## Perencanaan penataan lahan bekas penambangan batubara untuk area reklamasi di PT Tunas Inti Abadi

## Planning for land arrangement of former coal mining for reclamation area at PT Tunas Inti Abadi
Nopita Sari Br Ginting 1 *, Nurhakim 2 , Annisa 3 1-3 Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat JL. A. Yani KM 35,5 Banjarbaru 70714. Telp 0812-5475-6338 e-mail: * 1 nopitasginting58@gmail.com , 2 nurhakim@ulm.ac.id , 3 annisa@ulm.ac.id
ABSTRAK Lahan bekas tambang yang ditinggalkan tidak tertata dan tidak tertanami sehingga dapat menyebabkan lahan tersebut terjadi terdegradasi, tidak produktif dan menjadi marjinal. Oleh karena itu harus diadakannya reklamasi yang bertujuan memperbaiki dan menata kegunaan lahan yang terganggu akibat adanya proses kegiatan pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
Pada lokasi inpit dump yang digunakan untuk memampung material overburden dapat terisi dengan volume sekitar 5.629.071,50 BCM dan tanah pucuk sekitar 416.510 BCM yang akan dibuat jenjang untuk area reklamasi. Kegiatan penimbunan top soil untuk penataan lahan menggunakan sistem perataan tanah. Sedangkan untuk mengurangi biaya untuk pengangkutan overburden maka dibentuk jenjang dengan rancangan desain tebal top soil 0,8 m–1,2 m, jenjang bench 6 m, lebar bench 20 m, single slope 30 0 dengan toe 2%. Pembongkaran top soil menggunakan satu Excavator 390FL, dengan kapasitas produksi excavator 390FL 825,37 BCM/jam. Serta pengangkutan tanah pucuk menggunakan Off-Highway Truck 773E dengan kapasitas produksi 178,15 BCM/jam.  Untuk Pembongkaran overburden menggunakan satu Excavator 390FL, dengan kapasitas produksi excavator 390FL 773,86 BCM/jam, pengangkutan overburden menggunakan Off-Highway Truck 773E dengan kapasitas produksi 247,71 BCM/jam. Sehingga, perkiraan waktu pada area reklamasi seluas 34,71 Ha membutuhkan waktu penataan lahan 90 jam untuk top soil dan 1.212 jam untuk overburden .
Kata-kata kunci : inpit dump , jenjang, penimbunan, top soil
ABSTRACT Abandoned ex-mining land is not organized and unplanted, which can cause the land to be degraded, unproductive and marginalized. Therefore, reclamation must be held which aims to improve and regulate the use of land that is disturbed due to the process of mining activities so that it can function and be effective according to its designation.
At the inpit dump site used to accommodate overburden material, it can be filled with a volume of about 5,629,071.50 BCM and a topsoil of about 416,510 BCM which will be tiered for the reclamation area. Top soil stockpiling activities for land management using a soil leveling system. Meanwhile, to reduce costs for overburden transportation, a level was formed with a design design of top soil thickness of 0.8 m–1.2 m, bench level of 6 m, bench width of 20 m, single slope of 30 0 with toe of 2%. Top soil disassembly using one 390FL Excavator, with 390FL excavator production capacity of 825.37 BCM/h. As well as the transportation of land using Off-Highway Truck 773E with a production capacity of 178.15 BCM / hour. For overburden disassembly using one 390FL Excavator, with 390FL excavator production capacity of 773.86 BCM / hour, overburden transportation using Off-Highway Truck 773E with a production capacity of 247.71 BCM / hour. Thus, the estimated time in the reclamation area of 34.71 ha requires 90 hours of land arrangement time for top soil and 1,212 hours for overburden.
