Abstrak― Pekerjaan  struktur  pelat  lantai  telah  mengalami perkembangan dari segi metode, peralatan, maupun materialnya.  Salah  satunya  adalah  penggunaan half-slab .  Pada cara  komposit  bondek,  untuk  pengerjaan  struktur  pelat  lantai digunakan bondek sebagai bekisting buang dan jika menggunakan halfslab ,  bekisting  buang  yang digunakan adalah beton  pracetak.  Kedua  metode  ini  menggunakan  plat konvensional  untuk  menjadikan  struktur  lantai  tersebut komposit.  Data  analisa  yang  diperlukan  untuk  perbandingan dua sistem ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang  diperoleh  dari  pihak  pelaksana  pekerjaan  yaitu  berupa gambar  modul halfslab ,  time  schedule,  perhitungan  struktur halfslab ,  dan  volume  bekisting halfslab .  Perhitungan  waktu didasarkan  pada  pembagian  volume  pekerjaan  dengan  tingkat produktivitas sumber daya dan jumlah group yang melaksanakan  pekerjaan  tersebut,  sedangkan  perhitungan biaya  berdasarkan  jumlah  volume  pekerjaan  dan  jumlah kebutuhan  material  pada  masing-masing  pekerjaan.  Dari  hasil perhitungan  terhadap  biaya  dan  waktu  pada  metode halfslab yang  merupakan  kondisi  existing,  waktu  yang  yang  diperlukan untuk metode halfslab ini adalah 205 hari dengan biaya sebesar Rp  15.342.599.781,12  dan  untuk  metode  plat  komposit  bondek membutuhkan  waktu  pelaksanaan  selama  176  hari  dengan biaya sebesar Rp 10.698.498.238,00.
Kata Kunci : halfslab , plat komposit bondek, metode plat lantai .

## I. PENDAHULUAN
ERKEMBANGAN  jasa  konstruksi  di  Indonesia  saat  ini berkembang  pesat.  Hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya proyek  yang  dikerjakan  dalam  skala  besar,  baik  yang dibangun  oleh  pemerintah,  swasta,  ataupun  gabungan. Melihat  perkembangan  jasa  konstruksi  yang  begitu  pesat, perusahaan-perusahaan konstruksi berusaha untuk memenangkan persaingan dengan meningkatkan produk atau jasa,  sehingga  mereka  dapat  memberikan  kepuasan  bagi pelanggannya. Perusahaan-perusahaan tersebut terus berkompetisi  untuk  mencari  metode-metode  dalam  dunia konstruksi  bangunan  agar  dalam  waktu  yang  singkat  dan biaya  yang  minim  didapatkan  produk  atau  jasa  yang mempunyai mutu tinggi.
Pekerjaan  pelat  merupakan  salah  satu  bagian  dari konstruksi  yang  membutuhkan  waktu  lama  dalam  proses pembuatannya.  Banyak  perusahaan  kontraktor  yang  ada  saat ini masih menggunakan cara konvensional yaitu dengan cara pengecoran  di  tempat (cast  in  situ). Cara  konvensional tersebut  membutuhkan  waktu  yang  lama  karena  masih menggunakan  tulangan  biasa,beton,  dan  bekisting  dari kayu. Sehingga  perusahaan-perusahaan  penyedia  produk  atau  jasa berkompetisi  untuk  mencari  alternatif  metode  konstruksi untuk  pelat.  Salah  satu  alternatif  pelat  tersebut  adalah  pelat beton pracetak.
Pelaksanaan  pembangunan  Apartement  De  Papilio Tamansari  Surabaya  ada  beberapa  metode  konstruksi  yang dipakai  salah  satunya  adalah  metode halfslab yaitu merupakan  gabungan  dari  plat  pracetak  dan cast  in  situ . Halfslab sangat  menguntungkan  jika  ditinjau  dari  beberapa sisi, misalnya saja pengurangan beban yang harus dipikul alat berat  dalam  mobilisasi  maupun  pengangkutan  pelat  beton pracetak,  lebih  kedap  air  dan  kedap  suara.  Keuntungan  lain dari metode ini adalah beton pracetak yang letaknya di bawah juga berperan sebagai bekisting untuk pengecoran pelat beton konvensional.  Pada  proyek  pembangunan  Apartement  De Papilio Tamansari Surabaya, metode halfslab yang digunakan tersebut diproduksi sendiri oleh kontraktor pelaksanana yaitu PT.  Wijaya  Karya  Realty  dan  proses  pabrikasi  metode  ini dikerjakan  pada  proyek  .  Proses  pabrikasi  tersebut  dapat mempengaruhi  waktu  pelaksanaan  sistem halfslab .  Dalam proses  ini  beton  sebagai  bahan halfslab harus  dijaga  agar tetap terjamin mutu dan kualitasnya.
Metode  lain  untuk  plat  lantai  yang  pada  dasarnya  sama seperti  metode halfslab tetapi  yang  membedakannya  yaitu bahan  bekisting  yang  digunakan.  Metode  ini  adalah  metode plat  komposit  bondek.  Bekisting  yang  digunakan  pada metode  ini  adalah  material  bondek.  Bondek  tersebut diproduksi  oleh  pabrik  kemudian  dibawa  ke  lokasi  proyek untuk  disusun  menjadi  satu  kesatuan  struktur  yang  utuh. Proses  produksi  bondek  yang  dilakukan  di  tempat  lain  ini tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan dari sistem bondek.
Mengacu  pada  latar  belakang  di  atas,  maka  proyek pembangunan  De  PaPilio  Tamansari  Surabaya  dijadikan objek tugas akhir ini untuk membandingkan pengaruh antara

