## Analisa Rencana Anggaran Biaya Kebutuhan Aspal Pada Pembangunan Fly Over Aloha Dengan Perbandingan Metode Analisa Harga Satuan (AHSP) 2016 Dengan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 2022
Siti Nur Afifah 1) , Sudarso 2) , Sebastianus Priambodo 3*)
1,2,3) Program Studi Teknik Sipil, Universitas Sunan Giri Surabaya, Jl. Brigjen Katamso II Waru Sidoarjo; Telp. 031-8532477 Email: sitinurafifah963@gmail.com, sudarso98@gmail.com, *sebastianus.priambodo@gmail.com

## Abstrak
Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) di perlukan untuk menentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB), berisi angka indeks atau koefisien harga satuan bahan dan upah kerja. Kementrian Pekerjaan Umum kemudian menerbitkan Analisa harga satuan pekerjaan tahun 2016 yang lama dan yang terbaru adalah Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 2022. AHSP 2016 dan AHSP 2022 memiliki perbedaan tentang menganalisa pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan perhitungan anggaran biaya pada proyek pembangunan fly over Aloha dengan menggunakan  metode  AHSP  2016  dengan  AHSP  2022.  Pada  penelitian  ini  fokus  dalam  AHSP  2022  dengan membandingkan AHSP 2016 dan AHSP 2022 . Sehingga penggunaan AHSP 2022 bisa lebih tepat atau akurat. Perbandingan yang didapatkan pada AHSP 2016 dengan AHSP 2022 adalah menggunakan  metode AHSP 2016 sebesar  RP  1,306,504,563.88,  sedangkan  hasil  estasi  biaya  mengunakan  metode  AHSP  2022  sebesar  Rp 1,268,474,888.18. Kemudian hasil perhitungan perbandingan estmasi anggaran biaya antara metode AHSP  2016 dengan  AHSP  2022  yakni  metode  AHSP  2016  lebih  mahal    sebesar  103.06%  dari  metode  AHSP  2022  hasil estimasi biaya dengan metode  AHSP 2022 merupakan yang paling ekonomis. Dikarenakan indeks koefisien harga satuan upah dan bahan merupakan yang paling kecil dibanding metode AHSP 2016.
Kata Kunci : Analisa Harga Satuan Pekerjaan, AHSP 2016, AHSP 2022.

## Abstract
The  Budget  Plan  (RAB)  requires  an  Analysis  of  Unit  Prices  of  Work  (AHSP),  containing  index  numbers  or coefficients of unit prices for materials and labor. The old 2016 work unit price analysis and the latest is the 2022 Work Unit Price Analysis (AHSP) published by the Ministry of Public Works. AHSP 2016 and AHSP 2022 have differences regarding analy ing work. The aim of this research is to compare the budget calculation for the Aloha flyover construction project using the 2016 AHSP method with the 2022 AHSP method. This research focuses on AHSP 2022 by comparing AHSP 2016 and AHSP 2022. So that the use of AHSP 2022 can be more precise or accurate.  The  comparison  obtained  in  AHSP  2016  with  AHSP  2022  is  using  the  2016  AHSP  method  of  RP 1,306,504,563.88,  while  the  cost  estimation    results  using  the  AHSP    2022  method  amounted  to  Rp 1,268,474,888.18. Then the results of the calculation of the cost budget estimation comparison between the 2016 AHSP method and the 2022 AHSP , namely the 2016 AHSP method is more expensive by 103.06% than the 2022 AHSP method, the results of cost estimation with the 2022 AHSP method are the most economical. Due to the coefficient index of the unit price of wages and materials is the smallest compared to the 2016 AHSP method.
Key Notes : Unit Price Analysis of Work, AHSP 2016, AHSP 2022.
Copyright © 2022 The Author(s) This is an open access article under the CC -NC-SA license.

## 1. PENDAHULUAN
Jalan  raya  adalah    jalan  utama  yang menghubungkan  satu wilayah dengan wilayah lainnya.  Jalan    raya  merupakan  salah  satu infrastuktur  yang  memegang  peranan  penting
dalam  setiap  aspek  kehidupan    manusia. Banyaknya kendaraan membuat  jalan semakin padat.  Selain  kepadatan  kendaraan  yang melintas,  hal  ini  terjadi  akibat  penumpukan kendaraan  yang  melebihi  kapasitas  jalan.  Hal ini sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia,
karena  kota  yang  sangat  padat,  penduduknya dan  tidak  memiliki  sistem  transportasi  yang memadai dapat menyebabkan kemacetan.