Keywords : bench, inpit dump, stockpiling, top soil

## PENDAHULUAN
Pembukaan wilayah akan menyebabkan areal tersebut mengalami kerusakan dan berubah menjadi fungsi lain. Penggalian tambang yang sudah selesai dilakukan akan menjadikan lahan bekas tambang menjadi rusak, sehingga wilayah pasca tambang tersebut harus segera direklamasi yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi awal lahan.
Kegiatan reklamasi tambang harus di rencanakan dengan seksama agar nantinya lahan bekas tambang dapat di manfaatkan secara optimal oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar tambang. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya rencana mengenai  reklamasi lahan bekas tambang batubara di PT Tunas Inti Abadi (TIA) agar nantinya lahan tersebut dapat di kembalikan lagi sesuai fungsinya, (P.60/Menhut-ll/2009).

## METODOLOGI
Tahapan Kegiatan Penelitian Rancangan kegiatan penelitian  ini terdiri dari 5 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap analisis data dan tahap penyusunan laporan akhir.
1. Tahap Persiapan Pada tahap ini dilakukan penyusunan usulan Tugas Akhir. Sasaran utama studi pendahuluan ini adalah gambaran umum daerah penelitian. Studi literatur dilakukan dengan mencari bahan - bahan pustaka yang menunjang kegiatan penelitian, yang diperoleh dari instansi terkait, perpustakaan, grafik dan tabel, serta informasi penunjang lainnya.
2. Tahap Pengumpulan Data Tahap pengumpulan data ini dilakukan dimana data dapat diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan (data primer) dan literatur - literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada (data
sekunder).  Pengambilan data tergantung dari jenis data yang di butuhkan, yaitu : a. Data Primer : Cyle time alat gali, alat angkut dan alat gusur, Data ketebalan top soil (aktual), Jenis tanaman yang digunakan dan Foto area penelitian.
b. Data Sekunder :  Rencana reklamasi tahun 2018, Peta pengambilan overburden , Peta pengambilan
top soil , Data jam hujan dan Kriteria keberhasilan reklamasi.
Cara pengumpulan data - data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:
a. Studi literatur, yaitu pengumpulan sumber informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan berasal dari referensi pihak perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.
b. Observasi lapangan, yaitu pengamatan kegiatan di lapangan meliputi kegiatan pengamatan aktivitas penambangan dan penataan lahan pada RL 90 .
c. Wawancara dengan instruktur lapangan serta orang - orang yang berkompeten dalam pembahasan penelitian.
3. Pengolahan Data Pengolahan data hasil penelitian dilakukan dengan  perhitungan berdasarkan teori yang ada dan data hasil penelitian. Pengolahan data yang dilakukan adalah : Perhitungan volume overburden yang tersedia, Perhitungan volume top soil yang tersedia dan bibit untuk area reklamasi seluas 34,71 Ha dan perhitungan kebutuhan alat gali muat, alat angkut dan alat gusur.
4. Analisa data Dari rumusan - rumusan yang telah didapat kemudian dilakukan analisa  untuk  menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal - hal yang diperoleh dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan adalah :
a. Menganalisis kebutuhan top soil dan overburden untuk area 34,71 Ha.
b. Menganalisis kriteria keberhasilan reklamasi berdasarkan No. P.60/Menhut-II/2009.
c. Menganalisis perkiraan waktu yang dibutuhkan dengan alat mekanis yang tersedia dan tenaga manusia.
5. Kesimpulan Hasil data akhir berupa kesimpulan yang diperoleh  dari  analisa pengolahan data serta evaluasi hasil pengolahan data, hasil sintesis data keseluruhan ini dirangkum ke dalam laporan tertulis untuk dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan hasil penelitian Tugas Akhir.  Kemudian diperoleh suatu hasil berupa kesimpulan yang bisa menjadi saran atau masukan bagi pihak perusahaan terhadap penatan lahan bekas penambangan batubara agar dapat dikelola sesuai dengan peruntukkannya.