## Analisa Perbandingan Metode Halfslab dan Plat Komposit Bondek Pekerjaan Struktur Plat Lantai Proyek Pembangunan Apartement De Papilio Tamansari Surabaya
Rininta Fastaria dan Yusroniya Eka Putri
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111
E-mail : yusroniya.ekaputri@gmail.com
P
sistem  palt  komposit  bondek  dengan  sistem half-slab terhadap  kecepatan  waktu penyelesaian, kebutuhan anggaran biaya  proyek,  dan  metode  pelaksanaannya.  Pertimbangan pemilihan  proyek  pembangunan  De  Papilio  Tamansari Surabaya  dikarenakan  proyek  tersebut  menggunakan  sistem half-slab ,  yang  merupakan  alternatif  baru  dalam  dunia konstruksi.  Penggunaan  alternatif  plat  komposit  bondek  ini bertujuan untuk mendapatkan efisiensi waktu dan biaya pada pelaksanaan proyek tersebut dibandingkan dengan menggunakan metode halfslab .

## II. METODE PENELITIAN

## A. Konsep Penelitian
Metoda  pelakasanaan  yang  dibandingkan  pada  penelitian ini  adalah  metoda half-slab [1,2]  dan plat  komposit  bondek, dimana  perbandingan  yang  ditinjau  yaitu  biaya  dan  waktu pelaksanaan dari kedua metode tersebut.

## B. Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  untuk  menunjang  tugas  akhir  ini adalah  berupa  data  kondisi  umum  proyek,  data  perencanaan struktur,  data  harga  material,  upah  tenaga  kerja,  biaya peralatan, dan data material plat lantai.

## C. Analisa Biaya
Perhitungan  analisa  biaya  untuk  sistem half-slab dan  plat komposit  bondek  tergantung  pada  volume  pekerjaan  dan analisa harga satuan material dan upah pekerja merujuk pada [3].
a. Analisa Biaya Sistem Halfslab
Pelaksanaan  metoda half-slab merupakan  kondisi  existing yang dilakukan dalam proyek, tetapi untuk data harga satuan material  dan  upah  pekerja  mengacu/berpedoman  pada  harga kontrak pelaksanaan yang dikeluarkan/dibuat oleh kontraktor pada pekerjaan sejenis yang dikerjakan di Surabaya[4]. b. Analisa Biaya Sistem Plat Komposit Bondek Pelaksanaan  metoda  plat  komposit  bondek  merupakan alternatif  metoda  sebagai  pembanding  metode half-slab , maka perlu dilakukan perhitungan-perhitungan detail sebagai dasar perhitungan analisa biaya [3,4].

