## Supervisi Proyek Pembangunan Penyediaan Air Baku Jaro

## (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap II Di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
Latar  belakang  kegiatan  pekerjaan  supervisi  tersebut adalah  tersusunnya  suatu  organisasi  pengawasan proyek  dengan  beban  tugas  membantu  Pengguna  Jasa dalam  pengawasan  pelaksanaan  dan  secara  periodik memberikan masukan kepada Pengguna Jasa, baik yang bersifat  rutin  dan  teknis  maupun  usulan-usulan  yang sifatnya menunjang pelaksanaan fisik dimana permasalahan  yang  biasa  ditemui  dalam  proyek biasanya  adalah  dalam  hal  mutu,  biaya  dan  waktu. Tujuan  kegiatan  pekerjaan  supervisi  tersebut  adalah mengendalikan  kelancaran  pelaksanaan  pekerjaan kontraktor  sehingga  didapat  hasil  kerja  yang  sesuai dengan  dokumen  kontrak  baik  dari  segi  kualitas, kuantitas serta dapat dilakukan dalam waktu dan biaya yang  telah  ditentukan.  Manfaat  kegiatan  pekerjaan supervisi tersebut adalah menjaga pencapaian kemajuan  pekerjaan  sehingga  pekerjaan  dapat  selesai tepat waktu dan sesuai dengan mutu dan kualitas yang diharapkan.  Konsultan  Supervisi  membantu  Pengguna Jasa  untuk  mengatasi  kendala  kendala  di  lapangan seperti  hal  teknis,  sosial  dan  cuaca  agar  proyek  yang dilaksanakan  dapat  tercapai  tepat  mutu,  biaya  dan waktu  yang  sesuai  dengan  Spesifikasi  Teknik  pada Proyek  Pembangunan  Penyediaan  Air  Baku  Jaro (Jaringan  Pipa  Transmisi)  Tahap  II  di  Kabupaten Tabalong.

## Arie Reymond Dau
Arie  Reymond  Dau  lahir  di  Banjarmasin  12 April  1986,  pada  tahun  2004  kuliah  di Program Diploma III Teknik SIpil Transportasi  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta dan pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin  lulus  pada  awal  tahun  2014 dan  bekerja  di  Konsultan  Supervisi  sampai tahun 2017 sekarang. buletinppi@ulm.ac.id

## www.buletinppi.ulm.ac.id

## Pendahuluan
Dalam  rangka  pendayagunaan  dan  pengembangan sumber  daya  air  di  Kabupaten  Tabalong,  kegiatan penyediaan  air  sarana  air  baku  bagi  penduduk setempat  merupakan  salah  satu  bagian  yang  harus dilaksanakan.  Sarana  air  baku  merupakan  kebutuhan pokok  manusia,  terdapat  berbagai  macam  sumber  air yang  dapat  dipergunakan  sebagai  sumber  air  seperti air  hujan,  air  permukaan,  danau,  sungai,  mata  air  dan air  tanah  bawah  permukaan.  Masyarakat  didaerah  ini pada  umumnya  memanfaatkan air  hujan  dan  mata air yang  berfluktasi  sebagai  sumber  air,  dimana  pada musim  kemarau  panjang  persediaan  air  tidak mencukupi kebutuhan.
Permasalahan krisis air baku pada musim kemarau merupakan masalah serius yang selalu berulang setiap tahunnya  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  pekerjaan Pembangunan Penyediaan Air Baku Jaro (Jaringan Pipa Transmisi)  Tahap  II  di  Kabupaten  Tabalong  yang  akan dilaksanakan  oleh  PPK  Penyediaan  Air  Tanah  dan  Air Baku SNVT PJPA WS Barito Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2017.
