangan sudah sesuai dengan gambar rencana. Pengecoran  kolom  dilakukan  dengan  menggunakan  beton ready mix yang dituangkan kedalam bucket cor dan diangkat menggunakan tower  crane ketempat  kolom  yang  akan dilakukan pengecoran.

## 4) Pekerjaan Bongkar Bekisting
Pekerjaan  pembongkaran  bekisting  kolom  dilakukan apabila  beton  telah  cukup  umur  yakni  selama  1  x  24  jam. Beton  yang  cukup  umur  ialah  beton  yang  dapat  menahan berat  sendiri  dan  beban  dari  luar.  Bekisting  yang  telah dibongkar dibersihkan dari sisa-sisa beton yang melekat dan disimpan  pada  tempat  yang  terlindung  untuk  menjaga bekisting untuk pekerjaan selanjutnya.

## B. Shearwall
Pekerjaan  shearwall  dapat  dilihat  pada  Gambar  4  dan terdiri antara lain sebagai berikut:

## 1) Pekerjaan Pembesian
Pekerjaan  pembesian  pada shearwall dilakukan  fabrikasi terlebih  dahulu  di  los  besi.  Fabrikasi  besi  meliputi pemotongan, pembengkokan, dan perakitan tulangan kolom sesuai  dengan  gambar  rencana.  Setelah  selesai,  tulangan shearwall yang  sudah  di  fabrikasi  di  angkat  menggunakan tower  crane dan  dipasang  dengan  cara  disambung  dengan tulangan shearwall pada lantai sebelumnya dan diikat dengan kawat bendrat.

## 2) Pekerjaan Bekisting
Pemasangan  bekisitng shearwall kurang  lebihnya  sama seperti pemasangan bekisting pada kolom. Untuk pembedanya,  pada shearwall menggunakan tie  rod yang terbuat  dari  besi  untuk  mengencangkan  sisi  ke  sisi seberangnya  sehingga  pada shearwall nantinya  akan  ada lubang  sebesar  pipa  kecil  bekas  penggunaan tie  rod . Kemudian  dipasang  penegak  atau  perancah  yang  bertujuan menjaga ketegakan shearwall agar tidak miring.
3) Pekerjaan Pengecoran
Pengecoran shearwall dilakukan  dengan  menggunakan concrete bucket yang diangkat dengan tower crane . Selama proses  pengecoran  perlu  dilakukan  pemerataan  hasil  cor dengan vibrator .  Alat vibrator yang  seperti  selang dimasukkan  ke  dalam shearwall yang  sudah  dicor  selama beberapa  detik.  Hal  ini  harus  dilakukan  agar  beton  dan agregat  beton  merata  disetiap  bagian  sehingga  tidak menimbulkan lubang-lubang.

## 4) Pekerjaan Bongkar Bekisting
Pekerjaan  pembongkaran  bekisting shearwall dilakukan apabila  beton  telah  cukup  umur  yakni  selama  3  x  24  jam. Beton  yang  cukup  umur  ialah  beton  yang  dapat  menahan berat  sendiri  dan  beban  dari  luar.  Bekisting  yang  telah dibongkar dibersihkan dari sisa-sisa beton yang melekat dan disimpan  pada  tempat  yang  terlindung  untuk  menjaga bekisting untuk pekerjaan selanjutnya.

## C. Balok dan Pelat Laintai
Pekerjaan balok dan plat lantai dapat dilihat pada Gambar 5 dan pekerjaannya terdiri antara lain sebagai berikut:

## 1) Pekerjaan Bekisting
Sebelum  melakukan  pemasangan  bekisting  dilakukan fabrikasi  bekisting  untuk  balok  dan  pelat  terlebih  dahulu. Pemasangan  bekisting  balok  dan  pelat  dimulai  dengan memasang  perancah,  kemudian  dilanjutkan  pemasangan bekisting  balok  dan  tulangan  pelat  lantai.  Bekisting  yang sudah  ter  fabrikasi  diangkat  menuju  segmen  yang  akan dipasang bekisting menggunakan tower crane .

## 2) Pekerjaan Pembesian
Fabrikasi tulangan untuk balok dan pelat dapat dilakukan secara  bersamaan  dengan  pemasangan  bekisting  untuk menghemat  waktu.  Setelah  fabrikasi  selesai  dilanjutkan pemasangan  tulangan  untuk  balok  terlebih  dahulu  dan dilanjutkan dengan memasang tulangan pelat sesuai dengan gambar rencana.