## D. Analisa Waktu
Analisa  waktu  pekerjaan  setiap  aktivitas  pekerjaan dihitung  dengan  cara  membagi  volume  pekerjaan  dengan nilai  produktivita  pekerja/  alat  [5].  Setelah  itu  untuk mengetahui  durasi  pelaksanaan  secara  keseluruhan  pada masing-masing  sistem  konstruksi  dengan  menggunakan bantuan Ms. Project.
Gambar 1. Bagan Alir Metodologi

## III. HASIL A NA LISA DAN PEMBAHASAN
Pada  sub  bab  ini  akan  membahas  hasil  analisa  metode pelaksanaan  dari  metode halfslab dengan  plat  komposit bondek dan membandingkan untuk mengetahui metode mana yang lebih menguntungkan.

## A. Data Bangunan Kondisi Existing
Apartement  De  Papilio  Tamansari  Surabaya  merupakan salah  satu  apartement  yang  ada  di  kota  Surabaya,  yaitu terletak di Jl.A Yani no.176-178. Bangunan ini terdiri dari 33 lantai dengan total luas lahan 5.384 m 2 . Proses pembangunan apartement ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a. Pekerjaan Struktur Bawah
Pondasi  yang  digunakan  adalah  tiang  pancang  dengan ukuran  D  80  cm.  Jumlah  titik  pemancangannya  adalah  350 titik.  Untuk  pile  cap  digunakan  beton  dengan  mutu  fc’  30 Mpa.
b. Pekerjaan Struktur Atas Luas bangunan untuk lantai basement adalah 2885 m 2 , lantai dasar  sampai  dengan  lantai  7  adalah  1577  m 2 ,  sedangkan untuk  lantai  8  sampai  dengan  lantai  33  adalah  920  m 2 . Pekerjaan  lantai  yang  digunakan  untuk  lantai  basement sampai  dengan  lantai  7  adalah  metode  plat  konvensional, sedangkan  untuk  lantai  8  sampai  33  menggunakan  metode half-slab .
B. Design Halfslab
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  tebal halfslab yang digunakan  pada  pembangunan  Apartement  De  Papilio Tamansari Surabaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2. Detail Halfslab
Tulangan  yang  digunakan  untuk  metode  ini  adalah tulangan  sebelum  komposit  dan  tulangan  sesudah  komposit. Dimensi  tulangan-tulangan  tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel di bawah ini:
Tabel 1. Penulangan Akhir Plat

## C. Volume Halflslab
Volume  pekerjaan  pada  struktur halfslab ini  meliputi bekisting,  pembesian,  dan  pengecoran.  Perhitungan  ini berdasarkan dimensi, tulangan, dan banyaknya tipe plat yang ada pada lantai 8 sesuai gambar bestek proyek pembangunan Apartement  De  Papilio  Tamansari  Surabaya.  Hasil  dari perhitungan  volume  pada  lantai  8  dapat  digunakan  untuk lantai 9-33, karena lantai 8-33 merupakan lantai typical.
Tabel 2. Volume Plat Lantai 8

## D. Produktivitas Halfslab
Berdasarkan  data  durasi  waktu  pelaksanaan  halfslab  yang didapatakan  dari  kontraktor  pelaksana  proyek  pembangunan Apartement  De  Papilio  Tamansari  Surabaya  dan  volume halfslab yang telah didaptakan pada perhitungan sebelumnya, maka  didapatkan  produktivitas  untuk  halfslab  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3. Produktivitas Halfslab NO ITEM PEKERJAAN VOL. Waktu Produktivitas 1 Pekerjaan Halfslab Lantai 8 Zona 1 350,18m 2 5 hari 70,036 m 2 /hr Zona 2 603,9 m 2 4 hari 150,96 m 2 /hr 2 Pekerjaan Pembesian Lantai 8 Zona 1 3904,11kg 1 hari 3904,11 kg/hr Zona 2 7341,70kg 1 hari 7341,70 kg/hr 3 Pekerjaan Beton K-300 Lantai 8 Zona 1 47,58m 3 1 hari 47,58 m 3 /hr Zona 2 86,94 m 3 1 hari 86,94m 3 /hr

