## Pengaruh coverage terhadap produktivitas alat gali-muat di PT Pama Persada Nusantara jobsite PT Adaro Indonesia

## The effect of coverage on excavating productivity at PT Pama Persada Nusantara, PT Adaro Indonesia jobsite
Yurika Lisnawati, Uyu Saismana, Eko Santoso Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat Jl. A. Yani Km. 35,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714, Telp.0812-7670-1521, Indonesia e-mail: * lisnawatiyurika73@gmail.com , uyu@ulm.ac.id , eko@ulm.ac.id
ABSTRAK Perlu dilakukan analisis terhadap pengaruh coverage pada produktivitas alat gali muat agar dapat memenuhi target produktivitas PT Pama Persada Nusantara. Coverage merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas alat gali muat. Pengaturan terhadap alat gali muat dan angkut secara optimal dapat dilakukan dengan pemantauan terus menerus, sehingga dibutuhkan dispatch system untuk mengoptimalkan dan mengendalikan arus lalu lintas peralatan mekanis  pada PT Pama Persada Nusantara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis waktu edar alat gali muat dan alat angkut, tingkat pemenuhan alat angkut ( coverage ), pengaruh coverage terhadap produktivitas alat gali muat, serta perbadingan data coverage berdasarkan teori statistik. Hasil dari analisis data adalah diketahuinya nilai coverage terbaik untuk menghasilkan produktivitas paling tinggi. Pemberian nilai coverage diatas 100% tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas alat gali muat dan berdasarkan  perhitungan data secara statistik diketahui bahwa coverage 110% merupakan coverage yang menghasilkan produktivitas paling tinggi dibandingkan coverage yang lainnya yaitu sebesar 896 bcm/jam dengan nilai loading time 2,5 menit, spotting time 0,7 menit dan wait for truk bertutut-turut 2,2 menit.
Kata-kata kunci : dispatch system, loading time, spotting time, wait for truk
ABSTACT It is necessary to analyze the effect of coverage on the productivity of the digging equipment in order to meet the productivity target of PT Pama Persada Nusantara. Coverage is one of the factors that affect the productivity of the digging tool. The optimal arrangement of the loading and unloading equipment can be done with continuous monitoring, so that a dispatch system is needed to optimize and control the traffic flow of mechanical equipment at PT Pama Persada Nusantara. The method used in this research is to analyze the circulation time of the loading and unloading equipment, the level of fulfillment of the transportation equipment (coverage), the effect of coverage on the productivity of the loading and unloading equipment, and the comparison of coverage data based on statistical theory. The result of data analysis is knowing the best coverage value to produce the highest productivity. Giving a coverage value above 100% is not always directly proportional to the increase in the productivity of digging equipment and based on statistical data calculations it is known that 110% coverage is the coverage that produces the highest productivity compared to other coverages, which is 896 bcm/hour with a loading time value of 2, 5 minutes, spotting time 0.7 minutes and wait for trucks 2.2 minutes in a row.
Keywords : dispatch system, loading time, spotting time, wait for truk
PENDAHULUAN PT Pamapersada Nusantara merupakan salah satu kontraktor yang melakukan kegiatan operasional di PT Adaro Indonesia. Sistem penambangan  yang  diterapkan adalah sistem tambang terbuka ( surface mining ) dengan metode open pit [1]. Kegiatan utama dalam tambang terbuka yaitu pengupasan lapisan tanah penutup, pemboran, peledakan, pemuatan dan pengangkutan. Kegiatan pemuatan dan pengangkutan merupakan kegiatan yang penting dalam tujuan pemenuhan target produksi, sehingga diperlukan pengaturan alat gali muat dan alat angkut secara optimal.
Pemantauan alat gali muat dan alat angkut secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas alat gali muat dan alat angkut sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat memonitor semua aktivitas alat mekanis pada jangkauan yang sangat luas terutama pada tambang-tambang dengan skala besar.
