## OPTIMALISASI BIAYA PENGGUNAAN ALAT BERAT UNTUK PEKERJAAN GALIAN PADA PENINGKATAN BENDUNGAN KARYA AGUNG
SAMPUL DALAM
1 Sartan Nento*, 2 Asnita Novita Kasim Program Studi Teknik Sipil, Universitas Gorontalo Email* : sartannento49@gmail.com

## Abstract
This  article  talks  about  the  optimization,  schedule,  and  selection  of  equipment  for  each  type  of construction  work  which  is  very  important  to  do  in  order  to  optimize  operational  and  support capabilities  for  other  equipment.  Heavy  equipment  is  very  expensive  and  its  contribution  is  quite dominant  in  the  improvement  of  the  Karya  Agung  dam  project  in  Wonosari  District,  so  that  efficient action is needed by utilizing the resources themselves. This study aims to determine the cost efficiency of heavy equipment needs in the excavation work project in the improvement of the Karya Agung Dam, Wonosari District. This research was conducted using a quantitative method with the Line of Balance method, then plotted the difference in the cost of heavy equipment contained in the contract document of  Rp.  5,347,800,048.53  and  the  implementation  of  Rp.  2,356,634,697.  From  the  calculation  of equipment  requirements,  10  units  of  4  m3  Dump  Truck,  3  PC-200  Excavator,  1  Unit  Grader Motorbike, 1 Unit Bulldozer, and 1 Unit Vibrator Roller The qualitative method is divided into 1 part, namely  equipment  productivity,  or  the  results  of  equipment  capacity  and  equipment  time  which  can predict  equipment  performance  requirements  with  efficiency  factors  in  the  field  and  material conditions.
Keywords : Heavy Equipment; Optimization, Efficiency; Productivity.

## Abstrak
Artikel  ini  berbicara  mengenai  Optimalisasi,  jadwal,  dan  pemilihan  peralatan  untuk  setiap  jenis pekerjaan  konstruksi  sangat  penting  dilakukan  guna  mengoptimalkan  kemampuan  operasional  dan penunjang terhadap peralatan lain. Alat berat tersebut sangat mahal dan kontribusinya cukup dominan dalam  peningkatan  proyek  bendungan  Karya  Agung  Kecamatan  Wonosari,  sehingga  diperlukan tindakan  yang  efisien  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  itu  sendiri.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  efisiensi  biaya  kebutuhan  alat  berat  pada  proyek  pekerjaan  ekskavasi  di  peningkatan Bendungan Karya Agung Kecamatan Wonosari. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan  metode Line of Balance, kemudian diplotkan selisih biaya alat berat yang terdapat dalam dokumen  kontrak  sebesar Rp. 5.347.800.048,53 dan implementasinya Rp. 2.356.634.697. Dari hasil perhitungan kebutuhan peralatan didapatkan Dump Truck 4 m3 sebanyak 10 unit, Excavator PC- 200 3 unit, Sepeda Motor Grader 1 Unit, Bulldozer 1 unit, dan Vibrator roller 1 Unit. Metode kualitatif dibagi  menjadi  1  bagian  yaitu  produktivitas  peralatan,  atau  hasil  kapasitas  peralatan  dan  waktu peralatan yang dapat memprediksi kebutuhan kinerja peralatan dengan faktor efisiensi di lapangan dan kondisi material.
Kata Kunci: Alat Berat; Optimasi, Efisiensi; Produktivitas.

## 1. Pendahuluan
Pembangunan konstruksi di Indonesia belakangan ini berkembang sangat pesat. Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, gedung, sampai waduk dan bendungan. Dalam pembangunan ini, pada dasarnya menggunakan alat berat. Faktor terpenting dalam proyek  konstruksi ialah alat berat. Alat berat bertujuan untuk memudahkan dalam  mengerjakan  pekerjaan,  sehingga  mencapai  hasil  yang  diharapkan  dan  waktu  pengerjaan  yang  relativ singkat.
Dalam  pelaksanaan  suatu  proyek,  sumber  daya  merupakan  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  kelancaran pelaksanaan  proyek.  Namun  tidak  dapat  disangkal,  bahwa  sering  terjadi  kegagalan  suatu  proyek  bukan  akibat
keterbatasan  sumber  daya  saja,  tetapi  terkadang  pada  operasionalnya.  Hal  ini  dapat  terjadi  antara  lain  akibat perencanaan waktu dan alat yang tidak efisien pada proyek tersebut.