## 3) Pekerjaan Pengecoran
Setelah  pekerjaan  penulangan  selesai,  tulangan  di  cek terlebih  dahulu  sebelum  melakukan  pengecoran.  Setelah  di cek dilakukan pengecoran dengan menggunakan beton ready mix yang dimasukkan kedalam bucket dan diangkat dengan tower crane ke lantai yang akan dilakukan pengecoran.

## 4) Bongkar Bekisting
Pekerjaan  pembongkaran  bekisting  plat  dan  balok dilakukan  apabila  beton  telah  cukup  umur  yakni  14  hari. Beton  yang  cukup  umur  ialah  beton  yang  dapat  menahan berat  sendiri  dan  beban  dari  luar.  Bekisting  yang  telah dibongkar dibersihkan dari sisa sisa beton yang melekat dan disimpan  pada  tempat  yang  terlindung  untuk  menjaga bekisting untuk pekerjaan selanjutnya.

## D. Tangga
Pekerjaan  tangga    terdiri  antara  lain  sebagai  berikut,  dan metode pelaksanaanya dapat dilihat pada Gambar 6.

## 1) Pekerjaan Bekisting
Bekisting  yang  digunakan  menggunakan  bekisting  kayu multiplex dengan  ketebalan  12  mm.  Sebelum  dipasang bekisting  dilakukan marking terlebih  dahulu  sebagai  tanda untuk injakan, tanjakan, dan  kemiringan tangga. Setelah itu dipasang scaffolding untuk  menahan  beban  dari  bekisting, beban  beton,  dan  beban-beban  lainnya.  Lalu  dipasang multiplex dengan  kemiringan  yang  telah  direncanakan sebagai  dasar  pelat  tangga,  dan  memasang multiplex pada bagian kanan dan kiri untuk cetakan tanjakan.

## 2) Pekerjaan Pembesian
Fabrikasi tulangan tangga dilakukan di los besi. Dipotong
sesuai  dengan  rencana  lalu  diangkut  dengan  menggunakan tower crane ke segmen tangga yang akan dipasang tulangan. Setelah  itu  merakit  tulangan  utama  pada  tangga  dan dilanjutkan  dengan  memasang  tulangan  cakar  ayam,  beton decking dan juga tulangan pondasi tangga.

## 3) Pekerjaan Pengecoran
Pengecoran pada tangga dilakukan dengan menggunakan beton ready mix dan diangkat menggunakan concrete bucket berukuran  0.8  m 3 kemudian diangkat ke  segmen  yang  akan dicor. Beton yang telah disalurkan melalui tremi sepanjang 4 meter,  lalu  diratakan  dengan  menggunakan  sapu  kayu  dan dipadatkan  menggunakan concrete  vibrator .  Pengecoran dilakukan  bertahap  dari  atas  tangga  ke  bawah  hingga  ke pondasi tangga.

## 4) Pekerjaan Bongkar Bekisting
Pekerjaan  pembongkaran  bekisting  tangga  dilakukan apabila beton telah cukup umur yakni selama 14 hari. Beton yang  cukup  umur  ialah  beton  yang  dapat  menahan  berat sendiri dan beban dari luar. Bekisting yang telah dibongkar dibersihkan dari sisa-sisa beton yang melekat dan disimpan pada tempat yang terlindung untuk menjaga bekisting untuk pekerjaan selanjutnya.
Untuk mencapai tujuan seperti yang ada pada definisi mutu tersebut  maka  perlu  adanya  pengelolaan  mutu.  Dengan adanya  pengelolaan  mutu  proyek  ini  diharapkan  tidak  ada pekerjaan  yang  harus  diulang  karena  ada  kerusakan  atau pekerjaan yang cacat, sehingga tidak menimbulkan kerugian.

## 1) Pengetesan Uji Slump
Pengujian slump beton  bertujuan  untuk  mengetahui kelecakan  (workability)  beton  segar ready  mix. Dengan pemeriksaan slump ,  maka  kita  dapat  meperoleh nilai slump yang dipakai untuk tolok ukur atau standar kelecakan sesuai dengan standar dari proyek.

## 2) Pengetesan Uji Tekan
Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kuat tekan maksimum yang dapat diterima beton dampai  beton  mengalami  kehancuran,  selain  itu  juga  untuk menentukan waktu pembongkaran bekisting pelat, balok dan kolom.

## 3) Pengetesan Uji Tarik Baja
Uji  kuat  tarik  tulangan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui apakah  mutu  baja  dari  tulangan  beton  telah  sesuai.  Uji  ini dilakukan  dengan  mengambil  minimal  3  batang  sampel tulangan beton tiap diameter yang telah dipesan untuk proyek tersebut dengan panjang ±100 cm.