Dispatch system merupakan sistem yang memanfaatkan komputer untuk mengoptimalkan dan mengendalikan arus lalu lintas peralatan mekanis (terutama alat gali muat dan alat angkut) secara otomatis yang memanfaatkan teknologi GPS (Global Positioning System) untuk pemantauan penyebaran alat angkut, posisi alat angkut dan alat gali muat di lapangan. Dispatch system mengaplikasikan prinsip- prinsip optimasi dengan memakai waktu nyata ( real time ) dalam mengendalikan arus lalu lintas alat gali muat dan alat angkut. Data waktu nyata merupakan data yang direkam terus-menerus pada saat peralatan mekanis beroperasi selama satu shift. Selain itu sistem ini juga merekam semua data dan informasi aktual yang terjadi di pit. Tingkat pemenuhan jumlah alat angkut yang akan dilayani oleh alat gali muat ( coverage ) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas alat gali muat ditinjau dari waktu edarnya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis pengaruh coverage terhadap produktivitas alat gali muat.

## METODOLOGI
Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data akan dilakukan dengan dua cara yaitu: pengamatan langsung (data primer) di lapangan dan  literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yg ada (data sekunder).  Data primer yang paling penting dalam penelitian ini adalah Cycle time alat gali muat dan alat angkut serta jumlah alat angkut yang melayani tiap alat gali muat berdasarkan dispatch system. Dalam penyusunan laporan penelitian ini akan dibantu dengan data berupa gambar, tabel serta grafik agar memudahkan penyampaian informasi hasil penelitian.

## Teknik Analisa Data
Hasil pengolahan data digunakan untuk menganalisis waktu edar alat gali muat dan alat angkut, pemenuhan jumlah alat angkut berdasarkan dispatch system dan produktivitas dari alat gali muat. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas alat gali muat, ketersediaan alat gali muat, tingkat pemenuhan alat angkut ( coverage ), pengaruh coverage terhadap produktivitas alat gali muat, serta perbadingan data coverage berdasarkan teori statistik . Hasil dari analisis data adalah diketahuinya nilai coverage terbaik untuk menghasilkan produktivitas paling tinggi [1].
Untuk analisis data dalam perhitungan waktu edar alat gali muat dan alat angkut, pemenuhan jumlah alat angkut berdasarkan dispatch system serta  estimasi produktivitas  alat gali muat digunakan dasar beberapa persamaan. Adapun untuk persamaan waktu edar alat gali muat sebagai berikut.
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐿𝐿𝐶𝐶 + 𝑆𝑆𝐶𝐶 + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶
(1)
dimana 𝐶𝐶𝐶𝐶 merupakan cycle time alat gali muat (menit), 𝐿𝐿𝐶𝐶 merupakan loading time , 𝑆𝑆𝐶𝐶 merupakan spotting time, 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶 merupakan wait for truck .
Untuk perhitungan waktu edar alat gali angkut mengunakan persamaan sebagai berikut.
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐿𝐿𝐶𝐶 + 𝑆𝑆𝐶𝐶 + 𝑄𝑄𝐶𝐶 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶 + 𝐷𝐷𝐶𝐶 + 𝐸𝐸𝐿𝐿𝐶𝐶 (2)
dimana 𝐶𝐶𝐶𝐶 merupakan cycle time alat angkut (menit), 𝐿𝐿𝐶𝐶 merupakan loading time , 𝑆𝑆𝐶𝐶 merupakan spotting time, 𝑄𝑄𝐶𝐶 merupakan quuening time , 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶 merupakan  Load Haul Time, 𝐷𝐷𝐶𝐶 merupakan dumping  time , 𝐸𝐸𝐿𝐿𝐶𝐶 merupakan empty haul time.
Untuk penentuan jumlah alat angkut yang akan melayani alat gali muat berdasarkan linear programing akan dihitung mengunakan persamaan sebagai berikut.
𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓 × 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑝𝑝𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑓𝑓 � (3)
dimana 𝐿𝐿𝐿𝐿 merupakan  jumlah alat angkut, feed rate merupakan  kapasitas  areal dumping/loading point (bcm), 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓 merupakan travel time pada alat angkut yang terdiri dari empty haul dan load haul (menit), dan 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑝𝑝𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑓𝑓 merupakan  kapasitas alat angkut yang digunakan (bcm).
Untuk perhitungan estimasi pendekatan produktivitas alat gali muat mengunakan persamaan sebagai berikut.