Dengan  kata  lain,  pada  pelaksanaan  suatu  proyek  diperlukan  suatu  jadwal  kerja  yang  terencana  dengan baik dan teliti agar proyek yang direncanakan dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan hasil yang diperoleh dapat maksimal dengan biaya yang minimal. Biaya peralatan pada suatu proyek baik pada proyek berskala kecil maupun pada skala yang lebih besar mempunyai peranan yang sangat penting.
Melihat  kondisi  perkembangan  Provinsi  Gorontalo  yang  sangat  pesat,  maka  kebutuhan  akan  penggunaan sarana  dan  prasarana  juga  makin  meningkat.  Peristiwa  tersebut  mendorong  Pemerintah  untuk  melakukan berbagai upaya perbaikan, salah satunya adalah pembangunan, peningkatan kapasitas Bendungan Karya Agung.
Penggunaan  alat  berat  disesuaikan  dengan  pekerjaannya,  seperti  pada  pekerjaan  galian,  pengangkutan, penimbunan, dan lain sebagainya. Alat berat terdiri dari berbagai macam jenis, tipe, dan ukuran. Ada perbedaan efisiensi  dan  juga  harga  sewa  yang  berbeda  antara  satu  tipe  ke  tipe  yang  lain.  Penggunaan  tipe  alat  yang produktivitasnya  lebih  besar,  maka  harga  sewa  alat  yang  ditawarkanpun  akan  lebih  besar.  Penyesuaian  jenis pekerjaan atau kondisi lapangan sangat diperlukan dalam pemilihan tipe alat yang nantinya akan digunakan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk  mengetahui  jumlah  waktu  ideal  pelaksanaan  pekerjaan  peningkatan  Bendungan  Karya  Agung Kecamatan Wonosari Kabupaten boalemo dengan kesiapan peralatan penyedia jasa.
b. Untuk mengetahui waktu ideal yang diperlukan alat berat untuk memperoleh biaya yang ekonomis.

## 2. Metode Penelitian
Bendungan  Karya  Agung  merupakan  salah  satu  bendungan  yang  ada  di  kabupaten  Boalemo  tepatnya  di Kecamatan  Wonosari  Desa  Bongo  III.  Dengan  luas  kurang  lebih  4 Ha .  Jarak  dari  jalan  menuju  bendungan tersebut kurang lebih 1 Km . Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo melaksanakan  pekerjaan  peningkatan  Bendungan  Karya  Agung  ,  hal  ini  dilaksanakan  sebagai  inisiasi  langkah konkrit  terhadap  laju  kebutuhan  penyediaan  air  untuk  irigasi  atau  penyediaan  air  dan  perairan  sawah  di kecamatan wonosari.

## 2.1 Lokasi Penelitian
Gambar 0.1 Lokasi Penelitian
Lokasi proyek ini terletak didaerah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kecamatan Wonosari Desa Bongo 2.2 Teknik Pengumpulan Data
a. Pengambilan data kontrak, pengambilan data kontrak didapatkan dari Kontraktor (pelaksana).
b. Volume pekerjaan di dapatkan dari kontraktor (pelaksana).
c. Data kapasitas dan kecepatan kerja alat,  didapatkan dari operator alat berat
d. Observasi lapangan terbagi sebagai berikut :
 Tinjauan volume pekerjaan, untuk mendapatkan hasil kerja alat.
 Tinjauan kapasitas alat berat, agar mendapatkan efisiensi kerja alat.
 Pengumpulan jadwal kerja alat di lapangan.
2.3 Tahap Penelitian
Tahapan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:
a. Observasi Alat Berat
Observasi  alat  berat  meninjau  kapasitas  kerja  alat,  dan  pembiayaan,  untuk  mendapatkan  hasil  kerja yang efisien, dan mempercepat pekerjaan pelaksanaan konstruksi terutama pada pekerjaan Bendungan Karya Agung. Suatu proyek di perlukan jadwal kerja alat yang terencana, sehingga alat dapat berfungsi dan mendapatkan hasil secara maksimal.
b. Analisa Proses dan Operasi Alat
c. Analisa ini dilakukan pada masing masing pekerjaan yang dikerjakan oleh alat berat seperti:
 Pekerjaan Tanah
Galian  tanah  pada  lapisan  tanah  lunak  dan  berair.  Penggalian  menggunakan excavator dan  galian menurut kedalaman dan elevasi sesuai gambar rencana hasil galian akan diangkut ke suatu tempat yang akan di gunakan lagi kemudian hari. Peralatan yang di pakai: Excavator dan Dump truck
 Pekerjaan pengangkutan / pembuangan
Hasil  galian tanah  yang dituangkan di  mobil pengangkut ( dump truck ) selebihnya akan  di  hampar atau dibuang ke suatu tempat. Alat yang digunakan antara lain Dump truck dan Alat Bantu lainnya.