## 4) Perawatan Beton
Pengendalian  mutu  dengan  perawatan  beton  dapat dilakukan  dengan beberapa  hal,  yang  pertama  adalah  beton harus  dilindungi  dari  matahari  selama  proses  pengerasan, pengeringan  oleh  angin  dan  perusakan  secara  mekanis. Permukaan  beton  harus  tetap  basah  selama  14  hari.khusus untuk kolom, maka curing beton dapat dilakukan dengan cara menutupi  dengan  karung  basah  sedangkan  untuk  lantai selama 7 hari pertama dengan cara menutupi dengan karung basah, menyemprotkan air atau menggenangi dengan air pada permukaan beton tersebut.
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  menjadi  salah  satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan
proyek  khususnya  pada  tahap  konstruksi.  Pada  tahap  ini tenaga kerja memiliki jumlah besar di area yang relatif sempit dengan  kegiatan  atau  pekerjaan  yang  rawan  kecelakaan. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam konstruksi meliputi : a. Penyusunan Safety Plan
Berupa  identifikasi  bahaya  yang  mungkin  terjadi  saat proyek berlangsung serta penanggulangannya.
b. Pelaksanaan K3 Konstruksi di Lapangan Kegiatan K3 di lapangan berupa pelaksanaan safety plan , melalui kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan K3  yaitu  depnaker,  polisi  dan  rumah  sakit.  Kemudian pengawasan pelaksanaan K3 yaitu safety supervisor dan safety morning talk.
c. Perlengkapan dan Peralatan K3
1. K3 Pekerja
a. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)
b. Tersedia tenaga medis dan kelengkapan P3K
c. Setiap pekerja dan staf mematuhi rambu-rambu K3, menjaga ketertiban dan kebersihan lokasi proyek.
2. K3 Peralatan dan Lapangan
a. Pemasangan rambu-rambu K3 pada tempat yang terlihat.
b. Terpasang pagar pembatas
c. Tersedia alat pemadan api ringan
d. Rute aman harus disediakan
e. Pemeriksaan kondisi mesin dan alat berat yang digunakan pada proyek
f. Melakukan pengawasan secara rutin
Tabel  1  merupakan  hasil  rekapitulasi  biaya  dan  durasi pelaksanaan  konstruksi  pada  proyek  Apartemen  Klaska Residence Tower Azure Surabaya.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  perhitungan  dan  pembahasan laporan  tugas  akhir  terapan  ini  dapat  disimpulkan  sebagai berikut;  (a)Waktu  pelaksanaan  yang  dibutuhkan  yaitu  181 hari  yang  dimulai  dari  tanggal  1  Maret  2021  sampai  27 September 2021 dengan hari pelaksanaan senin sampai sabtu dan  penggunaan  jam  kerja  1  hari  selama  8  jam;  (b)Biaya pelaksanaan  yang  dibutuhkan  pembangunan  Apartemen Klaska Residence yang terletak di Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Kec. Wonokromo, Surabaya adalah sebesar Rp32.127.069.428,- dengan rincian durasi per lantai sebagai berikut :
1. Lantai 6   = Rp1.865.023.496,-
2. Lantai 7   = Rp3.016.726.193,-
3. Lantai 8   = Rp2.918.359.259,-
4. Lantai 9   = Rp3.042.752.056,-
5. Lantai 10  = Rp2.930.316.741,-
6. Lantai 11  = Rp2.722.866.639,-
7. Lantai 12  = Rp2.588.127.570,-
8. Lantai 13  = Rp2.723.110.377,-
9. Lantai 14  = Rp2.570.974.562,-
10. Lantai 15  = Rp2.590.434.599,-

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  I.  Soeharto, Manajemen  Proyek  (Dari  Konseptual  Sampai Operasional) , 2nd ed. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.
[2]  I.  Widiasanti, Manajemen  Konstruksi .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2013.
[3]  2014, Nurhayat  Manajemen  Proyek ,  1st  ed.  Jakarta:  Penerbit  Graha Ilmu.
[4]  S.  F.  Rostiyanti, Alat  Berat  Untuk  Proyek  Konstruksi .  Jakarta:  PT Rineka Cipta, 2008.
[5]  K.  P.  U.  dan  P.  Rakyat, Permen  PUPR  No.  02/PRT/M/2018  Tahun 2018  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor  05/Prt/M/2014  Tentang  Pedoman  Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  Konstruksi  Bidang Pekerjaan  Umum .  Jakarta:  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan
Perumahan Rakyat, 2018.
[6]  M. K. P. U. dan P. R. Untuk, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  tentang  Perbelakuan  Standar  Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Rangka Lelang Dini di Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  untuk  Tahun Anggaran 2019 . Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk, 2018.