Efektifitas Penggunaan Alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada Pemancangan
1 Elvira Handayani, 2 Jauhar Maknun
1 Program Studi Teknik Sipil UNBARI
2 Alumni Program Studi Teknik Sipil Unbari elvira.handayani2@yahoo.co.id

## Abstrak
Pesatnya perkembangan proyek konstruksi di Indonesia berbanding lurus dengan alat  – alat yang  diciptakan  dan  dikembangkan  untuk  membantu  dan  mempermudah  aktivitas  dalam pengerjaan  proyek  konstruksi  tersebut.  Alat  tidak  lagi  sepenuhnya  menggunakan  tenaga manusia  tetapi  manusia  hanya  menjadi  bagian  untuk  proses  pengoperasian  alat  tersebut. Terbatasnya  lahan  di  kota  Jambi  menjadi  alasan  utama  dalam  pembangunan  konstruksi bangunan  tinggi.  Sehingga,  dibutuhkan  teknologi  khusus  agar  dapat  memudahkan pelaksanaan  pembangunan  tersebut.  Berbicara  bangunan  bertingkat  tidak  lepas  dari  salah satu  alat  yang  dipakai  dalam  proyek  ini,  yaitu  alat  pancang  untuk  pengerjaan  pondasi. Konstruksi  pondasi  dalam  (deep  Foundation)  mempunyai  struktur  yang  lebih  kompleks dibandingkan  dengan  konstruksi  pondasi  dangkal  (shallow  foundation).  Oleh  karena  itu dalam  pengerjaan  proyek  bangunan  tinggi,  penggunaan  jack  in  pile  dirasa  sangat  tepat. Salah satu kelebihan dari jack in pile adalah gangguan terhadap lingkungan seperti getaran dan  kebisingan  dapat  diminimalkan.Dalam  penelitian  ini  akan  membahas  salah  satu  jenis Jack  in  Pile  yaitu  type  Hydraulic  Static  Pile  Driver  (HSPD).  Dimana  pada  kasus  ini keefektifitasan penggunaan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada proyek Odua Weston akan dibahas menurut literatur serta data – data pendukung yang ada.
Kata kunci :Efektifitas Pemancangan, HSPD, Analisis SWOT

## Abstract
The  rapid  development  of  construction  projects  in  Indonesia  is  directly  proportional  to  the tools created and developed to assist and facilitate activities in the work. The tools no longer fully  use  human  power  but  humans  are  only  a  part  of  the  process  of  operating  the  tool. Limited  land  in  the  city  of  Jambi  became  the  main  reason  in  the  construction  of  high-rise buildings. Thus, special technology is needed in order to facilitate the implementation of such development.  One  of  the  tools  used  is  the  tool  for  foundation  work.  Deep  foundation construction  has  a  more  complex  structure  compared  to  shallow  foundation  construction. Therefore, in the construction of high-rise project, the use of jack in pile is considered very appropriate.  One  of  the  advantages  of  jack  in  pile  is  environmental  disturbance  such  as vibration and noise can be minimized. In this research  will discuss one type of Jack  in Pile that is type Hydraulic Static Pile Driver (HSPD). Where in this case the effectiveness of the use  of  Hydraulic  Static  Pile  Drivers  (HSPD)  on  the  Odua  Weston  project  will  be  discussed according to the literature and supporting data available.
Keywords: Effectiveness of Pollution, HSPD, SWOT Analysis

## PENDAHULUAN
Seperti  pada  halnya  proses  pembangunan  Hotel  Odua  Weston  yang menggunakan mesin Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) pada proses pemancangan pondasi  tiang  pancang  Dimana  tiang  pancang  ditekan  masuk  kedalam  sesuai kedalaman yang telah direncanakan dan bukan dipukul kedalam, seperti halnya Drop Hammer karena  jika  menggunakan Drop  Hammer getaran  dan  kebisingan  dari  alat
hammer sangat  mengganggu  lingkungan.  Pembangunan  Hotel  Odua  Weston  yang menggunakan  alat Hydraulic  Static  Pile  Driver  (HSPD) pada  proses pemancanganmampu  menjadi  wajah  baru  dalam  dunia  konstruksi  di  kota  Jambi, pasalnya baru beberapa bangunan gedung bertingkat di Jambi yang menggunakan alat tersebut.Dengan  mesin  yang  bervariasi  pada  tingkat  gaya  tekanya,  mulai  dari mesin yang dapat menghasilkan gaya tekan 120 ton, 140 ton, 240 ton, 320 ton, 420 ton, dan 600 ton.Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan bagaimana alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) bekerja diproyek Hotel Odua Weston pada proses pemancangan tiang pancang berdasarkan data – data yang sudah didapatkan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Efektifitas
Kata  efektifitas/efektivitas  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu effective yang berarti  berhasil  atau  sesuatu  yang  dilakukan  berhasil  dengan  baik.Kamus  ilmiah populer  mendefinisikan  efektifitas  sebagai  ketetapan  penggunaan,  hasil  guna  atau menunjang  tujuan.Dari  beberapa  pendapat  diatas  mengenai  efektifitas,  dapat disimpulkan  bahwa  efektifitas  adalah  tingkatan  sejauh  mana  tujuan  tercapai  dan sejauh mana sasaran masalah dapat diselesaikan.

