Elvira Handayani, Fenel Veronata
Analisis dan Identifikasi Sisa Material Konstruksi pada Pekerjaan Beton (Studi Kasus pada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Talang Banjar)
Elvira Handayani¹, Fenel Veronata²
¹Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  Universitas Batanghari Jambi ²MahasiswaProgram Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  Universitas Batanghari Jambi
Abstract.  In  the  implementation  of  a  building  construction  project,  it  cannot  be  avoided  the  emergence  of  the  remaining construction  material  or  called  construction  waste.  The  rest  of  the  material  is  something  that  is  of  the  nature  more  than  what  is required  either  in  the  form  of  work  or  construction  material  that  is  left  /  scattered  /  damaged  so  that  it  cannot  be  used  again according to its function. The amount of residual material can be minimized by exploring the factors that cause the residual material to occur and the use of a good management system. The more residual material found on the project, it can be interpreted that the smaller the profit from implementing the project.

## Keyword: analysis, identification, construction material, concrete

## PENDAHULUAN
Konstruksi  dan  kemampuan  untuk  membangun sesuatu  adalah  salah  satu  keterampilan  dari  manusia. Pada  zaman  prasejarah,  keterampilan  membangunlah yang  membedakan.  Manusia  berjuang  untuk  hidup  dan berlin  dung  dari  lingkungan  yang  membahayakan dengan  membangun  tempat  tinggal  dari  berbagai material  yang  ada  (Ir.  Irika  Widiasanti,  M.T  dan Lenggogeni, M.T, 2013).
Semakin berkembangnya pertumbuhan di Indonesia  baik  dalam  hal  penduduk,  perekonomian maka  hal  tersebut  mendorong  semakin  besarnya permintaan akan pembangunan berbagai fasilitas umum baik  di  sektor  pemerintah  maupun  swasta  seperti: pembangunan  gedung  perkantoran,  perumahan,  hotel, jalan  raya,  bandara,  pelabuhan,  bendungan,  dan lainnya.  Dengan  semakin  meningkatnya  pembangunan di  sektor  konstruksi  maka  semakin  banyak  peluang terjadinya  material  sisa.  Sedangkan  material  sisa  dari proyek konstruksi memiliki konstribusi yang cukup besar.
Material  sisa  dapat  diminimalisir  jumlahnya dengan  mendalami  faktor-  faktor  penyebab  terjadinya material sisa tersebut dan penggunan sistem manajemen  yang  baik.  Semakin  banyak  material  sisa yang  ditemukan  di  proyek  maka  dapat  diartikan  bahwa semakin  kecil  keuntungan  dari  pelaksanaan  proyek tersebut.

## Kajian Pustaka
Kegiatan  Proyek  dapat  diartikan  sebagai  salah satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan  untuk  melaksanakan  tugas  yang  sasaran nya  telah  digariskan  dengan  jelas.  Disamping  proyek, dikenal  pula  program  yang  mempunyai  sifat  sama dengan  proyek.  Perbedaan  terletak  pada  kurun  waktu pelaksanaan dan besarnya sumber dana yang diperlukan. Program memiliki skala lebih besar dari pada proek.  Umumnya,  program  dapat dipecahi  menjadi lebih dari  satu  proyek,  atau  suatu  program  merupakan kumpulan  dari  bermacam-macam  proyek.  (Ir.  Iman Soeharto, 1995).

## Material Konstruksi
Material  Konstruksi  yaitu  meliputi  seluruh  bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam  satu    kesatuan  pekerjaan  pada  suatu  proses konstruksi.
Material  konstruksi  dalam  sebuah  proyek  terdiri dari  2  jenis  adalah  sebagai  berikut  (Universitas Brawijaya  Malang  Jurnal  Rekayasa  Sipil  /  Volume  4, No.3 – 2010) :
1.  Bahan Permanen adalah bahan yang dibutuhkan oleh kontraktor  untuk  membentuk  gedung,  bersifat  tetap sebagai  elemen  gedung.  Jenis  bahannya  tercantum dalam dokumen kontrak (gambar kerja dan spesifikasi).
2.  Bahan  Sementara,  dibutuhkan  dalam  membangun proyek,  tetapi  tidak  menjadi  bagian  dari  bangunan. Jenis  bahan  ini  tidak  dicantumkan  dalam  dokumen kontrak,  sehingga  kontraktor  bebas  menentukan bahan  dan  pemasoknya.  Untuk  jenis  bahan  ini kontraktor  tidak  mendapat  bayaran  sehingga  biaya dimasukan  kedalam  biaya  pelaksanaan  pekerjaan dalam kontrak.
Material  Konstruksi  yaitu  meliputi  seluruh  bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam  satu    kesatuan  pekerjaan  pada  suatu  proses konstruksi.  Material  yang  digunakan  dalam  Konstruksi dapat digolongkan dalam dua bagian besar.
1. Consumable material, merupakan material yang pada akhirnya  akan  menjadi  bagian  dari  struktur  fisik bangunan,  misalnya:semen,  pasir,  kerikil,  batu  bata, besi tulangan, baja, dan lain-lain.
2. Non-consumable material, merupakan material penunjang  dalam  proses  konstruksi,  dan  bukan merupakan  bagian  fisik  bangunan  setelah  bangunan selesai, misalnya: perancah, bekisting.