 Tanah dihampar, di ratakan dan di rapikan
Pada  tahap  ini,  tanah  yang  dibuang,  kemudian  di  hampar  menggunakan  alat motor  grader lalu  di ratakan, dan di padatkan menggunakan vibro roller . 3. Metode Penjadwalan
3.1 Produktivitas Alat
Kapasitas  atau  produktivitas  alat  merupakan  besarnya  suatu  pengeluaran  ( output )  volume  pekerjaan tertentu  yang  dihasilkan  alat  persatuan  waktu  yang  memperkirakan  produktivitas  dan  kinerja  alat  yang diperlukan, material, kondisi lapangan, dan faktor efisiensi alat operator.
3.2 Line Of Balance
Line of balance merupakan diagram sederhana untuk menunjukkan lokasi ( station ) dan waktu dimana alat / tenaga  kerja  akan  bekerja.  Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  metode line  of  balance ini  adalah  untuk menjamin  bahwa  sumber  daya  yang  diperlukan  sesuai  dengan  penjadwalan  dalam  perencanaan  sehingga tidak terjadi penumpukan material, peralatan atau tenaga kerja yang berlebihan ataupun kekurangan yang dapat mengakibatkan penundaan waktu kerja proyek.
3.3 Barchart
Barchart  atau  bagan  balok,  adalah  diagram  alur  pelaksanaan  pekerjaan  yang  dibuat  untuk  menunjukan waktu penyelesaian yang di butuhkan.

## 4. Kajian Pustaka
5. HASIL PENELITIAN
5.1 Pekerjaan Galian Tanah Bendungan
Alat yang digunakan : Excavator ( PC -200)
Volume galian : 44.587,50 m 3 Kapasitas bucket
: 0,83 m 3
Faktor bucket
: 1
B. Analisa
Penggunaan dan Kebutuhan Alat Berat
3. Barchart 2. Line of Balance
A. Alat Berat C. Analisa Biaya Alat Berat 1. Pengertian Alat Berat
2. Pengalokasian Peralatan
3. Pengklasifikasian Alat
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Alat Berat
6. Metode Kerja Alat Berat
1. Bulldozer
2. Motor Grader
3. Vibro Roller 4. Excavator 1. Exploitasi Alat 2. Biaya Kepemilikan Alat Tinjauan Pustaka 3. Biaya Operasioanal Alat D. Metode Penjadwalan 5. Dump truk 1. Produktivitas Alat 5. Waktu Siklus
Kapasitas siklus
: 0,83 m 3 x 1 = 0,83 m 3 Waktu siklus : Cm = waktu gali + 2(waktu putar) + waktu buang = 20 + 2 (15) + 10 = 60 detik Faktor kesiapan mesin : 0,81 Faktor efisiensi kerja : 0,81 Faktor efisiensi operator  : 0,85 Faktor efisiensi waktu : 0,90 Faktor koreksi : 0,81 x 0,81 x 0,85 x 0,90 = 0,502 Taksiran produksi = 60 502 , 0 3600 83 , 0   = 24,9996 m 3 /jam
1 hari = 24,9996 m 3 x 8 jam
= 199,9968 m 3 /hari
= 3 3 9996 , 24 50 , 587 . 44 m m = 52 , 1783 ( jam 1784 ) Dalam pekerjaan galian ini, menggunakan 3 unit excavator PC -200 = hari m / 9968 , 199 3 x 3 unit excavator = hari m / 9904 , 599 3
= ) 75 ( 31 , 74 / 9904 , 599 50 , 587 . 44 3 3 hari hari m m 
Harga satuan pekerjaan X volume galian = Rp. 79.836,50 x 44.587,50 = Rp. 3.559.709.944 Harga sewa alat : = Rp. 607.038,30 x 1784 jam = Rp. 1.082.956.327