## E. Design Plat Komposit Bondek
Untuk  mendesain  plat  komposit,  maka  dilakukan perhitungan  pembebanan  [6]  yang  sesuai  dengan  fungsi bangunan  pada  lantai  8  proyek  Apartement  De  Papilio Tamansari  Surabaya.  Desain  ini  tidak  mengubah  dimensi struktur  utama  sesuai  dengan  gambar  bestek  karena  berat sendiri  plat  komposit  lebih  kecil  daripada  berat  sendiri  plat halfslab .  Berdasarkan  perhitungan,  diperoleh  hasil  sebagai berikut :

## Tabel 4. Desain Plat Bondek
Berdasarkan  tabel  di  atas, tulangan yang digunakan untuk plat  bondek  adalah  tulangan  dengan  diameter  Ø8-250  untuk As  tumpuan  sedangkan  untuk  As  lapangan  menggunakan bondek  itu  sendiri karena bondek berfungsi sebagai tulangan utama [6].
Adapun hasil output berdasarkan perhitungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 3. Detail Plat Komposit Bondek

## F. Volume Plat Komposit Bondek
Perhitungan  volume  pekerjaan plat bondek dibagi menjadi tiga,  yaitu  untuk  pekerjaan  bekisting,  pembesian,  dan pengecoran.  Hasil  dari  perhitungan  volume  tersebut  adalah sebagai berikut :
Tabel 5.

## Kebutuhan Material Plat komposit Bondek

## G. Produktivitas Plat Komposit Bondek
Perhitungan  produktivitas  tiap  pekerjaan  menggunakan acuan  dari  pekerjaan  sejenis  pada  pembangunan  Ruko  21 Mulyosari,  dimana  proses  /  tahapan  pelaksanaan  untuk pekerjaan plat lantai menggunakan sistem plat komposit yang merujuk  pada  [3].  Dilihat  dari  tingkat  kesulitannya pelaksanaan metode ini dapat diterapkan pada pembangunan Apartement De Papilio Tamansari Surabaya.
Tabel 6.
Produktivitas Proyek Bangunan Sejenis yang Menggunakan Komposit Bondek
NO ITEM PEKERJAAN VOL. WAKTU PRODUKTIVITAS 1 Pekerjaan Bondek Lantai 2 944,1 m 2 1 944,1m 2 /hr 2 Pekerjaan Pembesian Lantai 2 3723,4kg 2 1861,7m 2 /hr 3 Pekerjaan Beton Lantai 2 94,4 m 3 1 94,4 m 3 /hr
Berdasarkan  data  produktivitas  pembangunan  gedung sejenis  tersebut  maka  hasil  perhitungan  durasi  plat komposit bondek pada pembangunan Apartement  De  Papilio Tamansari  Surabaya  berdasarkan  produktivitas  pekerjaan lantai 2 adalah sebagai berikut :
Tabel 7.

## Durasi Plat Komposit Bondek De Papilio
NO ITEM PEKERJAAN VOL. Produktivitas Waktu 1 Pekerjaan Bondek Lantai 8 Zona 1 350,2m 2 944,057 m 2 /hr 0,5hr Zona 2 603,9 m 2 944,057 m 2 /hr 1hr 2 Pekerjaan Pembesian Lantai 8 Zona 1 1656,5kg 1861,7 m 3 /hr 1hr Zona 2 2378,2kg 1861,7m 3 /hari 2hr 3 Pekerjaan Beton K-300 Lantai 8 Zona 1 43,9 m 3 94,4m 3 /hari 0,5hr Zona 2 80,3 m 3 94,4 m 3 /hari 1hr

## H. Analisa Waktu Halfslab
Berdasarkan  sumber  data  perencanaan  dan  pelaksana jasa/kontraktor, dalam hal ini PT Wijaya Karya Realty selaku pelaksana  pekerjaan  pembangunan  apartement  De  Papilio Tamansari  Surabaya,  dimana  pada  tahapan  pelaksanaan menggunakan  metode  precast  / halfslab pada  pekerjaan  plat lantai, sehingga didapatkan durasi waktu pelaksanaan  adalah sebagai berikut :