## HASIL DAN PEMBAHSAN Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT TIA di PIT 3 RL 90 dengan luas lubang bukaan sekitar 34,71 Ha tahun 2018 pada Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (Gambar-1).
Gambar-1 . Lokasi Penelitian
Tahapan Reklamasi Untuk menunjang keberhasilan reklamasi pada PT Tunas Inti Abadi, maka kegiatan penataan lahan yang dilakukan, sebagai berikut:
a. Pembersihan lahan menggunakan Excavator atau Dozer . b. Pengupasan top soil c. Pengupasan batuan penutup ( overburden ) d. Pembuataan pola aliran air
e. Penambangan batubara f. Penimbunan g. Proses perapian overburden h. Lereng timbunan
i. Penimbunan top soil
j. Pembuatan jalan reklamasi
k. Pembuatan saluran drainase dan tanggul l. Penanaman cover crop
m. Penanaman
Rancangan Standart Waste Dump Rangkaian pekerjaan ini ditunjukkan untuk memperoleh bentuk wilayah dengan kemiringan yang stabil. Sehingga pada akhirnya lahan tersebut telah siap untuk mendukung kehidupan terutama kehidupan tumbuhan. Serta kegiatan penataan lahan yang akan direklamasi dilakukan untuk membentuk kontur (Gambar- 2).
Gambar-2. Standart Waste Dump
Standart waste dump pada PT Tunas Inti Abadi berdasarkan standart operasional prosedur (SOP). Kegiatan ini dilakukan untuk memindahkan material overburden 5.629.071,50 BCM dan top soil 416.510 BCM yang akan digusur dengan bantuan Bulldozer caterpillar D8R crawler tractor .
Material Overburden yang Digunakan Material overburden yang digunakan untuk proses penataan lahan diambil dari pit 3 utara yang berjarak sekitar 1,3 km dari RL 90, didalam penggalian material harus diperhatikan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang atau sering disebut dengan PAF (Potentially Acid Forming) dan batuan yang tidak berpotensi membentuk asam atau sering disebut dengan NAF ( Non Acid Forming ).
Pada kegiatan penataan lahan tepatnya untuk urutan penimbunan biasanya dimulai dari material PAF terlebih dahulu dengan ketebalan menyesuaikan dengan desain disposal yang dibuat dilanjutkan dengan material NAF dan diakhiri dengan top soil dengan ketebalan 0,8 m – 1,2 m yang banyak mengandung unsur hara sehingga dapat dilakukan penanaman kembali (Gambar-3).
Gambar-3. Lokasi Pengambilan Overburden
Lahan bekas penambangan memiliki bentuk topografi yang tidak rata karena aktivitas mobilisasi peralatan. Perlu dilakukan penataan lahan permukaan terlebih dahulu sebelum dilakukan tahap penyebaran tanah pucuk. Material tanah pucuk yang digunakan untuk media tanam diambil dari PIT 4. Tempat pengambilan tanah pucuk memiliki jarak 1,6 km dari area reklamasi. Kegiatan ini dilakukan menggunakan alat OHT 773E untuk penyebaran tanah pucuk setebal 80 - 120 cm di atas permukaan lahan
dan dibuat miring 2 % mengarah ke saluran pembuangan air. Berdasarkan faktor keserasian (match factor) dengan nilai 1, maka kebutuhan alat 1 unit excavator caterpillar mampu melayani 5 unit off highaway truk. Produksi satu alat dump truck   untuk pembongkaran dan pengangkutan tanah pucuk dengan produksi 520.650 LCM. Waktu yang diperkirakan untuk pembongkaran dan pengangkutan top soil untuk penataan lahan seluas 34,71 Ha adalah 2338 jam (Gambar-4).
Perhitungan waktu pembongkaran dan pengangkutan Top soil dan Overburden Tanah pucuk yang tersedia untuk reklamasi akan diangkut dari tempat penimbunan tanah pucuk. Penggalian akan dilakukan menggunakan alat Excavator 390FL dan kemudian diangkut dengan OHT 773E menuju area reklamasi.