## 5.2 Pekerjaan pengangkutan / pembuangan
Peralatan yang digunakan  : excavator dan dump truck a. Perhitungan produktivitas excavator ( PC- 200) Volume galian : 26.752,50 m 3 Kapasitas bucket : 0,83 m 3 Faktor bucket : 0,83 m 3 x 1 = 0,83 m 3 Waktu siklus : Cm = waktu gali + 2 (waktu putar) + waktu buang = 20 + 2(15) + 10p = 60 detik Faktor kesiapan mesin : 0,81 Faktor efisiensi kerja : 0,81 Faktor efisiensi operaor : 0,85 Faktor efisiensi waktu : 0,90 Faktor koreksi = 0,81 x 0,81 x 0,85 x 0,90 = 0,502 = 60 502 , 0 3600 83 , 0  
= 24.9996 m 3 / jam 1 hari = 24.9996 m 3 x 8 jam = 199,9968 m 3 /hari
= ) 1071 ( 1 ,
1071 9996 , 24 50 , 752 . 26 3 3 jam m m 
Harga sewa alat
: Rp.607.038,30 x 1071 jam : Rp. 650.138.019,3 b. Perhitungan kapasitas produksi dump truck ( m 3 ) Dump truck angkut material sejauh 1 km
Harga satuan pekerjaan : Rp.36.316,30/ m 3
Volume : 26.752,50 m 3 Jumlah harga : Rp. 36.316,30 x 26.752,50 m 3
: Rp. 971.551.815,8
c. Perhitungan kapasitas produksi dump truck (4 m 3 ) Waktu muat Kapasitas bak : 4 m 3 Jarak angkut : 1000 m
Waktu siklus excavator : 60 detik = 1 menit Jumlah siklus pengisian
excavator percyde produksi truck dump kapasitas  n 3 3 83 , 0 4 m m 
= 4,819 m 3 Waktu muat = n x Cms = 4,819 x 1 = 4,819 m 3 /menit Waktu angkut Jarak angkut D = 1000 m
Kecepatan   V = 30 km/jam = 500 m/menit Waktu angkut = m m V D 500 1000  m 2 
Waktu buang ( DT ) Diambil t 1 = 1,15 menit (rata-rata) Waktu kembali Kecepatan : V 2 = 50 km/jam = 833,33 m/menit Waktu kembali : 33 , 833 1000 2 m V D  menit 2 , 1 
Waktu menunggu untuk pengisian kembali ( SDT )
Diambil t 2 = 0,3 menit Cmt = n x Cms + D/V 1 + t 1 + D/V 2 + t 2
= 4,819 + 1 + 1,15 + 1,2 + 0,3 = 8,469 menit Faktor koreksi = 0,502 Produksi per cycle dump truck C  = n x q
=
83 , 0 819 , 4  = 3 999 , 3 m (4 m 3 )
Produksi perjam (p) satu unit dump truck
=
469 , 8 502 , 0 60 4  
= 14,226 m 3 / jam = 14,226 m 3 /jam x 8 jam 1 unit = 113,808 m 3 /hari Waktu dump truck mengangkut
= jam m m / 9996 , 24 50 , 752 . 26 3 3
= 1070,11 (1071 jam )
= 113,808 m 3 x 10 unit dump truck = 1138,08 m 3
= 3 3 08 , 1138 50 , 752 . 26 m m = 23,50 (24 hari )
Harga sewa alat
= Rp. 297.210,60 x 1071 jam = Rp. 318.312.552,6 5.3 Tanah dihampar, diratakan dan dirapihkan Alat yang digunakan : Bulldozer, Motor grader, Vibrator roller Volume : 26.752,50 m 3 Harga satuan pekerjaan : Rp. 12.349,30 m 3 a. Perhitungan kapasitas produksi bulldozer q = 3,61 m 3 efisiensi kerja = 0,80 lebar blade = 3,415 m tinggi blade = 1,15 m Q = 15 , 1 80 , 0 60 61 , 3  
= 150,678 m 3 /jam 1 hari = 150,678 m 3 / jam x 8 jam = 1205,424 m 3 /hari
= 3 3 678 , 150 50 , 752 . 26 m m = 231,58 (232 jam ) = 3 3 424 , 1205 50 , 752 . 26 m m
= 22,193 (23 hari )
Biaya sewa alat = Rp. 512.112,98 x 232 jam = Rp. 118.810.211,4 b. Perhitungan kapasitas produksi motor grader
Panjang blade efektif ( Le ) – lebar tumpang tindih ( Lo )   = 2,320 m Volume pekerjaan : 44.587,50 m 3 Tebal pemadatan : 0,2 m Kecepatan rata-rata : V = 2,5 km/jam Faktor koreksi : 0,502 Taksiran produksi ( Qa ) : 5 502 , 0 1000 2 , 0 320 , 2 5 , 2     = 116,464 m 2 /jam x 8
= 931,712 m 2 /hari
Jam kerja alat
= jam m m / 464 , 116 50 , 752 . 26 3 3 = 229,706 (230 jam )
2 3