Pada  tahun  2016  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini Kementerian  Pekerjaan  Umum,  melalui  Balai  Wilayah Sungai Kalimantan II PPK Penyediaan Air Tanah dan Air Baku  telah  menyelenggarakan  kegiatan  Pembangunan Penyediaan  Air  Baku  Kabupaten  Tabalong  dimana konstruksi direncanakan secara bertahap dari TA 2016 sampai  dengan  TA  2018.  Tahap  pertama  dilaksanakan pada  tahun  anggaran  2016  melalui  pembangunan Penyediaan  Air  Baku  Kabupaten  Tabalong  (IKK  Jaro). Kemudian  pada  tahun  anggaran  2017  ini  dilanjutkan
dengan  pekerjaan  Pembangunan  Penyediaan  Sarana Air  Baku  Jaro  (Jaringan  Pipa  Transmisi)  Tahap  II Kabupaten Tabalong.
Maksud  kegiatan  pekerjaan  supervisi  adalah tersusunnya Suatu Organisasi Pengawasan Proyek atau Konsultan  Supervisi  dengan  beban  tugas  membantu Pengguna  Jasa  dalam  pengawasan  pelaksanaan  dan secara periodik memberikan masukan kepada Pengguna  Jasa,  baik  yang  bersifat  rutin  dan  teknis maupun  usulan-usulan  yang  sifatnya  menunjang pelaksanaan fisik.

## Hasil Kerja
Uraian
Tugas dan Tanggung Jawab Inspektor Konsultan Supervisi
Inspektor  yang  merupakan  bagian  dari  Organisasi Pengawasan Proyek atau Konsultan Supervisi dengan beban tugas  dilapangan  untuk  melakukan  Pengawasan  dan Kontrol  pada  Pelaksanaan  Pekerjaan  Pembangunan Penyediaan Air Baku Jaro (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap II di Kabupaten Tabalong  pada item-item pekerjaannya yaitu Pengadaan  dan  Pemasangan  Pipa  HDPE  ( High  Density Polyethylene  Pipe )  diameter  400  mm  dengan  Panjang  11,8 m  beserta  Asesorisnya  dan  Jembatan  Pipa  yang  melintasi sungai.  Pengadaan  dan  Pemasangan  Pipa  HDPE  tersebut sepanjang  4200  m  agar  siap  terkoneksi  dengan  SPAM  IKK Jaro dengan Kapasitas 20 liter/detik   dan  SPAM IKK Muara Uya Kapasitas 20 liter/detik.
Menurut  Rencana  Mutu  Kontrak  Konsultan  Supervisi Seorang  Inspektor  harus  bergelar  Akademis  Sarjana  Teknik
Pas  foto 2 x 3
bidang  Teknik  Sipil  yang  memiliki  pengalaman  dibidangnya minimal  3  kali  dan  disetujui  oleh  Pengguna  Jasa  kemudian diberikan  Surat  Tugas  dari Team  Leader Konsultan Supervisi:
Inspektor  Konsultan  Supervisi  mempunyai  tugas  sebagai berikut:
1. Membantu  melakukan  pengawasan  di  lapangan terhadap  permasalahan    konstruksi  fisik  yang  sedang dilaksanakan.
2. Memastikan  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  (K3) berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan Kontraktor Pelaksana di rapat Pre Construction Meeting (PCM).
3. Membantu  Team  Leader/Site  Engineer  menyiapkan laporan-laporan pengawasan supervisi.
4. Membina  hubungan  baik  sesama  tenaga  ahli  dan personil  lain    di  dalam  Organisasi  pengawasan  proyek atau Tim Konsultan Supervisi.
5. Membuat laporan sebagai Inspektor.
6. Mengevaluasi  prosedur  kerja  yang  diajukan  oleh Kontraktor  dan  evaluasi  hasil  pekerjaan  (performa pekerjaan) dilapangan.
7. Membantu Team Leader mengadakan pengukuran akhir secara  keseluruhan  dari  bagian  pekerjaan  yang  telah diselesaikan yang mutunya memenuhi syarat.