## Ukuran Efektifitas
Mengukur  efektifitas  pekerjaan  konstruksi  bukanlah  suatu  hal  yang  sangat sederhana.Karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada  siapa  yang  menilai  serta  menginterprestasikannya.Bila  dipandang  dari  sudut pekerjaan  konstruksi,  maka  memberikan  pemahaman  bahwa  efektifitas  berarti kualitas, kuantitas, dan waktu pekerjaan.Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata  yang telah diwujudkan.Namun,  jika  usaha  atau  hasil  pekerjaan  dan  tindakan  yang  dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

## Pondasi Tiang Pancang
Pondasi  tiang  pancang  dapat  dikelompokkan  menjadi  3  bagian, large displacement pile, small displacement pile , dan replacement pile.

## Pemilihan dan Pengadaan Tiang Pancang
Pemilihan  tiang  pancang  yang  tepat  sangat  ditentukan  faktor  –  faktor  berikut ini:
a. Lokasi dan jenis dari bangunan/struktur.
b. Kondisi tanah setempat.
c. Keawetan.

## Karakteristik Tanah
Data  penyelidikan  tanah  dilakukan  oleh  PT.  Ketira  Engineering  Consultans pada  bulan  juni  2013  berupa  10  titik  sondir  kapasitas  2,5  ton  dan  boring  dalam sebanyak 2 titik kedalaman 30 meter (DB1 dan DB2) serta uji SPT setiap interval 2 meter dan muka ari tanah (GWL) ditemui pada kedalaman -0,50 meter (dari elevasi ekisting soil test). Tes Sondir telah dilaksanakan dengan mempergunakan alat sondir
berat kapasitas 2,5 ton dilengkapi dengan Adhesion Jacket Cone type Begemann yang dapat mengukur nilai perlawanan konus (Cobe Resistance) dan hambatan lekat (Local Friction) secara langsung dilapangan.

## Manajemen Peralatan Konstruksi
Secara  umum,  faktor  –  faktor  penting  yang  merupakan  permasalahan  pokok dalam manajemen peralatan konstruksi mencakup : pemilihan alat, pengoperasian/penggunaan  alat,  rencana  pemeliharaaan,  dan  perbaikan  alat  serta penggantian komponen peralatan.

## Pemilihan Alat Pancang
Pemilihan  alat  penting  untuk  dilakukan  karena  sangat  erat  kaitannya  dengan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap tingkat produksi alat. Faktor – faktor yang berpengaruh  terhadap  tingkat  produksi  alat  tersebut  mencakup  masalah  diantaranya adalah :
a. Tipe dan ukuran.
b. Efisiensi alat.
c. Kondisi tempat kerja serta pengaturannya.
d. Tipe pekerjaan.
e. Pengalaman operator.

## Hydraulic Static Pile Driver (HSPD)
HSPD  tidak  jauh  berbeda  dengan Double  Acting  Steam  Hammer dan Deferential  Hammer .HSPD  ini  beroperasi  menggunakan fluida  hidrolik . Jacking  pile dengan  menggunakan hydraulic  static  pile  driver adalah  sistem  pemancangan  tiang dengan  cara  menekan  tiang  masuk  kedalam  tanah  dengan  menggunkan  kekuatan sistem hidraulik yang mendapat reaksi pembebanan dari counter weight. Pemancangan  dengan  menggunakan hydraulic  static  pile  driver tidak menimbulkan  getaran  dan  suara  bising.  Kelebihannya  adalah  kita  dapat  mengetahui besarnya gaya tekan pada tiang dengan membaca langsung pada manometer.