Kemacetan  adalah  keadaan  terhentinya  lalu lintas akibat  jumlah kendaraan yang  melebihi kapasitas  jalan.  Kemacetan  lalu  lintas  masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan di Indonesia hingga saat ini. Kemacetan biasanya terjadi  ketika  kendaraan  menumpuk  di  titik tertentu  di  luar  kapasitas  jalan.  Akhirnya, kemacetan dan kejadian tak lagi berjalan seperti biasa.  Umumnya,  kemacetan  terjadi  di  daerah padat penduduk seperti ibu kota atau kota besar lainnya.  Kebanyakan  terjadi  di  lokasi  seperti pasar, perlintasan kereta api, terminal, sekolah, dan perempatan lampu lalu lintas.
Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah kendaraan terbanyak  ketiga    di  Jawa  Timur  setelah Surabaya dan Malang. Tingginya pertumbuhan kendaraan  menyebabkan  masalah  lalu  lintas dan  kemacetan  lalu  lintas.  Kemacetan  sudah menjadi  pemandangan  biasa  saat  melewati kawasan  Aloha  Sidoarjo.  Jumlah  kendaraan semakin  bertambah  setiap  hari,  namun  tidak bisa  dibandingkan  dengan  jalan  yang  ada, sehingga jalan tersebut tidak dapat menampung lebih banyak kendaraan.
Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  telah dilakukan beberapa solusi yaitu pelebaran jalan dan  pemutakhiran  sistem  lampu  lalu  lintas. Namun,  ada  beberapa  tahapan  yang  terkait dengan manajemen konstruksi sebelum  proyek konstruksi dilaksanakan. Pada tahap manajemen konstruksi terdapat berbagai permasalahan  dalam  pengelolaan  anggaran biaya  proyek,  sehingga  perlu  dilakukan perencanaan  atau  estimasi  biaya  proyek. Estimasi  biaya  belum  mampu  mengatasi kemacetan,  karena  jumlah  kendaraan  yang bertambah setiap harinya menyebabkan tundaan pada setiap ruas jalan. Oleh karena itu diperlukan  suatu  alternatif  yaitu  dengan membangn fly over, karena fly over di anggap sebagai  solusi  yang  tepat  untuk  mengatasi masalah  kemacetan  di  Aloha  Sidoarjo. Meskipun konsekuensi biaya yang ditimbulkan cukup  besar,  jalan  tersebut  nantinya  dapat membantu    mengurangi  kemacetan  dan meningkatkan  efisiensi  lalu  lintas  di  wilayah tersebut.
Memainkan  peran  penting  dalam  pelaksanaan proyek.  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) diperlukan  untuk  mempertimbangkan  biaya
material  dan  upah    yang  diperlukan  untuk proyek,  serta  biaya  lain  yang  terkait  dengan pelaksanaan proyek.
Selama  proses  konstruksi,  unit  konstruksi tender  harus  menyusun  rencana  anggaran terlebih dahulu sebagai acuan untuk konstruksi proyek.  Dalam  proses  penyusunan  rencana anggaran biaya (RAB), harus ada analisis harga satuan  pekerjaan  (AHSP)  yang  berisi  indeks atau  koefisien  harga  satuan  bahan  dan  upah tenaga kerja, yang digunakan untuk menghitung biaya  sebuah  proyek.  Kementerian  Pekerjaan Umum  telah  merilis  Analisis  Harga  Satuan Pekerjaan  2016  dan  memperbarui  Analisis Harga  Satuan  Pekerjaan  (AHSP)  2022  yang diterbitkan  pada  5  Januari  2022  melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2022. Ada baiknya memeriksa apa yang telah berubah dalam Analisis Harga Pekerjaan (AHSP) yang baru dengan Analisis Harga Pekerjaan (AHSP) yang lama.
Pada  AHSP  2016  dan  AHSP  2022  memiliki perbedaan  tentang  menganalisa  pekerjaan. Perbedaan antara kedua anilisa tersebut peerlu diteliti,  oleh  karena  itu,  penulis  ingin membandingkan  perhitungan  anggaran  biaya pada  proyek  pembangunan  fly  over  Aloha dengan  menggunakan  metode  AHSP  2016 dengan AHSP 2022.