𝑄𝑄 = 42 𝑊𝑊𝐿𝐿 � × 60 (4)
Dimana 𝑄𝑄 merupakan  produktivitas  alat gali muat (bcm/jam), 42 merupakan nilai konstan aktual muatan alat angkut (bcm), dan 𝑊𝑊𝐿𝐿 merupakan jam kerja alat gali muat yang mana merupakann penjumlahan dari loading time dan spotting time (menit).

## HASIL DAN DISKUSI
Waktu Edar Alat Gali Muat Waktu edar rata-rata untuk tiap alat gali muat berdasarkan waktu edar dispatch system adalah 5,8 menit. Untuk lebih jelasnya tentang  waktu edar alat gali muat dapat dilihat pada Tabel-1.
Waktu Edar Alat Angkut Waktu edar rata-rata untuk tiap alat angkut berdasarkan waktu edar dispatch system 30 menit. Untuk lebih jelasnya tentang waktu edar alat angkut dapat dilihat pada Tabel-2.
Tabel-1 . Waktu edar alat gali muat Tanggal CN Cycle Time Total (mnt) 02/09/2017 EX724 5,8 03/09/2017 EX725 4,7 04/09/2017 EX725 4 05/09/2017 SH309 4,3 06/09/2017 SH309 5,5 07/09/2017 EX724 6,8 08/09/2017 EX724 4,6 09/09/2017 EX739 5,6 10/09/2017 EX739 5,4 11/09/2017 EX1097 8,4 12/09/2017 EX1097 8 13/09/2017 EX1710 7,1 14/09/2017 EX1710 8,3 15/09/2017 SH310 4,8 16/09/2017 SH310 5,2 17/09/2017 EX733 4,5 18/09/2017 EX733 6 19/09/2017 EX716 4,5 20/09/2017 EX716 5,2 21/09/2017 EX1116 5,5 22/09/2017 EX1116 5 23/09/2017 EX717 5,3 24/09/2017 EX717 6,3 25/09/2017 EX1732 7,1 26/09/2017 EX1732 7,3 27/09/2017 EX1077 4,6 28/09/2017 EX1077 6,3 29/09/2017 EX721 6,6 30/09/2017 EX721 6,8 Average 5,8
Tabel-2 . Waktu edar alat angkut Tanggal Loading Location Dumping Location Distance (km) Cycle Time Total (mnt) 02/09/2017 EX724 HW1 RL 96 42 33 03/09/2017 EX725 HW1 RL 96 4,6 33,9 04/09/2017 EX725 HW1 RL 96 4,6 36,2 05/09/2017 SH309 HW1 RL 96 4,5 32,6 06/09/2017 SH309 HW1 RL 96 3,9 29,1 07/09/2017 EX724 HW1 RL 96 3,6 29 08/09/2017 EX724 HW1 RL 96 3,9 28,9 09/09/2017 EX739 OCS C 4,8 32,8 10/09/2017 EX739 OCS C 5,1 34,6 11/09/2017 EX1097 HW1 RL 132 3,3 29,1 12/09/2017 EX1097 HW1 RL 132 3,2 28,2 13/09/2017 EX1710 HW2 RL72 3,1 28 14/09/2017 EX1710 HW3 RL 120 2,6 23,2 15/09/2017 SH310 HW1RL 132 2,7 19,5 16/09/2017 SH310 HW1RL 132 3,5 27,2 17/09/2017 EX733 IPD 3 23,1 18/09/2017 EX733 IPD 3,8 27,6 19/09/2017 EX716 HW1 RL132 4,1 30,8 20/09/2017 EX716 HW1 RL132 3,4 26 21/09/2017 EX1116 HW1 RL132 3,2 24,8 22/09/2017 EX1116 HW1 RL132 2,5 21,6 23/09/2017 EX717 HW1 RL96 3,2 22,1 24/09/2017 EX717 HW1 RL96 3,8 32,9 25/09/2017 EX1732 HW2 RL120 4,7 36 26/09/2017 EX1732 HW2 RL120 5,3 37 27/09/2017 EX1077 HW2 RL120 4,5 32,9 28/09/2017 EX1077 HW2 RL120 5 37,6 29/09/2017 EX721 HW2 RL120 5 35 30/09/2017 EX721 HW2 RL120 5,3 35,9 Average 5,2 30,0