## Metode Pelaksanaan dengan Hydraulic Static Pile Driver
Kerja jacking pile dengan Hydraulic Static Pile Driver adalah sebagai berikut ini :
1. Bersama  dengan  pemberi  Tugas/MK  melakukan  koordinasi  mengenai  urutan kerja/prioritas  dengan  mempertimbangkan  urutan  penyelesaian  pekerjaan yang  diminta  dan  kemampuan  akses  kerja  dengan  tujuan  utama  adalah tercapainya produktivitas yang terbaik.
2. Mengarahkan pile driver ke titik pemancangan dengan mengacu pada urutan yang telah disepakati.
3. Tiang  –  tiang  pancang  diletakkan  sedekat  mungkin  dengan  lokasi pemancangan.  Hal  tersebut  sangat  disarankan  agar  menghindari  terjadinya pemindahan berulang ulang yang dapat menimbulkan resiko tiang rusak.
4. Membuat  titik  bantu  agar  membantu  kontrol  terhadap  pergeseran pemancangan.
5. Tiang yang akan dipancang diberi tanda/marking tiap 1 meter atau sesuai yang ditentukan.
6. Proses  pemancangan  dimulai  dengan  memasukkan  tiang  pancang  kedalam grip/clamping box kemudian grip digerakkan naik sampai batas atas dan akan mengikat/memegangi tiang. Tiang siap ditekan.
7. Operator  memeriksa  HSPD,  Unit  dalam  keadaan  rata  dengan  bantuan  “alat nivo”yang  terdapat  dalam  ruangan  operator.  Kelurusan  tiang  dapat  dikontrol dengan menggunakan waterpass .
8. Pada  ruang  kontrol  dilengkapi  dengan  manometer oil  pressure untuk mengetahui tekanan yang diberikan kepada tiang pancang.
9. Jika grip menekan  sampai  bagian  pangkal  lubang  mesin,  maka  penekanan dihentikan  dan grip bergerak  naik  untuk  memulai  melakukan  pemasukan tiang pancang sambungan.
10. Setelah  tiang  sambungan  dijepit  erat  oleh grip ,  kemudian  mulai  dilakukan penekanan  mendekati bottom  pile ,  penekanan  dihentikan  jika  tiang  sudah bersentuhan. Proses pengelasan sambungan.
11. Jika  dalam  proses  penekanan  tiang  sudah  tidak  dapat  ditekan  lagi  dimana terdapat sisa tiang pancang dipermukaan tanah, maka diperlukan pemotongan tiang  pancang  rata  dengan  tanah  atau  sesuai  dengan elevasi yang  telah direncanakan.
12. Laporan pemancangan harus mendapat persetujuan dari pengawas dari pihak owner atau dari MK.

## METODOLOGI PENELITIAN Bagan Alir Penelitian
Metodologi penelitian yang dilakukan dapat digambarkan pada Gambar berikut :
Gambar 1 : Bagan Alir Penelitian

## Analisis Swot
Analisis efektifitas Hydraulic Static Pile Driver menggunakan metode  analisis SWOT. Dimana analisis SWOT adalah :
S = Strength (Keunggulan) W = Weakness (Kelemahan/kekurangan) O = Opportunity (Peluang) T = Threat (Kendala/hambatan)

## Analisis Keunggulan (S)
Alat Hydraulic  Static  Pile  Driver  (HSPD) memiliki  keunggulan  dilihat  dari internal alat tersebut, diantaranya adalah :
1. Tidak  menghasilkan  suara  bising  (umumnya  menggunakan silent genset) sebagai main  power untuk  aktivitas  mesin Hydraulic  Static  Pile  Driver sehingga tidak menghasilkan polusi asap yang berlebih.
2. Tidak  menimbulkan  getaran  disekeliling,  sehingga  aman  buat  bangunan disekitarnya (minim retak structural pada bangunan disekitarnya).
3. Tidak  diperlukan loading  test beban  aksial,  karena  mesin Hydraulic  Jack-in dilengkapi dengan pressure gauge (MPa) sehingga beban aksial aktual dapat diketahui  dari  pembacaan  nilai  (MPa)  pada pressure  gauge di instrument mesin.
4. Alat Hydraulic Static Pile Driver bisa memancang pile dekat dengan dinding pembatas.

## Analisis Kelemahan (W)
Alat Hydraulic  Static  Pile  Driver  (HSPD) memiliki  kelemahan/  kekurangan dilihat dari internal alat tersebut, diantaranya adalah :
1. Jika  menggunakan  alat Hydraulic  Static  Pile  Driver alat  lambat  untuk berpindah dari satu titik ke titik pemancangan yang lain.
2. Pada  saat  mobilisasi  alat  ke  lokasi  proyek  alat Hydraulic  Static  Pile Driver sangat tergantung terhadap ketersediaan mobil pengangkut.
3. Investasi mahal.
4. Alat Hydraulic Static Pile Driver sangat berat.
5. Terlalu banyak bagian – bagian dari alat Hydraulic Static Pile Driver tersebut yang  harus  dibongkar  pasang  baik  pengoperasian  alat  ataupun  saat  mau mobilisasi alat.