## 2. METODE
Lokasi  penelitian  ini  berada  di  Persimpangan Jalan Nasional ruas Waru – Bts. Kota Sidoarjo dengan  ruas  Jln.  Akses  Bandara  Juanda, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.
Gambar 1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi perbandingan  estimasi  anggaran  biaya  proyek pembangunan fly over Aloha dengan menggunakan  metode  AHSP  2016  dan  AHSP 2022.  Metode  pengumpulan  data  untuk
menunjang  kesempurnaan  hasil  penelitian. Anggaran  dibutuhkan  untuk  mengevaluasi estimasi  RAB  pada  proyek  pembangunan  fly over  Aloha  antara  lain  berupa  data  volume pekerjaan (Bill  of  Quantity), Analisa  Harga Satuan  Pekerjaan  (AHSP)  2016  dan  Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 2022
Secara  umum  hasil  estimasi  biaya  dapat dirumuskan sebagai berikut :
Rencana Anggaran Biaya metode AHSP : ∑  (Volume  Pekerjaan  )  x  Harga  Satuan Pekerjaan
Harga    Satuan    Upah    menurut    waktu merupakan upah  yang diberikan  pada pekerja menurut    kapasitas  waktu    pekerja  dan pembayaran   upah  tersebut  umumnya dibayar berdasarkan  lama kerja   ( harian, mingguan , atau  bulanan). Harga satuan upah  adalah harga yang  dibayarkan  untuk  pekerja  sesuai  dengan tingkat    keahliannya.  Harga    satuan  upah diperoleh    berdasarkan  lokasi    pekerjaannya dimana  dalam    analisa  ini  digunakan  standar upah.Tingkat    keahlian  tenaga  kerja  yang terdapat  pada  analisa  ini terdiri  dari    beberapa tingkatan  yang    dapat  dilihat  pada    Tabel berikut:
Tabel 1. Harga Satuan Upah
Tabel  di  atas  merupakan  daftar  harga  satuan upah menurut  Permen PUPR 28-2016 tentang “pedoman  analisis  harga  satuan  pekerjaan bidang  pekerjaan  umum”.  Biaya    pekerjaan adalah  total    seluruh  volume    pekerjaan  yang masing-masing dikalikan  dengan harga satuan pekerjaan setiap mata pembayaran.
Estimasibiaya  termasuk  di  dalamnya  pajak- pajak .
Harga Satuan
Alat berfungsi dalam menghitung    rencana  anggaran  biaya.  Ada angka  koefisien dalam proyek yang mewakili permintaan    material  atau  upah    material    dan tenaga  kerja    untuk  setiap  pekerjaan.  Untuk daftar  satuan    bahan  dapat    dilihat  pada  Tabel berikut:
Tabel 2. Harga  Satuan Alat
Tabel  2  merupakan  daftar  harga  satuan komponen    alat  yang  digunakan    dalam pembayaran tergantung pada jenis pekerjaannya.  Faktor    yang  mempengaruhi harga    satuan  dasar    alat  antara  lain:    jenis peralatan,    efisiensi  kerja,  kondisi    cuaca, kondisi  medan, dan jenis  material/bahan yang dikerjakan.
Harga satuan bahan adalah daftar harga bahan atau material yang sesuai dengan harga pasaran di  lokasi  pengerjaan  proyek  dilaksanakan. Untuk  daftar  satuan  bahan  dapat  dilihat  pada Tabel berikut:
Tabel 3.  Harga  Satuan Bahan
Tabel 3. merupakan daftar harga  satuan bahan peralatan    untuk  pekerjaan    secara  mekanis diantaranya    sseperti  Bulldo  er  dan  Excavator penentuan  HSD    peralatan  ini  diperlukan  dua hasil  perhitungan  yaitu  biaya  operasi  alat  atau penggunaan  alat  dan  besaran  produktivitas alatnya.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  akan  dibahas    terkait perbandingan    harga  satuan  pekerjaan    antara AHSP    2016  dengan    AHSP  2022.  Langkah awal  yang  dilakukan  dalam  penelitian    ini adalah  pengumpulan data, data pada tahap  ini mengacu  pada  data  sekunder,  data  yang dibutuhkan  pada  penelitian  ini  adalah  data sekunder antara lain :
Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 2016 dengan  Analisa    Harga  Satuan  Pekerjaan (AHSP) 2022, langkah selanjutnya menganalisis  data  agar  mengeahui  haraga satuan  pekerjaan dan deskripsi pekerjaan,serta kuantitas,  memahami    syarat-syarat  rencana kerja,  merangkum  indeks  koefisien  harga satuan pekerjaan yang dikerjakan pengumpulan daftar  harga  bahan,  upah    dan  alat  yang digunakan  pihak  kontraktor  pada  pekerjaan pembangunan fly  over Aloha,  Sidoarjo. Langkah  selanjutnya  jika  data  telah  lengkap maka  akan  diteruskan  pada  hasil  dan pembahasan.  Setelah  hasil    dan  pembahasan kemudian  menarik  kesimpulan    dan  saran. Untuk langkah-langkah  penelitian dapat dilihat pada  gambar 2.