• Excavator 390FL untuk Top Soil
𝑄𝑄 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 = 6m 3 × 0,9 × 3600 × 0,85
20,02 detik
= 825,37 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 / 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚
• OHT 773E untuk Top Soil
𝑄𝑄 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 = 25,5 m 3 × 3600 × 0,85 438 detik
= 178,15 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 / 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑤𝑤𝑇𝑇𝑤𝑤 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 520.650,00 LCM 222,69 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵 / 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 = 2338 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 MF = nA × jumlah untuk pemuatan 1 OHT  × CT 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝 nM  × CT 𝑑𝑑𝑤𝑤𝑚𝑚𝑝𝑝𝑇𝑇𝑝𝑝𝑤𝑤𝑒𝑒𝑤𝑤 OHT 𝑝𝑝𝑛𝑛 = 1 × 1 × 438 detik 5  ×  20,02 detik ≈ 5 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇 773 𝐸𝐸
• Excavator 390FL untuk Overburden
𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 = 6 m 3 × 0.8 × 3600 × 0,85
18,98 deti 𝑤𝑤 = 773,86 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 / 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚
• OHT 773E untuk Overburden
𝑄𝑄 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 = 30,6 m 3 × 3600 × 0,85
378 detik = 247,71 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 / 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑛𝑛 = 1 × 1 × 378 detik 6 × 18,98 detik ≈ 4 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑇𝑇 773 𝐸𝐸

## Perhitungan Waktu Penataan Lahan
• Top Soil
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑤𝑤𝑇𝑇𝑤𝑤 = 520.650,00 LCM 213,66 LCM/jam = 2.437 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚
• Overburden
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝𝑇𝑇 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑤𝑤𝑇𝑇𝑤𝑤 = 11.821.050,15 LCM 213,66 𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵 / 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 = 55.326 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚
Perhitungan Waktu Pembuatan Lubang Tanaman 𝑝𝑝 = 10.000 m 2
4 m × 4 m n  = 625 tanaman/Ha Total tanaman  = 34,71 Ha x 625 tanaman/Ha = 21.694 tanaman Luas lahan = 34,71 Ha 1 kelompok =10 orang Jumlah tanaman = 21.694 tanaman t lubang tanam = Waktu membuat 1 lubang tanam = 8 menit/lubang t total = tlubang tanam x n = 8 menit/lubang x 21694 tanaman
= 173.544,00 menit
= 2892,40 jam
waktu yang dibutuhkan = 2892,40 jam 10 orang waktu yang dibutuhkan = 289,24 jam

## Biaya Rencana Reklamasi
1. Biaya Langsung Biaya penataan lahan Penataan kegunaan lahan meliputi kegiatan penyebaran tanah puncuk penataan lahan dan pembuatan pengendali erosi dan sedimentasi pada lahan yang akan direvegetasi. Untuk perhitungan teknis dan biaya penyebaran tanah puncuk Tahun 2014-2018 adalah IDR 5.133.384.005.
Pembuatan pengendali erosi dan sedimentasi berupa kolam-kolam pengendap serta penataan tata aliran air melalui perencanaan pembuatan saluran pembuangan air. Diperkirakan biaya yang diperlukan untuk pembuatan pengendali erosi dan sedimentasi sebasar IDR 35.420.000 per tahun. Sehingga total biaya pembuatan pengendali erosi dan sedimentasi adalah sebesar IDR 177.100.000.
2. Biaya Tidak Langsung Biaya tidak langsung ditetapkan dalam prosentase dengan acuan pedoman penyusunan laporan RPT sesuai PERMEN ESDM No.18 Tahun 2008. Yaitu:
1) Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat (2.5 %)
2) Biaya perencanaan penutupan tambang (2 %)
3) Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor (3%)
4) Biaya Supervisi (2%) (Tabel-1).