## Analisis Peluang (O)
Alat Hydraulic  Static  Pile  Driver  (HSPD) memiliki  peluang  untuk  terus dikembangkan di masa yang akan datang, diantaranya adalah :
1. Dikembangkan dari segi efektifitas alat.
2. Dikembangkan dari segi mobilisasi alat.
3. Dikembangkan dari segi system manuver alat, dan lainnya

## Analisis Kendala/Hambatan (T)
Alat Hydraulic  Static  Pile  Driver  (HSPD) memiliki  kendala/hambatan  dilihat dari  sisi  eksternal  alat  tersebut  karena  kondisi  lapangan,  diantara  kendala/hambatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Lokasi proyek yang berada dilokasi yang kecil membuat alat Hydraulic Static Pile  Driver agak  sulit  bermanuver,  hal  ini  disebabkan  alat Hydraulic  Static Pile  Driver memiliki  body  yang  besar  dan  berat  yang  sangat  besar  juga sehingga alat ini cukup makan tempat.
2. Alat Hydraulic Static Pile Driver tidak bisa bekerja di kontur tanah yang tidak rata/datar. Jika kontur tanah tidak rata/datar maka tanah harus diratakan.
3. Alat Hydraulic Static Pile Driver tidak bisa bekerja di elevasi tanah yang lebih tinggi  atau  lebih  rendah  dari  alat  tersebut  karena  alat Hydraulic  Static  Pile Driver bekerja  di  tanah  yang  datar/rata,  solusinya  adalah  menggunakan  alat lain seperti bor pile .
4. Alat Hydraulic  Static  Pile  Driver tidak  bisa  digunakan  di  tanah  yang  lunak karena  alat Hydraulic  Static  Pile  Driver memiliki  berat  beban  yang  cukup besar.

## Produktivitas Alat HSPD Berdasarkan Laporan Pilling Record
Data produktivitas alat dari laporan pilling record digunakan untuk mendapatkan tingkat efektifitas alat Hydraulic Static Pile Driver yang bekerja di proyek hotel Odua Weston Jambi. Profil Alat Nama Alat : Hydraulic Static Pile Driver Type : ZYC600B-B Kapasitas Angkut : 600.000 Kg Pilling Speed : Fast : 4.2 m/min Low : 1.02 m/min Pace : Longitudinal : 3.6 m Horizontal : 0.7 m Max Square Pile : 550 x 550 mm Max Circle Pile : 600 mm Lifting Weight : 16 Ton Lifting Pile’s Length : 15 m Rice Stroke : 1.2 m Total Weight : 600 Ton

## Profil Tiang Pancang
Tiang Pancang : Spun Pile Ø 600 mm Spun Pile Ø 500 mm
Mutu Beton : K-500

## Kondisi Tanah Dasar
Berdasarkan data  – data hasil penyelidikan tanah dilapangan dan  laboratorium (lihat lampiran), secara umum kondisi tanah dasar ( sub surface soil condition ) untuk proyek hotel Odua Weston Jambi, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 1 : Hasil Penyelidikan Tanah Kedalaman (m) Deskripsi Tanah 0,00 – 7,00 Berupa lanau lempung kepasiran ( sandy clayey SILT ) 7,00 – 14,50 Merupakan jenis lapisan pasir kelanauan ( silty SAND ) 14,50 – 20,00 Berupa jenis lanau lempung kepasiran ( sandy clayey SILT ) 20,00 – 30,00
Merupakan jenis lanau kelempungan ( clayey silt )
Sumber : PT. Ketira Engineering Consultants (2013)