Tabel-3 . Produktivitas alat gali muat berdasarkan dispatch system Tanggal CN Produktivitas (bcm/jam) 02/09/2017 EX724 900 03/09/2017 EX725 900 04/09/2017 EX725 1008 05/09/2017 SH309 933 06/09/2017 SH309 900 07/09/2017 EX724 900 08/09/2017 EX724 969 09/09/2017 EX739 1008 10/09/2017 EX739 1008 11/09/2017 EX1097 413 12/09/2017 EX1097 371 13/09/2017 EX1710 586 14/09/2017 EX1710 536 15/09/2017 SH310 1008 16/09/2017 SH310 1200 17/09/2017 EX733 969 18/09/2017 EX733 933 19/09/2017 EX716 933 20/09/2017 EX716 933 21/09/2017 EX1116 536 22/09/2017 EX1116 586 23/09/2017 EX717 1008 24/09/2017 EX717 840 25/09/2017 EX1732 646 26/09/2017 EX1732 681 27/09/2017 EX1077 615 28/09/2017 EX1077 548 29/09/2017 EX721 900 30/09/2017 EX721 1008 Produktivitas Alat Gali Muat Berdasarkan Dispatch
System Dispath System akan menghitung produktivitas berdasarkan nilai konstan muatan alat angkut dengan jam kerja alat gali muat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel-3.

## Pembahasan
1. Pemenuhan Jumlah Alat Angkut yang Melayani Alat Gali Muat Berdasarkan Dispatch System Dispatch system mencatat dan merekam setiap elemen waktu pada setiap cycle time pengangkutan saat kegiatan pengangkutan tersebut sedang berlangsung. Pemenuhan jumlah alat angkut berdasarkan perhitungan dispatch system dapat dilihat pada Gambar -1.
2. Tingkat Pemenuhan Alat Angkut ( Coverage ) Tingkat Pemenuhan Alat Angkut ( Coverage) merupakan salah satu utilitas yang dimiliki oleh dispatcher dalam pemenuhan jumlah alat angkut yang akan dilayani
oleh satu alat muat, dinyatakan dalam persen [3]. Umumnya dispatcher memberikan nilai coverage 100%. Misalnya, dispatcher memberikan coverage 100% pada suatu alat gali muat, dimana dispatch system akan menghitung jumlah pemenuhan alat angkut sebanyak 10 buah terhadap alat gali muat tersebut, kemudian jika dispatcher mengganti nilai coverage menjadi 110% maka jumlah alat angkut yang akan dilayani oleh alat gali muat tersebut bertambah 1 alat angkut menjadi 11 alat angkut. Berdasarkan data dispatch pada bulan September 2017 nilai coverage yang diberikan oleh dispatcher adalah 90%, 100%, 110%, 120% dan 130% dengan jumlah data untuk tiap coverage masing-masing berjumlah 295, 219, 155, 110 dan 226. Grafik hubungan antara loading time, spotting time, wait for truck dan cycle time total terhadap produktivitas alat gali muat untuk setiap coverage dapat dilihat pada Gambar-2, Gambar-3, Gambar-4, Gambar-5 dan Gambar-6.