Kriteria Keberhasilan Reklamasi Untuk mengetahui kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan reklamasi areal bekas tambang, maka perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan reklamasi. Maka kriteria keberhasilan reklamasi ditetapkan sebagai berikut.
Penataan Lahan
1. Pengisian Kembali Lahan Bekas Tambang
• Luas areal yang diisi kembali (ha), >90% dari areal yang seharusnya diisi.
• Jumlah bahan/material pengisi (m 3 ), >90% dari jumlah tanah penutup yang digali.
2. Pengaturan Permukaan Lahan (Regarding)
• Luas areal yang diatur (ha), >90% dari luas areal yang ditimbun kembali.
• Kemiringan lereng (%), <8% untuk tanaman pangan.
• Tinggi, lebar dan panjang teras (m), disesuaikan dengan bentuk teras dan kemiringan lereng.
3. Penaburan atau Penempatan Tanah Pucuk
• Luas daerah yang diatur (ha), >90% dari areal yang harus diisi.
• Jumlah tanah pucuk yang ditabur, >90% dari tanah pucuk yang digali dan disimpan.
• Ketebalan tanah pucuk (cm), >80% dari ketebalan tanah pucuk semula pada areal tersebut.
Tabel-1. Rincian Biaya Rencana Reklamasi Tahun 2014 - 2018 PT. Tunas Inti Abadi
Rincian Biaya Rencana Reklamasi Tahun 2014 - 2018 PT. Tunas Inti Abadi 2014 2015 2016 2017 2018 Biaya Langsung Biaya Penatagunaan lahan a.  Pengaturan permukaan lahan - - - - - b.  Penebaran tanah zona pengakaran 724.276.967 1.103.119.166 1.141.725.448 1.111.976.468 1.052.285.956 c.  Pengendalian erosi & pengelolaan air 35.420.000 35.420.000 35.420.000 35.420.000 35.420.000 d.  Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan pascatambang (secara teknis sesuai dengan AMDAL) subtotal a 759.696.967 1.138.539.166 1.177.145.448 1.147.396.468 1.087.705.956 Revegetasi a.  Analisis kualitas tanah 81.248.400 123.746.400 128.077.200 124.740.000 118.044.000 b.  Pemupukan 18.506.580 28.186.680 29.173.140 28.413.000 26.887.800 c.  Pengadaan bibit 155.161.875 236.321.250 244.591.875 238.218.750 225.431.250 d.  Penanaman 214.808.518 327.166.821 338.616.804 329.793.750 312.090.536 e.  Pemeliharaan 465.506.582 708.995.669 733.808.661 714.688.425 676.324.198 Pencegahan & penanggulangan AAT 7.300.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 7.300.000 Subtotal b 942.531.955 1.431.716.820 1.481.567.679 1.443.153.925 1.366.077.784 Subtotal a + Subtotal b 1.702.228.922 2.570.255.986 2.658.713.128 2.590.550.393 2.453.783.740 Biaya Tidak Langsung a. Biaya mobilisasi dandemobilisasi (2.5%) 42.555.723 64.256.400 66.467.828 64.763.760 61.344.593 b. Biaya perencanaan reklamasi (2%) 34.044.578 51.405.120 53.174.263 51.811.008 49.075.675 c. Biaya adm & keuntungan kontraktor (3%) 51.066.868 77.107.680 79.761.394 77.716.512 73.613.512 d. Biaya Supervisi (2%) 34.044.578 51.405.120 53.174.263 51.811.008 49.075.675 Subtotal c 161.711.748 244.174.319 252.577.747 246,102,287 233,109,455 TOTAL 1.863.940.669  2.814.430.305  2.911.290.875  2.836.652.680  2.686.893.195 GRAND TOTAL (IDR) 13.113.207.723 KESIMPULAN Setelah  dilakukan pengamatan di lapangan dan analisis data mengenai penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Perencanaan penataan lahan reklamasi diperuntukkan untuk lahan revegetasi pada lahan bekas penambangan batubara yang akan dikembalikan sesuai dengan fungsinya. Pada lokasi inpit dump yang digunakan untuk memampung material overburden dapat terisi dengan volume sekitar 5.629.071,50 BCM dan tanah pucuk sekitar 416.510 BCM yang akan dibuat jenjang untuk area reklamasi.