## Gambar 4. Time Schedule Halfslab

## I. Analisa Waktu Sistem Plat Komposit Bondek
Plat  komposit  bondek  merupakan  alternatif    desain  untuk metode  yang  sudah  ada  sebelumnya  yaitu  metode halfslab sehingga  perhitungan  volume  pekerjaan  dan  produktivitas pelaksanaan  untuk  tahapan  pekerjaan  plat  komposit  bondek tersebut,  seperti  produktivitas  bekisting,  pembesian,  dan pengecoran sangat mempengaruhi durasi dari sistem ini. Dari  hasil  perhitungan  produktivitas  pada  subbab sebelumnya didapat durasi pelaksanaan penyelesaian pekerjaan,  sehingga  dapat  langsung  dimasukkan  ke  dalam master  schedule  pelaksanaan  dengan  menyesuaikan  tahapan pelaksanaannya.
Gambar 5. Time Schedule Plat Komposit Bondek

## J. Analisa Biaya Halfslab
Koefisien harga satuan yang digunakan untuk menganalisa biaya sistem halfslab ini menggunakan koefisien yang ada pada [5]. Biaya yang digunakan sebagai acuan untuk perhitungan biaya plat komposit bondek ini merupakan standar harga di Surabaya tahun 2013.
Kebutuhan  material  yang  telah  didapat  tersebut  kemudian dikalikan  dengan  harga  satuan  yang  dijadikan  acuan  yaitu pada  tahun  2013  di  Surabaya  sehingga  didapatkan  hasil sebagai berikut:
Tabel 8.
Analisa Biaya Halfslab Plat Lantai 8-30 Pekerjaan Pembuatan Halfslab Beton ready mix K-350 1679 m3 880,000.00 Rp 1,477,520,000.00 Rp Upah tuang/tebar beton 3519 bh 40,665.00 Rp 143,100,135.00 Rp Bekisting 21965 m2 328,310.60 Rp 7,211,342,329.00 Rp Buka pasang bekisting 713 bh 5,045.00 Rp 3,597,085.00 Rp Besi Tulangan 164706.68 kg 9,416.50 Rp 1,550,960,452.22 Rp Erection plat 713 bh 200,073.00 Rp 142,652,049.00 Rp Langsir plat 713 bh 37,983.50 Rp 27,082,235.50 Rp Sub Jumlah 10,556,254,285.72 Rp Pekerjaan Pasang Halfslab Upah Pasang Halfslab 21965 m2 16,493.50 Rp 362,279,727.50 Rp Alat Bantu 23 LS 1,000.00 Rp 23,000.00 Rp Sub Jumlah 362,302,727.50 Rp Pekerjaan Pembesian Besi Tulangan 21091 kg 7,625.00 Rp 160,818,875.00 Rp Kawat Bendrat 322 kg 18,500.00 Rp 5,957,000.00 Rp Upah Pembesian 21413 kg 2,800.50 Rp 59,967,106.50 Rp Bar Bender 46 hr 290,000.00 Rp 13,340,000.00 Rp Bar Cutter 46 hr 270,000.00 Rp 12,420,000.00 Rp Sub Jumlah 252,502,981.50 Rp Pekerjaan Pengecoran Beton Readymix K-300 1449 m3 850,000.00 Rp 1,231,650,000.00 Rp Beton Decking 218500 buah 3,000.00 Rp 655,500,000.00 Rp Additive 2300 pac 50,000.00 Rp 115,000,000.00 Rp Upah Pengecoran 1449 m3 38,984.00 Rp 56,487,816.00 Rp Vibrator 46 hr 65,000.00 Rp 2,990,000.00 Rp Concrete Bucket 46 hr 608,000.00 Rp 27,968,000.00 Rp Crane 46 hr 1,602,500.00 Rp 73,715,000.00 Rp Sub Jumlah 2,163,310,816.00 Rp Plat Lantai 31-33 Pekerjaan Pembuatan Halfslab Beton ready mix K-350 144 m3 880,000.00 Rp 126,720,000.00 Rp Upah tuang/tebar beton 297 bh 40,665.00 Rp 12,077,505.00 Rp Bekisting 1812 m2 328,310.60 Rp 594,898,807.20 Rp Buka pasang bekisting 93 bh 5,045.00 Rp 469,185.00 Rp Besi Tulangan 10449 kg 9,416.50 Rp 98,393,008.50 Rp Erection plat 297 bh 200,073.00 Rp 59,421,681.00 Rp Langsir plat 297 bh 37,983.50 Rp 891,980,186.70 Rp Sub Jumlah 1,783,960,373.40 Rp Pekerjaan Pasang Halfslab Upah Pasang Halfslab 1812 m2 16,493.50 Rp 29,886,222.00 Rp Alat Bantu 3 LS 1,000.00 Rp 3,000.00 Rp Sub Jumlah 29,889,222.00 Rp Pekerjaan Pembesian Besi Tulangan 1068 kg 7,625.00 Rp 8,143,500.00 Rp Kawat Bendrat 18 kg 18,500.00 Rp 333,000.00 Rp Upah Pembesian 1086 kg 2,800.50 Rp 3,041,343.00 Rp Bar Bender 3 hr 290,000.00 Rp 870,000.00 Rp Bar Cutter 3 hr 270,000.00 Rp 810,000.00 Rp Sub Jumlah 13,197,843.00 Rp Pekerjaan Pengecoran Beton Readymix K-300 123 m3 850,000.00 Rp 104,550,000.00 Rp Beton Decking 18420 buah 3,000.00 Rp 55,260,000.00 Rp Additive 195 pac 50,000.00 Rp 9,750,000.00 Rp Upah Pengecoran 123 m3 38,984.00 Rp 4,795,032.00 Rp Vibrator 3 hr 65,000.00 Rp 195,000.00 Rp Concrete Bucket 3 hr 608,000.00 Rp 1,824,000.00 Rp Crane 3 hr 1,602,500.00 Rp 4,807,500.00 Rp Sub Jumlah 181,181,532.00 Rp TOTAL 15,342,599,781.12
Rp