Berdasarkan nilai korelasi (R 2 ) pada grafik hubungan antara loading time , spotting time , wait for truck dan cycle time terhadap produktivitas alat gali muat untuk coverage 90% pada Gambar-2 dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi produktivitas alat gali muat pada c overage 90% adalah wait for truck dan cycle time dengan nilai korelasi (R 2 ) sebesar 0,8844 dan 0,9088. Berdasarkan nilai korelasi (R 2 ) pada grafik hubungan antara loading time , spotting time , wait for truck dan cycle time terhadap produktivitas alat gali muat untuk coverage 100% pada Gambar-3 dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi produktivitas alat gali muat pada
c overage 100% adalah loading time dan cycle time dengan nilai korelasi (R 2 ) sebesar 0,8991 dan 0,1974. Berdasarkan nilai korelasi (R 2 ) pada grafik hubungan antara loading time , spotting time , wait for truck dan cycle time terhadap produktivitas alat gali muat untuk coverage 110% pada Gambar-4. dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi produktivitas alat gali muat pada c overage 110% adalah loading time, spotting time dan cycle time dengan nilai korelasi (R 2 ) sebesar 0,8444, 0,4066 dan 0,3088. Berdasarkan nilai korelasi (R 2 ) pada grafik hubungan antara loading time , spotting time , wait for truck dan cycle time terhadap produktivitas alat gali muat untuk coverage 120% pada Gambar-5. dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi produktivitas alat gali muat pada c overage 120% adalah loading time, spotting time dan cycle time dengan nilai korelasi (R 2 ) sebesar 0,8499, 0,4496 dan 0,3685. Berdasarkan nilai korelasi (R 2 ) pada grafik hubungan antara loading time , spotting time , wait for truck dan cycle time terhadap produktivitas alat gali muat untuk coverage 130% pada Gambar-6. dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi produktivitas alat gali muat pada c overage 130% adalah loading time, spotting time dan cycle time dengan nilai korelasi (R 2 ) sebesar 0,9051, 0,3644 dan 0,188. Maka, dapat diketahui bahwa yang mempengaruhi produktivitas alat gali muat pada c overage 90% adalah wait for truck dan cycle time, coverage 100% dipengaruhi oleh loading time dan cycle time dan coverage 110% 120% 130% dipengaruhi oleh loading time, spotting time dan cycle time .
Gambar-1 . Grafik Pemenuhan Jumlah Alat Angkut Berdasarkan
Dipstach System
Gambar-2 .  Grafik Hubungan Antara Loading Time, Spotting Time, Wait for Truck dan Cycle Time Total Terhadap Produktivitas Alat Gali Muat untuk Coverage 90%
Gambar-3 .  Grafik Hubungan Antara Loading Time, Spotting
Time, Wait for Truck dan Cycle Time Total Terhadap Produktivitas Alat Gali Muat untuk Coverage 100%
Gambar-4. Grafik Hubungan Antara Loading Time, Spotting Time, Wait for Truck dan Cycle Time Total Terhadap Produktivitas Alat Gali Muat untuk Coverage 110%
3. Pengaruh Coverage Terhadap Produktivitas Alat Gali Muat
Pemberian nilai coverage di atas 100% akan mengakibatkan terjadinya kelebihan alat angkut, sehingga nilai wait for truck akan menurun  (Gambar-7). Namun dengan pemberian nilai coverage tersebut juga akan menyebabkan peningkatan nilai load haul truck yang dikarenakan kepadatan lalu lintas yang ditandai dengan berkurangnya haul speed (Gambar-8)  yang berdampak pada penurunan produktivitas alat gali muat (Gambar-9).
Sehingga perlu dibatasi jumlah unit alat angkut yang bekerja dengan ditentukannya nilai coverage yang optimal. Pengaruh coverage terhadap waiting for truck , Haul speed dan load haul time truck dapat dilihat pada Gambar-7, Gambar-8 dan Gambar-9.
Sehingga perlu dibatasi jumlah unit alat angkut yang bekerja dengan ditentukannya nilai coverage yang optimal. Pengaruh coverage terhadap waiting for truck , Haul speed dan load haul time truck dapat dilihat pada Gambar-7, Gambar-8 dan Gambar-9.
Gambar-5 .  Grafik Hubungan Antara Loading Time, Spotting Time, Wait for Truck dan Cycle Time Total Terhadap Produktivitas Alat Gali Muat untuk Coverage 120%
Gambar-6. Grafik Hubungan Antara Loading Time, Spotting Time, Wait for Truck dan Cycle Time Total Terhadap Produktivitas Alat Gali Muat untuk Coverage 130%
Gambar-7 . Grafik Pengaruh Coverage Terhadap Waiting For Truck
Gambar-8. Grafik Pengaruh Coverage Terhadap Haul Speed dam Load Haul Time
Gambar-10 . Grafik Perbandingan Loading Time Tiap Coverage
Gambar-11 . Grafik Perbandingan Spotting Time Tiap Coverage
4. Pebandingan  Data Coverage Berdasarkan Teori Statistik Pada Gambar-10, Gambar-11, Gambar-12 dan Gambar-13  akan dijelaskan grafik hubungan antara produktivitas, spotting time, loading time dan wait for truck untuk tiap coverage berdasarkan data hasil  pengolahan statistik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :
1. Pemberian coverage diatas 100% tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas alat gali muat. Hal ini dikarenakan distribusi alat angkut yang tidak merata yang ditandai dengan terjadinya kepadatan pada lalu lintas menuju tempat penimbunan yang diperlihatkan dengan semakin bertambahnya waktu tempuh alat angkut  ( load haul ) menuju dumping point dan berkurangnya kecepatan alat angkut  tersebut.