Uraian
Tugas
dan Tanggung Jawab Konsultan Supervisi
A. Tugas Fungsional dan Struktural Prinsipnya, secara struktural tugas konsultan pengawas dilakukan secara berjenjang (hirarkis). Pembagian tugas ini  bersifat  garis  komando,  yang  menunjukkan  adanya perbedaan  struktur  hirarkis,  baik  dalam  peran  dan tanggungjawab  pada  masing-masing  tingkatan  tenaga ahli,  secara  fungsional  merupakan  managemen konstruksi  terbagi  atas    Struktur  dan  prasarana  dasar dan  Pekerjaan  bangunan  air  lainnya.  Pembagian  tugas secara fungsional didasarkan atas tipe pekerjaan seperti diuraikan  di  atas,  sesuai  dengan  tugas-tugas  tersebut, komposisi tenaga ahli konsultan  pengawas/manajemen konstruksi  yang  akan  dimobilisasi  untuk  pekerjaan Fungsi  keahlian  tersebut  secara  hirarki  tidak  memiliki perbedaan  struktural,  hubungan  kerja  diantaranya bersifat koordinatif.
B. Tugas Area/lokasi Pekerjaan Tujuan  dari  pembagian  tugas  berdasarkan  area/zona pekerjaan  adalah  untuk  mengestimasi  kebutuhan jumlah  tenaga  ahli  manajemen  konstruksi.  Sesuai dengan  kerangka  acuan  kerja  (KAK),  tenaga  ahli Profesional jumlahnya telah ditentukan masing- masing tenaga ahli sesuai dengan fungsinya akan bertanggungjawab  terhadap  seluruh  area  atau  wilayah cakupan  pekerjaan,  Untuk  tenaga  pengawas  lapangan konsultan  merencanakan  pembagian  area  tugas  dan berdasarkan  fungsi  dari  keahliannya  sebagai  pengawas pekerjaan struktur.
Adapun uraian tahapan pekerjaan konsultan supervisi dan tanggung  jawab  dalam  rencana  kerja  pelaksanaan supervisi, didasarkan pada pelaksanaan kerja, yaitu: A. Kegiatan Persiapan dan  Mobilisasi  Konsultan
a. Proses  Administrasi,  Koordinasi  &  Dokumen Kontrak
b. Mobilisasi Personil dan Peralatan
 Mobilisasi Personil Ahli dan Personil Pendukung.
 Pengadaan Kantor dan Peralatan Kantor/Survey.
c. Pengumpulan Data-data Sekunder
d. Penyusunan Rencana Kerja
 Kajian penyiapan Informasi
 Evaluasi Program Kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Fisik
 Peninjauan lapangan
 Analisa data dan evaluasi studi terdahulu
B. Supervisi Pra-Konstruksi
a. Pemeriksaan Rencana Kerja Kontraktor
b. Penyerahan Lapangan
c. Pengawasan  Mobilisasi  Kontraktor
d. Pengawasan Persiapan Material dan Uji laboratorium.
e. Pemeriksaan Gambar Pelaksanaan
C. Supervisi Pelaksanaan Konstruksi a. Pemeriksaan  (test dan inspeksi)
b. Pengawasan  (kontrol) c. Administrasi dan Pelaporan  Kontraktor D. Supervisi Pasca-Konstruksi
a. Pemeriksaan Gambar Asbuilt Drawing
b. Pemeriksaan MC 100 %
E. Penyusunan Laporan & Diskusi
a. Penyusunan Laporan
1. Laporan Rencana Mutu Kontrak
2. Laporan Pendahuluan
3. Laporan Bulanan
4. Laporan Akhir (draft)
 Laporan Draft  Akhir
 Laporan Final Akhir
5. Diskusi Laporan
6. Soft copy
 FlashDisk
 Hard disk Eksternal

## Supervisi Pelaksanaan Konstruksi
Pelaksanaan  pekerjaan  Tersebut  dengan  adanya Inspektor  Konsultan  Supervisi  dapat  menghasilkan pekerjaan  yang  tepat  waktu,  mutu  dan  biaya  seperti jaminan  pabrik  untuk  Pipa  HDPE  selama    50  tahun dengan  mangawasi  dan  kontrol  saat  pemasangan  pipa agar  sesuai  dengan  Speksifikasi  Teknik  Kontrak  yang tentunya  sama  dengan  Spesifikasi  Teknik  Pabrik  yang sudah  SNI  dan  tidak  terjadi  peluang  kebocoran  pada Sambungan Pipa dan Asesorisnya .