## Pilling Record
Pekerjaan  pemancangan  tiang  pancang  dikerjakan  oleh  PT.  Tribangun  Pilar Persada  pada  bulan  maret  hingga  april  2014.  Pekerjaan  pemacangan  menggunakan alat Hydraulic  Static  Pile  Driver .  Pada  perhitungan  produktivitas  alat Hydraulic Static Pile Driver kali ini penulis mengambil sampel data dari piling record tertanggal 22 maret 2014 untuk mewakili sampel data yang diambil dari piling record .
Diambilnya  data  dari  tanggal  tersebut  karena  pertanggal  tersebutlah  aktivitas  alat Hydraulic  Static  Pile  Driver memiliki  jumlah  yang  cukup  banyak  dan  rata  –  rata kedalamannya 1 titik pancang adalah 30 meter.
Tabel 2. Piling Record 22 Maret 2014 HSPD 600 T Tanggal No Titik Diameter Tiang (cm) Panjang Tiang Diangkat Jumlah (M) (M) (M) (M) 22-Mar-14 I6/3 60 12 6 12 30 22-Mar-14 I6/4 60 12 6 12 30 22-Mar-14 I6/5 60 12 6 12 30 22-Mar-14 I6/6 60 12 6 12 30 22-Mar-14 I5/1 60 12 6 12 30 22-Mar-14 I5/2 60 12 6 12 30 22-Mar-14 I5/3 60 12 6 12 30 22-Mar-14 I5/4 60 12 6 12 30 Sumber : PT. Tribangun Pilar Persada (2014)
Pada  tanggal  22  maret  2014  alat hydraulic  static  Pile  driver mampu menyelesaikan  2  titik  pancang  (I5  dan  I6)  dengan  kedalaman  masing  –  masing  30 meter.
Diketahui : 1 hari pemancangan  = 24 pile , dengan rincian :
= 16 pile dengan ukuran panjang 12 meter
= 8 pile dengan ukuran panjang 6 meter Jam Kerja Produktif  = Jam 08:00 WIB – 12:00 WIB = 4 Jam (jam efektif kerja)
= Jam 12:00 WIB – 13:00 WIB = 1 Jam (istirahat)
= Jam 13:00 WIB – 17:00 WIB = 4 Jam (jam efektif kerja)
Jadi, jam efektif kerja 1 harinya adalah = 8 Jam Produkivitas alat hydraulic static pile driver ( pile /jam)
24 Pile
=  3 pile /jam
8 Jam Dengan rincian pekerjaan 3 pile /jam, adalah sebagai berikut :
1. Lifting pile
2. Clamping dan piling
3. Welding

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang menggunkan metode analisis SWOT maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Alat Hydraulic  Static  Pile  Driver sangat  efektif  digunakan  pada  proyek pembangunan  gedung  yang  berada  ditengah  kota/keramaian  karena  tidak menimbulkan kebisingan dan getaran terhadap bangunan disekitarnya. Namun berbanding  terbalik  dengan  alat Drop  Hammer ,  alat  ini  menimbulkan kebisingan,  polusi  udara,  dan  dapat  membuat  bangunan  disekitarnya  rusak dikarenakan aktifitas alat ini.
2. Alat hydraulic  static  pile  driver per-harinya  mampu  memancang pile sebanyak 24 piles .
Saran
Perlu adanya upgrade alat Hydraulic Static Pile Driver yang mampu bergerak secara fleksibel, cepat, dan efisien untuk menunjang tingkat produktivitas yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
(Lokbin) Rawa Buana. 23 Februari 2017. http://digilib.mercubuana.ac.id/ Alat Hydraulic Static Pile Driver.8 Agustus 2017.
Andi Tenrisukki Tenriajeng. 2003. Pemindahan Tanah Mekanis, UniversitasGunadarma. Jakarta. Feng Sara. Komponen Alat Hydraulic Static Pile Driver. 8 Agustus 2017
http://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-contoh-analisis-swot/ http://www.okorder.com/p/cmax360b-ii-series-hydraulic-static-pile-driver-for- sale_938364.html Indonesia. Jakarta. indonesia.alibaba.com/product-detail/zyc-600-static-pile-driver-silent-piling- foundation-machinery-747597033.html Komponen Dasar Analisis SWOT. 28 Agustus 2017.
Limanto  Sentosa.  2009.  Analisis  Produktivitas  Pemancangan  Tiang  Pancang  Pada Bangunan Tinggi Apartement, Universitas Kristen Petra. Surabaya.
Metode  Kerja  Alat  Hydraulic  Static  Pile  Driver  Pada  Proyek  Apartement  Victoria Square Tower B. 23 Februari 2017. http://digilib.mercubuana.ac.id/
Metode Kerja Alat Hydraulic Static Pile Driver Pada Proyek Rumah Susun Soemardikatmojo igig. 2003. Alat – Alat Berat, Universitas Indonesia, Jakarta. Wilopo Djoko. 2009. Metode Konstruksi dan Alat – Alat Berat, Universitas www.alibaba.com/product-detail/indonesia-buyer-recommend-used- piledriver_60476626427.html Yuan Ivy.Spesification of Hydraulic Static Pile Driver.8 Agustus 2017.