2. Berdasarkan perhitungan data secara statistik diketahui bahwa coverage 110% merupakan coverage yang menghasilkan produktivitas paling tinggi dibandingkan coverage yang lainnya yaitu sebesar 896 bcm/jam dengan nilai loading time , spotting time dan wait for truk bertutut-turut adalah 2,5 menit 0,7 menit dan 2,2 menit . Adapun saran yang dapat diberikan adalah Sebaikanya pemberian nilai coverage diatas dari 100% hanya dilakukan pada kondisi kelebihan alat angkut, misal salah satu alat gali muat mengalami kerusakan ataupun perbaikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan dosen pembimbing yang telah memberi dukungan dalam bentuk fasilitas atau legalitas terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  Mustofa, T.  I.  Mardana, S.  Melati , “Evaluasi Kegiatan Coal Hauling Untuk  Menunjang Ketercapaian Target Produksi PT Tamtama Perkasa,” Jurnal Geosapta , vol. 6, no. 1, 2020.
[2]   R.  Anisari,  “Produktivitas Alat Muat Dan Angkut Pada Pengupasan Lapisan Tanah Penutup Di Pit 8
Fleet D Pt. Jhonlin Baratama Jobsite Satui Kalimantan Selatan,” Jurnal Intekna , vol. 16, pp. 77-81, 2016.
[3] Komatsu Specification & Application Handbook, 28 th ed., Japan, 2007, p. 15A-4.
[4]   E.  Winarno,  Inmarlinianto, A.  Suretno,  “Kajian Teknis Produksi Alat Muat dan Alat Angkut pada Pengupasan Overburden Tambang Batubara di PT Mandiri Intiperkasa, Kalimantan Utara,” Jurnal Teknologi Pertambangan , vol. 4, No. 2, pp. 144-153,
2018.
[5]   P. Chaowasakoo, “Digitalization of mine operations: Scenarios to benefit in real-time truck dispatching,” International  Journal of Mining Science and Technology , vol. 27, no. 2, pp. 229-236, 2017.
[6]   Y.  Indonesianto, Pemindahan Tanah Mekanis . Yogyakarta:  Jurusan Teknik Pertambangan UPN “Veteran”, 2005.
[7]  M.  Samavati, et al. ,  “Improvements in plan-driven truck dispatching systems for surface mining,” in Mining Goes Digital ,  1 st ed.,  London:  CRC Press,
2019.
[8]  A. Yulianto, E.  Santoso,  dan  K.  S.  Putri,  “Evaluasi Produktivitas Alat Gali Muat Dan Alat Angkut pada Pemindahan Overburden Pit 10  di  PT  Berkat Tambang Sejahtera, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan,” Jurnal Himasapta , vol. 6, no. 1, pp. 33-37, 2021.
[9]  P. Natalia, A. Triantoro, dan U. Saismana, “Evaluasi Singkronisasi Alat Gali Muat Pc 400 Dan Alat Angkut Hino Fm 260 Dalam Pencapaian Target Penambangan Batubara," Jurnal Himasapta , vol. 2, no. 02. 2019.
[10]  R.  R.  Ilahi, E.  Ibrahim,  dan  F.  R.  Swardi,  “Kajian Teknis Produktivitas Alat Gali-Muat (Excavator) dan Alat Angkut (Dump Truck) pada Pengupasan Tanah Penutup Bulan September 2013 di Pit 3 Banko Barat PT. Bukit Asam (Persero) Tbk UPTE,” Jurnal Ilmu Teknik , vol. 2, no. 3, 2014.