Inspektor  Konsultan  Supervisi  memastikan  Tenaga Personil  Pelaksana  dilapangan  harus  menjalankan  K3 Keselamatan  Kerja  yang  telah  disepakati  pada  Rapat PCM  ( Pre  Construction  Meeting )  seperti  untuk  Tenaga Personil helm, Sepatu Safety dan Rompi Proyek. Dalam pelaksanaan  pekerjaan  Pemasangan  Pipa  HDPE  ada Personil  Pengatur  Lalu  lintas  beserta  rambu-rambu proyek  bila  pelaksanaan  perkerjaan  tersebut  di  bahu jalan agar Zero Accident
Usulan  Teknik  dan  Teguran  Inspektor  Konsultan Supervisi  dapat  secara  lisan  maupun  tertulis.  Usulan Teknik dan Teguran secara tertulis  dapat dituangkan di Buku  Direksi  Pekerjaan.  atau  Surat  dan  harus ditanggapi  Kontraktor  Pelaksana  agar  menunjang pekerjaan  sehingga  kendala  kendala  yang  terjadi selama pelaksanaan pekerjaan dapat teratasi.
Kontraktor  Pelaksana  sebelum  melakukan  kegiatan pekerjaan  harus  mengajukan Request  Item Pekerjaan ke  Inspektor  Konsultan  Supervisi  untuk  diperiksa  dan disetujui  oleh  Direksi  Pekerjaan  Pengguna  Jasa  agar pekerjaan  sesuai  dengan Time  Schedule Pelaksanaan dan Spesifikasi Teknik Pekerjaan.
Hal yang sangat perlu diperhatikan Inspektor Konsultan Supervisi dalam Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa  HDPE  diameter  400  mm  panjang  11,8  m  PN  10 berdasarkan Spesifikasi Teknik Kontrak sebagai berikut: 1. Pengadaan Pipa HDPE bersama Kontraktor Pelaksana  dan  Direksi  Pekerja  untuk  memeriksa jumlah  pipa  yang  telah  datang  dilokasi  proyek  dan dimensinya serta stempel pabrik yang menunjukkan PN  10  pada  tiap-tiap  batang  pipa  yang  sesuai dengan Spesifikasi Teknik Kontrak kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan dilapangan.
2. Pemasangan Pipa HDPE beserta Asessoris menggunakan  sistem  penyambungan Butt  Fusion. Penyambungan  Pipa  HDPE  dengan  sistem Butt Fusion adalah sistem penyambungan yang menfaatkan  panas  dan  tekanan  dalam  periode waktu  tertentu,  dan  memerlukan  mesin  pemanas khusus,  singkatnya  kedua  ujung  pipa  yang  akan disambung dipanaskan hingga meleleh   oleh mesin pemanas, kemudian kedua ujung pipa yang meleleh tersebut  ditekan  dengan  tekanan  tertentu  hingga menyatu.  dapat  dilihat  pada  Gambar  1.  Tahapan penyambungan Butt Fusion
Gambar 1. Tahapan penyambungan Butt Fusion
Keterangan Gambar: T₁  =  Penyerutan  pada  kedua  bibir  pipa  yang  mau disambung  dengan  alat  serut  sampai  rata permukaan
T₂  =  Pemanasan  pada  kedua  bibir  pipa  pakai  alat pemanas dengan waktu yang telah ditentukan dan dengan tekanan yang telah ditentukan T₃  dan  T₄=  Pemanasan  pada  kedua  bibir  pipa  selesai, segera  angkat  dan  kedua  pipa  itu disambung dengan tekanan tertentu
T₅  =  ditekan  dengan  tekanan  tertentu  sampai  lelehan bibir  pipa  terbentuk  sempurna  dan  ditunggu sampai dingin
Sistem  penyambungan Butt  Fusion yang  dilaksanakan diproyek  Pembangunan  Penyediaan  Air  Baku  Jaro (Jaringan  Pipa  Transmisi)  Tahap  II  di  Kabupaten Tabalong ada beberapa tahapan yaitu:
A. Penyetingan  kedua  pipa  yang  akan  disambung Badan  Mesin Butt  Fusion agar  bibir  kedua  pipa sejajar  lurus  dan  diperiksa  oleh  Inspektor  di lapangan. Dapat dilihat pada Gambar 2. Setting Pipa yang akan pada Badan Mesin Butt Fusion.