2. Kegiatan penimbunan tanah pucuk (top soil) untuk penataan lahan menggunakan sistem perataan tanah. Hal ini dilakukan dengan pengaturan timbunan tanah yang terdiri dari tanah pucuk dan tanah penutup dalam keadaan terpisah. Sedangkan untuk mengurangi biaya untuk pengangkutan overburden maka dibentuk jenjang dengan rancangan desain tebal top soil 0,8 m – 1,2 m, jenjang bench 6 m, lebar bench 20 m, single slope 30 o dengan toe 2%. 3. Pembongkaran tanah pucuk menggunakan 1 (satu) Excavator 390FL, dengan kapasitas produksi 825,37 BCM/jam. Serta pengangkutan tanah pucuk, 5 (enam)
Off-Highway Truck 773E dengan kapasitas produksi 178,15 BCM/jam untuk top soil. Sedangkan, untuk Pembongkaran overburden menggunakan 1 (satu)
Excavator 390FL, dengan kapasitas produksi 773,86 BCM/jam dan pengangkutan overburden , 4 (enam) Off-Highway Truck 773E dengan kapasitas produksi 247,71 BCM/jam untuk overburden . Sehingga, perkiraan waktu pada area reklamasi seluas 34,71 Ha membutuhkan waktu penataan lahan 2.437 jam untuk top soil dan 55.326 jam untuk overburden .
4. Kriteria keberhasilan tanaman yang dilaksanakan oleh PT Tunas Inti Abadi berdasarkan Menteri Kehutanan No. P. 60 Tahun 2009  meliputi penataan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, revegetasi.
SARAN Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Tanah pucuk (top soil) yang telah di sebar pada area penataan lahan hendaknya tidak dilewati oleh unit seperti Off-Highway Truck atau kendaraan Light Vehicle ( LV ) serta adanya unit yang parkir pada area persiapan reklamasi yang dapat memicu pemadatan tanah.
2. Untuk menunjang keberhasilan tanaman, sebaiknya dilakukan pemeliharaan tanaman dan pemantauan tamanan secara rutin.
3. Perlu adanya ketersediaan alat pada saat melakukan penataan lahan atau spreading top soil sehingga tidak terjadinya penumpukan top soil .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada seluruh manajemen PT Tunas Inti Abadi yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di wilayah kegiatan pertambangan dan Terimakasih juga kepada Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir saya yang membimbing sampai  selesainya laporan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Triantoro, Studi Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara  PT  Bhumi  Rantau  Energi  di  Rantau Kalimantan Selata n. Jurnal Geosapta Volume 3 No 2 Juli  2017,  Program  Studi  Teknik  Pertambangan Fakultas  Teknik,  UNLAM,  Banjarbaru,  2018,  Hal. 107.
[2] Nurhakim, Buku Paduan Kuliah Lapangan II Program Studi  Teknik  Pertambangan  Fakultas  Teknik, UNLAM, Banjarbaru, 2004, Hal. 19 – 24.
[3] Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:  P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTKRHL-DAS), Jakarta.
[4] Suprapto, S.J., Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek Konservasi Bahan Galian . Volume 3, Kelompok Program Penelitian Konservasi, Pusat Sumberdaya Geologi, Bandung, 2008, Hal 1-11.
[5] Nurcahyani, T., Kajian Pemanfaatan Lubang Bekas Tambang (Void), Tesis.  Program Pasca Sarjana Univeritas Indonesia, 2011, Hal. 5 – 16.