## K. Analisa Biaya Sistem Plat Komposit Bondek
Koefisien harga satuan yang digunakan untuk menganalisa biaya sistem halfslab ini menggunakan koefisien yang ada pada SNI 9032010 [7]. Biaya yang digunakan sebagai acuan untuk perhitungan biaya plat komposit bondek ini merupakan standar harga di Surabaya tahun 2013.
Kebutuhan  material  yang  telah  didapat  tersebut  kemudian dikalikan  dengan  harga  satuan  yang  dijadikan  acuan  yaitu
pada  tahun  2013  di  Surabaya  sehingga  didapatkan  hasil sebagai berikut:
Tabel 9.
Analisa Biaya Sistem Plat Komposit Bondek Plat Lantai 8-30 Pekerjaan Pasang Bondek Bondek 22172 m2 145,000.00 Rp 3,214,940,000.00 Rp Paku Rivet 230 bok 53,200.00 Rp 12,236,000.00 Rp Upah Pasang Bondek 22402 m2 17,730.00 Rp 397,187,460.00 Rp Alat Bantu 23 LS 1,000.00 Rp 23,000.00 Rp Crane 35 hr 1,602,500.00 Rp 56,087,500.00 Rp Sub Jumlah 3,680,473,960.00 Rp Pekerjaan Pembesian Besi Tulangan 64722 kg 7,625.00 Rp 493,505,250.00 Rp Kawar Bendrat 920 kg 18,500.00 Rp 17,020,000.00 Rp Upah Pembesian 64722 kg 21,012.00 Rp 1,359,938,664.00 Rp Bar Bender 69 hr 290,000.00 Rp 20,010,000.00 Rp Bar Cuter 69 hr 270,000.00 Rp 18,630,000.00 Rp Sub Jumlah 1,909,103,914.00 Rp Pekerjaan Pengecoran Beton Readymix K-300 2944 m3 850,000.00 Rp 2,502,400,000.00 Rp Beton Decking 436977 buah 3,000.00 Rp 1,310,931,000.00 Rp Additive 4577 pac 50,000.00 Rp 228,850,000.00 Rp Upah Pengecoran 2944 m3 78,705.00 Rp 231,707,520.00 Rp Vibrator 35 hr 65,000.00 Rp 2,275,000.00 Rp Concrete Bucket 35 hr 608,000.00 Rp 21,280,000.00 Rp Crane 35 hr 1,602,500.00 Rp 56,087,500.00 Rp Sub Jumlah 4,353,531,020.00 Rp Plat Lantai 31-33 Pekerjaan Pasang Bondek Bondek 1830 m2 145,000.00 Rp 265,350,000.00 Rp Paku Rivet 21 bok 53,200.00 Rp 1,117,200.00 Rp Upah Pasang Bondek 1851 m2 17,730.00 Rp 32,818,230.00 Rp Alat Bantu 3 LS 1,000.00 Rp 3,000.00 Rp Sub Jumlah 299,288,430.00 Rp Pekerjaan Pembesian Besi Tulangan 5481 kg 7,625.00 Rp 41,792,625.00 Rp Kawat Bendrat 81 kg 18,500.00 Rp 1,498,500.00 Rp Upah Pembesian 5562 kg 21,012.00 Rp 116,868,744.00 Rp Bar Bender 3 hr 290,000.00 Rp 870,000.00 Rp Bar Cutter 3 hr 270,000.00 Rp 810,000.00 Rp Sub Jumlah 161,839,869.00 Rp Pekerjaan Pengecoran Beton Readymix K-300 249 m3 850,000.00 Rp 211,650,000.00 Rp Beton Decking 36837 buah 1,000.00 Rp 36,837,000.00 Rp Additive 387 pac 50,000.00 Rp 19,350,000.00 Rp Upah Pengecoran 249 m3 78,705.00 Rp 19,597,545.00 Rp Vibrator 3 hr 65,000.00 Rp 195,000.00 Rp Concrete Bucket 3 hr 608,000.00 Rp 1,824,000.00 Rp Crane 3 hr 1,602,500.00 Rp 4,807,500.00 Rp Sub Jumlah 294,261,045.00 Rp TOTAL
10,698,498,238.00 Rp