712 , 931 50 , 752 . 26 m m  = 28,713 (29 hari ) Biaya sewa alat = Rp. 327.468,61 / jam = Rp. 327.468,61x 230 jam = Rp. 75.317.780,3 c. Perhitungan kapasitas produksi vibrator roller Kecepatan rata-rata : V = 3 km/jam Lebar efektif pemadatan : (W) = 2 m Tebal pemadatan : H = 20 cm Taksiran produksi
:
Qa =
5
502 , 0 1000 2 , 0 3 2     = jam m / 48 , 120 3
= 120,48 m 3 jam x 8 jam = 963,84 m 3
= jam m m / 48 , 120 50 , 752 . 26 3 3 = 222,04 (222 jam )
= 2 3 84 , 963 50 , 752 . 26 m m
= 27,76 (28 hari ) Biaya sewa alat = Rp.500.449,58 /jam = Rp. 500.449,58 x 222 jam
= Rp. 111.099.806,8

## Pembahasan
Dibawah ini akan diuraikan pembahasan tentang biaya dan produktivitas alat berat pada pekerjaan galian tanah Bendungan Karya Agung.
1. Pada pekerjaan galian tanah Bendungan Karya Agung ini terdiri atas pekerjaan galian situ / waduk dengan menggunakan  alat  mekanis excavator  PC- 200,  pekerjaan  pembuangan  /  pengangkutan  dengan menggunakan  alat excavator  PC -200  dan dump  truck kapasitas  bak  4 m 3 ,  setelah  itu  tanah  dihampar, diratakan dan dirapihkan menggunakan alat bulldozer , motor grader , dan vibrator roller .
2. Pada pekerjaan galian tanah di situ / waduk menggunakan 3 unit excavator PC -200 dengan harga sewa alat Rp.607.038,30 /jam. Sedangkan harga satuan pekerjaan galian tersebut adalah Rp.79.836,50 /m 3 . Kapasitas produksi excavator adalah  24,9996 /m 3 dengan  total  1784 jam ,  sehingga  harga  sewa  alat  untuk  pekerjaan galian  disitu  /  waduk  dari  hasil  perhitungan  adalah  sebesar  Rp.  1.082.956.327  dengan  waktu  pekerjaan selama 75 hari .
3. Pekerjaan selanjutnya adalah  pembuangan dan pengangkutan. Alat  yang digunakan adalah excavator dan dump  truck .  Dengan  volume  pekerjaan  26.752,50 m 3 .  Total  biaya  sewa  alat excavator adalah Rp.650.138.019,3 sedangkan untuk dump truck adalah Rp.318.312.552,6
4. Berikut  adalah  tanah  dihampar,  diratakan,  dirapihkan.  Alat  yang  digunakan  adalah bulldozer,  motor grader, dan vibrator roller. Dari hasil perhitungan dapat ditaksirkan sewa alat bulldozer selama pekerjaan adalah  Rp.118.810.211,4  untuk motor  grader sebesar  Rp.75.317.780,3  dan  untuk vibrator  roller biaya sewa alat adalah sebesar Rp.111.099.806,8
Tabel 0.1 Hasil Tinjauan Alat No. Alat berat yang digunakan Di proyek Jumlah Alat berat yang digunakan setelah ditinjau Jumlah 1 Long Arm 1 unit Long Arm - 2 Excavator standar 1 unit Excavator standar 3 unit 3 Dump truck 10 unit Dump truck 10 unit 4 Bulldozer 1 unit Bulldozer 1 unit 5 Vibrator roller 1 unit 6 Motor grader 1 unit
(sumber : hasil penelitian 2019)
Berdasarkan  tabel  4.1  diatas  menunjukkan  bahwa  pada  perencanaan  peningkatan  bendungan  karya agung, alat  yang digunakan adalah long arm 1 unit, excavator standar 1 unit , dump truck 10 unit, bulldozer 1 unit. Namun  setelah  ditinjau  alat  berat  yang  digunakan  telah  bertambah, excavator standar  menjadi  3 unit, vibrator  roller 1 unit,  motor  grader 1 unit. Penambahan  alat  berat  dilakukan  guna  mempermudah  dan mempercepat pekerjaan.