Gambar 2. Flowchart Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa  harga    satuan  merupakan  suatu perhitungan  harga satuan  upah pekerjaan, alat dan  bahan    yang  dirinci  secara    detail berdasarkan    metode  yang  sesuai  dengan spesifikasi teknik dan komponen harga satuan. Analisis  ini  digunakan    sebagai  dasar  untuk menyusun  harga    perkiraan    sendiri    dan
perkiraan  perencana  sebagai  kumpulan    harga suatu pekerjaan, seperti : bahan  (m, m 2 , m 3 , kg, ton,    ak,  dsb),  peralatan  (unit,  jam,  hari),  dan upah tenaga kerja (jam,  hari, dan bulan) .
Harga  satuan  bahan    merupakan  harga  bahan atau  material  yang  di  sesuaikan  dengan  harga pasaran  di  lokasi  proyek  dilaksanakan.  Dalam menghitung  harga  satuan    bahan  biasanya berbeda-beda  tergantung    volume  bahan    atau material  tersebut.  Untuk  perhitungan  harga satuan bahan pada pekerjaan aspal menggunakan  analisa  harga  satuan    pekerjaan (AHSP). Harga  satuan upah adalah harga  yang dibayarkan    untuk  pekerja  sesuai  dengan tingkat  keahliannya.    Harga  satuan    upah diperoleh  berdasarkan    lokasi  pekerjaannya dimana  dalam  analisa    ini  digunakan  standar upah kota. Dasar perhitungan  sub harga  satuan peralatan    ini  sama  dengan    sub  harga  satuan upah,  yaitu    mempertimbangkan      tingkat produktivitas  alat  tersebut.  Bila      alat  yang digunakan  adalah  sewa,  maka harga sewa  alat tersebut dipakai sebagai  dasar perhitungan  sub harga satuan peralatan.
Analisa    harga  satuan    pekerjaan  adalah perhitungan    analisa  harga  dalam  suatu  jenis pekerjaan  yang  terdiri  atas  biaya  tenaga  kerja, biaya  bahan  atau  material,    dan  biaya  alat. Untuk    perhitungan  estimasi    anggaran  biaya metode  AHSP  2016    dan  AHSP  2022  maka dapat    dihitung  sesuai  analisa  masing-masing. Berikut  perhitungan  analisa    harga  satuan pekerjaan  lapis  resap  pengikat  –  aspal cair/emulsi, laston lapis aus (AC-WC) menggunakan  metode  Analisa    AHSP  2016 dapat  dilihat pada  tabel 4 dan 5.
Tabel 4. Analisa  Harga Satuan Pekerjaan Lapis Perekat – Aspal  Cair/Emulsi
Tabel 5. Analisa  Harga Satuan  Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)  AHSP 2016
Komponen  untuk  menyusun  harga  satuan pekerjaana  (HSP)  memerlukan  HSD  tenaga kerja, HSD peralatan, dan HSD bahan. Berikut ini  diberikan  langkah-langkah  perhitungan HSD  komponen  HSP  dalam  tabel  6  dan  7 berikut ini.