## L. Hasil Analisa Perbandingan Waktu
Dari  hasil  analisa  waktu  antara  metode halfslab dengan metode  plat  komposit  bondek  didapatkan  hasil  sebagai berikut:
Tabel 10. Perbandingan Waktu Metode Plat TIPE PLAT JUMLAH LANTAI DURASI WAKTU Halfslab 26 205 hari Komposit Bondek 26 176 hari Selisih 26 hari
Berdasarkan  tabel  di  atas,  waktu  yang  diperlukan  untuk mengerjakan plat lantai halfslab adalah 205 hari, sedangkan  untuk  plat  komposit  bondek  membutuhkan waktu 176 hari. Selisih untuk kedua metode tersebut adalah 26 hari. Sedangkan  perbandingan  waktu  untuk  keseluruhan pekerjaan  pada  proyek  akibat  durasi  dari  masing-masing metode tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 11. Perbandingan Waktu Total Proyek TIPE PLAT JUMLAH LANTAI DURASI WAKTU Halfslab 26 624 hari Komposit Bondek 26 555 hari Selisih 69 hari
selisih  waktu  pelaksanaan  205-176  =  29  hari  dimana  waktu pelaksanaan  metode halfslab lebih  lama  dari  metode  plat komposit  bondek  karena  metode  komposit  bondek  tidak menunggu waktu dalam proses produksi.