## Gambar  2.  Setting  Pipa  yang  akan  pada  Badan  Mesin
Butt Fusion.
B. Meratakan  antar  bibir  pipa  harus  Rata  Permukaan dengan cara diserut dengan Alat Penyerut ( Planning Tool )  yang  merupakan  bagian  dari  alat Hydraulic Butt  Fusion dan  kemudian  dibersihkan  merata dengan  kain  yang  telah  dikasih  alkohol  75%  pada kedua  bibir  pipa  yang  mau  disambung  disaksikan dan diperiksa oleh inspektor. Dapat dilihat pada
Gambar  3.  Penyerutan  kedua  bibir  pipa  yang  akan disambung.
C. Pemanasan  kedua  bibir  pipa  yang  mau  disambung dengan  Alat  Plat  Pemanas  ( Heating  Plate )  yang merupakan  bagian  darii  alat Hydraulic Butt  Fusion ditekan  dengan  tekanan  tertentu  sampai  dengan kedua  bibir  pipa  tersebut  meleleh  dengan lengkungan  leleh    ±  3  cm  dan  disaksikan  oleh
inspector dapat dilihat pada Gambar 4. Pemanasan kedua bibir pipa yang akan disambung
Gambar  4.  Pemanasan  kedua  bibir  pipa  yang  akan disambung
D. kemudian kedua Bibir Pipa  Tersebut disambungkan dengan  tekanan  tertentu  sehingga  Lengkungan Lelehan  tersebut  terbentuk  sempurna  dan  bila terjadi  hujan,  insperktor  memerintahkan  pelaksana agar  segera  kedua  Bibir  Pipa  yang  baru  disambung dilindungi  dengan  terpal  agar  pendinginan  alami dengan  sendirinya  karena  bila  kena  air  hujan sambungan tersebut akan tidak sempurna menyatu satu bahan.
Gambar 5. Penekanan dan pendinginan pipa yang telah dipanaskan dikedua permukaan bibir pipa
Hasil-hasil  penyambungan  pipa  yang  dipengaruhi beberapa faktor, dapat dilihat pada gambar 6.  Analisa Kualitas Sambungan
Gambar  6.  Analisa  Kualitas  Sambungan  (sumber manual book pabrik Wavin)
Konsultan  supervisi  yang  ada  dilapangan  yaitu Inspektor  mengarahkan  kontraktor  pelaksana  di lapangan  agar  semua  sambungan  pipa  seperti  pada gambar  6.    Analisa  Kualitas  Sambungan,  pada  gambar Hasil  penyambungan  yang  baik.  konsultan  supervisi tidak  mau  mengambil  resiko  kalau  ada  potensi  terjadi kebocoran saat tes hidrolis pada sambungan pipa yang telah  tersambung,  terpasang  dan  sudah  ditimbun galian  tanah  kembali  pada  exisisting  jalur  pipa, perbaikannya  akan  memakan  biaya  yang  besar  dan waktu  yang  lama.  Hasil  sambungan  pipa  yang  telah disetujui oleh konsultan supervisi pada Gambar 8. Hasil Penyambungan yang dilaksanakan di Proyek Pembangunan Penyediaan Air Baku Jaro (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap II di Kabupaten Tabalong
Gambar  8.  Hasil  Penyambungan  yang  dilaksanakan  dii Proyek  Pembangunan  Penyediaan  Air  Baku  Jaro (Jaringan  Pipa  Transmisi)  Tahap  II  di  Kabupaten Tabalong 3. Pemasangan  pipa  hdpe  yang  telah  tersambung  di existing galian  tanah  jalur  rencana  pipa  yang  telah digali  dengan  Excavator.  Sebelum  meletakkan  pipa yang  telah  disambung  pada  galian  harus  dicek inspektor  pada  dasar  galian  seperti  benda  yang tajam  yang  bisa  membuat  pipa  rusak  sehingga membuat  pipa  bocor  agar  segera  disingkirkan. Setelah  meletakkan  pipa  didalam  galian  maka segera  ditimbun  dengan  tanah  galian  kembali  yang juga  perlu  dicek  benda-benda  tajam  agar  segera disingkirkan.  Galian  Tanah  yang  sudah  ditimbun dengan  tanah  galian  kembali  perlu  dipadatkan dengan  Virbrator  Roller  dapat  dilihat  pada  Gambar 8.  Penggalian  tanah  galian  jalur  rencana exisiting pipa hdpe dan Gambar 9. Penimbunan Galian Tanah Kembali setelah pipa diletakkan dalam galian.