## Beton
Beton merupakan fungsi dari bahan penyusunnya yang  terdiri  dari  beberapa  bahan  yaitu  semen,  agregat kasar, agregat halus dan air. (Ir. Tri Mulyono, MT, 2004).

## Kelebihan dan kekurangan beton
Dalam  keadaan  yang  mengeras,  beton  bagaikan batu  karang  dengan  kekuatan  tinggi.  Dalam  keadaan segar,  beton  dapat  diberi  bermacam  bentuk,  sehingga dapat  digunakan  untuk  membentuk  seni  arsitektur  atau
semata-mata  untuk  dekoratif.  (Ir.  Tri  Mulyono,  MT, 2004).  Secara  umum  Kelebihan  dan  kekurangan  beton adalah :
1.  Kelebihan
a.  Dapat dengan mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi
b.  Mampu memikul beban yang berat
c.  Tahan terhadap temperatur yang tinggi d.  Biaya pemeliharaan yang kecil
2.  Kekurangan
1.  Bentuk yang telah dibuat sulit diubah
2.  Pelaksanaan pekerjaan membutuhkan ketelitian yang tinggi
3.  Berat
4.  Daya pantul suara yang besar
Sebagian  besar  bahan  pembuat  beton  adalah bahan  lokal  (kecuali  semen  portland),  sehingga  sangat menguntungkan  secara  ekonomi,  namun  pembuatan beton  akan  menjadi  mahal  jika  perencana  tidak memahami  karakteristik  bahan-bahan  penyusun  beton yang  harus  disesuaikan  dengan  perilaku  struktur  yang akan dibuat.

## Biaya Material
Anggaran pengeluaran untuk pelaksanaan proyek dapat  dibagi  menjadi  enam  bagian,  yaitu  material, tenaga  kerja,  peralatan, subcontracts,  overhead dan keuntungan atau risiko. Perencanaan teknis mempunyai pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  pembiayaan bagian-bagian tersebut. Jika perencanaan atau penetapan material yang mana memerlukan transportasi yang  jauh,  menetapkan  material  terlalu  banyak,  atau tidak diperbolehkan penggatian material dengan kualitas yang  sama,  maka  pembiayaan  akan  meningkat  dari yang direncanakan (Universitas Brawijaya Malang Jurnal Rekayasa Sipil / Volume 4, No.3 – 2010).
Salah  satu  elemen  utama  dari  biaya  proyek adalah  biaya  material.  Beberapa  penelitian menunjukan bahwa biaya material meliputi 50-70% dari biaya proyek. Biaya ini belum termasuk beberapa biaya yang biasanya tidak dihitung padahal ada (misalnya biaya penyimpanan material).  Selain  harga  jual  owner  juga  menanggung biaya pengadaan, seperti biaya pengiriman, penyimpanan, pemakaian dan pembuangan (untuk yang tidak digunakan).

## Rumus Perhitungan Sisa Material
Material  sisa  dapat  diminimalisir  jumlahnya dengan mendalami faktor- faktor  penyebab terjadinya material  sisa  tersebut  dan  penggunan  sistem manajemen yang  baik.  Sisa  material  adalah  kelebihan kuantitas material yang digunakan yang tidak menambah nilai suatu pekerjaan :
1.  Menghitung Kebutuhan Material Kebutuhan material =
2.  Menghitung sisa material Sisa  material  =  Pembelian  material –  Kebutuhan material
3.  Menghitung biaya sisa material
Biaya  sisa  material  =  Sisa  material  x  Harga  satuan material
4.  Menghitung persentase biaya sisa material
Persentase  biaya  sisa  material  =
x 100%
5.  Menghitung  persentase  biaya  sisa  material  terhadap total biaya proyek
Persentase total = x 100%
6.  Menghitung  persentase  biaya  sisa  material  terhadap keuntungan kontraktor.
Persentase total = x 100%