## M. Hasil Analisa Perbandingan Biaya
Biaya pelaksanaan untuk lantai 8-33 terdapat pada tabel di bawah ini.
Tabel 12. Biaya Pelaksanaan Lantai 8-33 TIPE PLAT BIAYA JUMLAH LANTAI TOTAL Halfslab Rp.587.591.664,60 26 Rp.15.342.599.781,12 Komposit Bondek Rp.407.282.489,60 26 Rp. 10.698.498.238,00
Sedangkan  biaya  pelaksanaan  per  m3dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini.
Tabel 13. Biaya Pelaksanaan Per m3 Beton TIPE PLAT BIAYA TOTAL VOLUME (m3) BIAYA PER M 3 Halfslab Rp.15.342.599.781,12 3395 Rp 4.519.175,19 Komposit Bondek Rp. 10.698.498.238,00 3193 Rp 3.350.610,16
Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dilakukan,  biaya metode  plat  komposit  bondek  lebih  murah  dibandingkan dengan  metode halfslab .  Hal  ini  disebabkan  karena  harga fabrikasi halfslab lebih  mahal  daripada  bondek  sehingga biaya  yang  dikeluarkan  dalam  metode halfslab lebih  mahal dari metode plat bondek.
Dari total biaya keseluruhan untuk masing-masing metode lantai 8 sampai 33, maka dapat diperoleh harga kedua metode tersebut per m 2 adalah sebagai berikut :
Tabel 14. Biaya Per m 2 Plat TIPE PLAT BIAYA TOTAL LUAS BIAYA PER M 2 Halfslab Rp 15.342.599.781,12 24806,6 Rp.618.488,62 Komposit Bondek Rp 10.698.498.238,00 24806,6 Rp.431.276,28
Berdasarkan  tabel  di  atas,  harga  per  m 2 untuk  metode halfslab adalah Rp.618.488,62 sedangkan harga per m 2 untuk metode plat komposit bondek adalah  Rp.431.276,28.
Berdasarkan  perhitungan  yang  telah  dilakukan,  biaya metode  plat  komposit  bondek  lebih  murah  dibandingkan dengan  metode halfslab .  Hal  ini  disebabkan  karena  harga fabrikasi halfslab lebih  mahal  daripada  bondek  sehingga biaya  yang  dikeluarkan  dalam  metode halfslab lebih  mahal dari metode plat bondek.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  analisa  dua  metode  yaitu  halfslab  dan  plat komposit bondek didapatkan hasil sebagai berikut : 1)  Dalam  metode  pelaksanaan  pekerjaan  plat  lantai halfslab maupun  komposit  bondek  tidak  terdapat  perbedaan. Perbedaan  terdapat  pada  bekisting  masing-masing  plat lantai   tersebut.  Untuk halfslab menggunakan  bekisting  dari beton   pracetak sedangkan untuk komposit bondek menggunakan  material bondek sebagai bekisting.
2)Metode  plat  komposit  bondek  membutuhkan  waktu pelaksanaan selama 205 hari dengan biaya
Rp15.342.599.781,12  dan  metode  bondek  membutuhkan waktu pelaksanaan 176 hari dengan biaya pelaksanaannya Rp10.698.498.238,00
Saran 1) Pemesanan material bondek harus benar-benar disesuaikan dengan  dimensi  plat  lantai  di  lapangan.  Jika  tidak  akan berdampak  pada  meningkatnya  biaya  dan  waktu pekerjaan untuk proses pemotongan material bondek.
2) Penelitian lebih lanjut mengenai deskripsi kuantitatif untuk skala  sebuah  proyek  sehingga  dapat  dikatakan  lebih menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Elliot,  Kim,  2002. Precast  Concrete  Structures .  Great  Britain  : Butterworth-Heinemann.
[2] Hartland,  Robert,  1975. Design  of  Precast  Concrete .  United  Kingdom: Surrey University Press.
[3] Kurnia,  Indah,  2005.  Perbandingan  Waktu  dan  Biaya  antara  Metode Pelaksanaan  Plat  Konvensional  dengan  Plat  Komposit  Bondek  Pada Proyek Pembangunan ruko 21 Mulyosari. Surabaya: Teknik Sipil ITS.
[4] Sastraatmadja,  A.  Soedrajat.  Analisa  (Cara  Modern)  Anggaran  Biaya Pelaksanaan. Bandung: Nova.
[5] RSNI  2,  2010.  Tata  Cara  Perhitungan  Harga  Satuan  Pekerjaan  Beton Pracetak  untuk  Konstruksi  Bangunan  Gedung.  Badan  Standarisasi Nasional.
[6] Soeharto,  I.,  1997.  Manajemen  Proyek  dari  Konseptual  Sampai Operasional. Jakarta: Erlangga.
[7] SNI  03-1729-2002.  Tata  Cara  Perencanaan  Perhitungan  Struktur  Baja untuk Bangunan Gedung. Badan Standarisasi Nasional.