Tabel 6.  Analisa Harga  Satuan Pekerjaan Lapis Perekat – Aspal Cair/Emulsi
AHSP 2022
Tabel 7. Analisa  Harga Satuan  Pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC)  AHSP 2022
Dari hasil perhitungan   pada pekerjaan   laston lapis  aus  (AC-WC)    dengan  menggunakan metode  AHSP  2016    dengan  AHSP  2022 anggaran biaya sebagai berikut :
Rp 1,306,504,563.88.– Rp 1,268,474,888.18 = Rp 38,029,675.70 Adapun persentase selish metode AHSP  2016 dengan AHSP 2022   sebesar : 1,306,504,563.88 : 1,268,474,888.18  ×100 =103.00 %
Dari  hasil  perhitungan  pada  pekerjaan  Lapis Perekat –  Aspal  Cair/Emulsi  dengan menggunakan    metode  AHSP  2016    dengan AHSP 2022  anggaran biaya sebagai berikut : Rp 40,495,806.48 – Rp 38,520,904.68
= Rp 1,974,901.80
Adapun  persentase  selish  metode  AHSP  2016 dengan AHSP 2022  sebesar : 40,495,806.48 : 38,520,904.68 ×100
=  105.13 %

## 4. SIMPULAN
Dari  hasil    perhitungan  pada  pembahasan tentang    Analisa    Rencana    Anggaran    Biaya Kebutuhan  Aspal  Pada    Paket  Pembangunan Fly  Over  Aloha  Dengan  Menggunakan Perbandingan  Metode    Analisa  Harga  Satuan Pekerjaan (AHSP) 2016  Dengan Analisa Harga
Satuan  Pekerjaan  (AHSP)    2022,  maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Pada rencana pembangunan fly over Aloha menggunakan  metode    Analisa  Harga Satuan Pekerjaan   (AHSP) 2016  Dengan Analisa    Harga  Satuan  Pekerjaan(AHSP) 2022 .
2. Analisis      harga  satuan    pekerjaan  untuk pekerjaan  lapis    resap  pengikat  –  aspal cair/emulsi dan laston  lapis aus (AC-WC). Hasil    akhir  dari    penelitian  menunjukan bahwa  perhitungan    biaya  pembangunan fly  over  Aloha    dengan  menggunakan metode AHSP2016 sebesar Rp 1,306,504,563.88 sedangkan hasil estimasi biaya  menggunakan  metode  Analisa AHSP 2022 sebesar                           Rp 1,268,474,888.18
3. Dari  hasil    perhitungan,    perbandingan estimasi  anggaran  biaya    antara  metode AHSP  2016  dengan  AHSP  2022  yakni metode  AHSP  2016  lebih    mahal 103,06 %
4. Dari  penelitian    ini  didapat    hasil perhitungan  estimasi    biaya  rencana anggaran  proyek    pembangunan  fly  over Aloha,  Sidoarjo  dengan  kedua    metode,
hasil  estimasi biaya dengan metode AHSP 2022  merupakan  yang  paling  ekonomis dan murah. Dikarenakan  indeks koefisien harga  satuan  upah  dan  bahan  merupakan yang  paling  kecil    dibanding  dengan metode AHSP 2016.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima  kasih terutama ditujukan kepada Universitas    Sunan  Giri  Surabaya    atas dukungannya  dalam pelaksanaan penelitian ini .

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jendral Bina Marga. 2014. “Sesifikasi  Umum  Bina  Marga  2010 Revisi 3 Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”. Jakarta
Ilhami,  J.  “Analisa  Perbandingan  Rencana Anggaran  Biaya  Lantai  3  Rumah  Sakit Regina  Maris  Dengan  Metode  Bow,  Sni 2008 Dan Ahsp 2016”.Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat.  2022.  “Pedoman  Anaisis  Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Jakarta.
Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat.  2022.  “Pedoman  Penyusuunan Perkiraan  Biaya  Pekerjaan  Konstruksi Bidang  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat”. Jakarta.
Rahmawati,  K.  2022.  “Perbandingan  Ahsp 2016  Dengan  Ahsp  2022  Pada  Pekerjaan Pembangunan  Gedung  Arsip  Pt.Bank  Ntb Syariah  Kcp  Aikmel,  Lombok  Timur”. Skripsi. Universias Muhammadiyah Mataram. Mataram.
Rasuna T. Yuan. 2019. “Analisa Perbandingan Rencana  Anggaran  Biaya  Pembangunan Mall Widuri Dengan Menggunakan Metode BOW, SNI 2008 dan AHSP 2016”. Skripsi.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
Sastraatmadja  A.S  .  1994.  “Analisa  (Cara Modern)  Anggaran  Biaya  Pelaksanan”. Nova. Bandung.
Sukirman,  S.  2003.  “  Beton  Aspal  Campuran Panas”.  Institut  Teknologi  Nasional.
Bandung.