Tabel 0.2 Hasil Tinjauan Biaya
No Uraian satuan Harga satuan pekerjaan ( Rp ) Jumlah harga rencana anggaran ( Rp ) Jumlah harga tinjauan ( Rp ) 1 Pekerjaan tanah
A. 1 m 3 galian tanah dengan alat berat (mekanis) B. Pekerjaan pembuangan/ pengangkutan
- DT angkut material atau hasil galian sejauh  1 km - Tanah dihampar, diratakan dan dirapikan m 3
m 3 m 3 79.836,50
36.316,30
12.349,30
3.915.680.938,13 1.068.706.997,33
363.412.113,08
1.001.108.418 968.450.571,9 305.227.798,5
(Sumber: Hasil penelitian 2019)
Dari tabel 4.2 diatas  menunjukkan bahwa  hasil biaya  yang  direncanakan dan jumlah  harga  hasil tinjauan pekerjaan  galian  tanah  pada  peningkatan  Bendungan  Karya  Agung.  Dimana  pada  pekerjaan  galian  tanah menggunakan  alat  berat  dengan  harga  satuan  Rp.79.836,50 /m 3 .  Jumlah  harga  rencana  anggaran  adalah Rp.3.915.680.938,13  sedangkan  harga  tinjauan  adalah  Rp.  1.001.108.418.  dan  untuk  pekerjaan  pembuangan  / peningkatan, dumptruck mengangkut material sejauh 1 km , dengan harga satuan Rp.36.316,30 /m 3 , pada harga rencana anggaran didapat Rp.1.068.706.997,33.

## 6. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa,  terhadap  waktu  pelaksanaan  galian  tanah  dibutuhkan  waktu  sebesar  75 hari kalender.  Dari  hasil  analisa  pemakaian  alat,  penulis  menyimpulkan  dengan  metode  perbandingan Line  Of Balance ,  yang  bisa  terlihat  perbedaan  waktu  selisihnya,  dimana  tidak  terlalu  jauh  dari  apa  yang  sudah direncanakan dan belum melewati batas waktu maksimal pengerjaan sesuai dengan waktu kalender 180 hari.
Berdasarkan  dari  hasil  tinjauan  kebutuhan  produksi  alat  berat  pekerjaan  Galian  tanah  pada  peningkatan Bendungan  Karya  Agung,    maka  biaya  alat  berat  yang  diteliti  diperoleh  sebesar  Rp.2.356.634.697  diluar pemakaian solar dan fat oil (gemuk) di abaikan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdullah,  Jerry  Rizaldi.  2015.  Optimasi  Biaya  Dan  Kebutuhan  Alat  Berat  Pada  Pelaksanaan  Pekerjaan Pelebaran Ruas Jalan Gorontalo Batudaa Isimu. Gorontalo: Jurnal Teknik Sipil. Gorontalo.
[2] Kholil , Ahmad. 2014. Alat Berat. Bandung: PT .Remaja Rosdakarya.
[3] Peraturan  Pemerintah.  2016.  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  No.28  Tentang  Analisa  Harga Satuan Pekerjaan.
[4] Ramadani.A,  2017  Optimalisasi  Penggunaan  Alat  Berat  Pada  Pekerjaan  Galian  Tanah  Di  Proyek  Tol Nganjuk – Kertosono, Skripsi Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Jurusan Sipil. Malang.
[5] Rochmanhadi.  1990.  Pengantar  dan  Dasar  –Dasar  Pemindahan  Tanah  Mekanis.Jakarta:  Badan  Penerbit Pekerjaan Umum.
[6] Rostiyanti, Susy Fatena. 2008. Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
[7] Waani, Joice E, Oscar H Kaseke, 2017. Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Samratulangi Manado..”Analisa Produktivitas Alat Berat untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan”. Manado.
[8] Yadam, Refly Will, I Gede Astawa Diputra, I Gusti Ketut Sudipta, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas  Udayana  Denpasar.  ”Galian  Tanah  (Sudi  Kasus:  Proyek  Pembangunan  Stock  Yard  Suzuki Negara Kabupaten Jembrana”. Bali.