Gambar  8.  Penggalian  tanah  galian  jalur  rencana exisiting pipa hdpe
Gambar 9. Penimbunan Galian Tanah Kembali setelah pipa diletakkan dalam galian .

## Kesimpulan
Supervisi  Proyek  Pembangunan  Penyediaan  Air  Baku Jaro (pipa transmisi) Tahap II harus sangat diperhatikan pada  kualitas  sambungan  antar  pipa  HDPE,  dan  juga tidak  kalah  pentingnya  juga  saat  memasang  pipa diexisting  galian  pipa  agar  tidak  ada  benda  yang berpotensi  merusak  pipa  karena  pipa  yang  sudah terpasang  dan  tertimbun  dengan  galian  tanah  kembali akan  sangat  sulit  perbaikannya  dan  memerlukan  biaya yang  banyak  maka  disini  peran  Inspektor  sangat diperlukan  untuk  mengawasi  pekerjaan  secara  terus menerus  dilapangan  dan  memperingatkan  kontraktor pelaksana  juga  harus  memperhatikan  K3  nya  saat pelaksanaan  pekerjaan  dibahu  jalan  beserta  rambu- rambu proyek.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terimakasih  saya  ke Team  Leader Konsultan Supervisi Bapak              Ir. Bambang Sukarno, Dipl.HE dalam  Proyek  ini  yang  selalu  membimbing  saya  untuk pengawasan  dilapangan  untuk  pelaksanaan  pekerjaan sehingga  kendala-kendala  yang  ditemui  bisa  diatasi secara  cepat  dan  ucapan  terima  kasih  ke  Balai  Sungai
Kalimantan II Penyediaan Air Baku dan Air Tanah  SNVT PJPA  WS  Barito  Provinsi  Kalimantan  Selatan  selaku Pengguna Jasa dan juga tidak lupa ucapan terima kasih kepada Kepala Program Studi Program Profesi Insinyur, Sekretaris  beserta  Staf  Pengajar  atas  bimbingannya untuk karya tulis ini.

## Referensi
Proyek Air Baku SNVT PJPA Balai Wilayah Sungai Kalimantan II.  2017. Laporan  Pendahuluan  Supervisi  Pembangunan Penyediaan Air Baku Jaro (Jaringan Pipa Transmisi) Tahap II . Tabalong: PT. Jack & Brothers.
Proyek Air Baku SNVT PJPA Balai Wilayah Sungai Kalimantan II.  2017. Laporan  Rencana  Mutu  Kontrak  Supervisi Pembangunan  Penyediaan  Air  Baku  Jaro  (Jaringan  Pipa Transmisi) Tahap II. Tabalong: PT. Jack & Brothers.
Proyek  Air  Baku  SNVT  PJPA  Balai  Wilayah  Sungai Kalimantan II. 2017. Laporan Akhir Supervisi Pembangunan  Penyediaan  Air  Baku  Jaro  (Jaringan  Pipa Transmisi) Tahap II. Tabalong: PT. Jack & Brothers.
Manual  Book  Wavin  HDPE  Butt  Fusion . 2017 .  Wavin Black Panduan Teknik. Jakarta: PT. Wavin Duta Jaya.