## Fishbone Diagram
Diagram”Tulang  Ikan”atau Fishbone  diagram sering  pula  disebut  Ishikawa  diagram  sehubungan dengan perangkat diagram sebab akibat ini pertama kali diperkenalkan  oleh  Prof.  Kaoru  Ishikawa  dari  Jepang, mengungkapkan bahwa”  Diagram  sebab  akibat  ini merupakan  pendekatan  terstruktur  yang  memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada.
Langkah-langkah penggunaan diagram Fishbone : 1.  Dapatkan  kesepakatan  tentang  masalah  yang  terjadi dan  diungkapkan  masalah  itu  sebagai  suatu pertanyaan masalah.
2.  Gambarkan  diagram  dengan  pertanyaan  masalah ditempatkan  pada  sisi  kanan  (membentuk  kepala ikan) dan kategori utama seperti: Desain, pengadaan, penangganan, pelaksanaan, dan residual ditempatkan
pada cabang-cabang utama (membentuk  tulang-tulang  besar  dari  ikan).  Kategori utama ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan.
3.  Tetapkan  setiap  penyebab  dalam  kategori  utama yang  sesuai  dengan  menempatkan  pada  cabang yang sesusai.
4.  Untuk  setiap  penyebab  yang  mungkin, tanyakan” mengapa? ” untuk menemukan akar penyebab, kemu daftarkan  akar  akar  penyebab  masalah  itu  pada cabang-  cabang  yang sesuai  dengan  kategori utama (membentuk  tulang  tulang  kecil  dari  ikan).  Untuk menemukan akar penyebab, kita dapat menggunakan teknik bertanya mengapa.
5.  Interpretasikan  diagram  sebab  akibat  itu  dengan melihat  penyebab-penyebab  yang  muncul  secara berulang,  dapatkan  kesepakatan  melalui  tentang penyebab itu.

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian dan Lokasi
Objek penelitian dikhususkan  pada  proyek pembangunan  pasar  rakyat  Talang  Banjar  dengan  luas bangunan  1.664 m2 yang dibangun di jln. Orang Kayo Pingai, Milik Pemerintah Kota Jambi.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  pasti  membutuhkan  teknik  dalam pengumpulan  data  sebagai  bahan  penelitian.  Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya :

## Data Primer
Data  primer  dalam  penelitian  ini  berupa  hasil wawancara  langsung  dengan  pelaku  dilapangan  seperti pelaksana  lapangan  dan  mandor.  Hasil  wawancara
berupa  sisa  material.  Pengamatan  dan  pengukuran langsung  dilapangan  menghasilkan  jumlah  kebutuhan material konstruksi yang dihasilkan.

## Data Sekunder
Data  sekunder  yang  diperoleh  dari  pekerjaan berupa Data lainnya berupa : 1.  Nota Pengeluaran
Nota  pengeluaran  material  digunakan  sebagai  data menghitung sisa material.

## 2.  Gambar Rencana
Gambar  rencana  diambil  dari  proyek  konstruksi pembangunan pasar rakyat Talang Banjar kota Jambi yang  akan  dibangun.  Gambar  rencana  diperlukan guna  mengetahui  jenis  dan  volume tiap-tiap pekerjaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1, Rekapitulasi material yang dibutuhkan Jenis  Material Jumlah Material Jumlah Material dibulatkan Satuan Semen 4.940,97 4.941,00 sak Pasir 655,25 655,00 m 3 Kerikil 364,61 365,00 m 3 Sumber : Data Olahan, 2018

## Perhitungan Sisa Material
Tabel 2. Sisa Material Jenis  Material Pembelian Material Kebutuhan Material Sisa Material Satuan Sisa Semen 4.965,00 4.941,00 24,00 Sak 15,00 Sak Pasir 660,00 655,00 5,00 m 3 5,00 m 3 Kerikil 370,00 365,00 5,00 m 3 5,00 m 3
Sumber : Data Olahan, 2018
Catatan : a)  Volume  pembelian  material  didapat  dari  nota pembelian material / barang (terlampir). b)  Nilai  kebutuhan  material  didapat  dari  hasil  analisa perhitungan material.

## Perhitungan Biaya Sisa Material
Tabel 3. Biaya sisa material Jenis  Material Sisa Material Harga Satuan (Rp) Harga Biaya Sisa Material Semen 24,00 Sak Rp.63.000,00 Rp.1.512.307,15 Pasir 5,00 m 3 Rp.70.000,00 Rp.350.273,65 Kerikil 5,00 m 3 Rp.300.000,00 Rp. 1.500.036,07 TOTAL Rp. 3.362.617
Sumber : Data Olahan, 2018
Catatan : a)  Sisa material didapat dari hasil perhitungan sisa material sebelumnya. b)  Harga satuan didapat dari nota Pembelian material

## Perhitungan Persentase Biaya Sisa Material
Tabel 4. Persentase biaya sisa material Jenis  Material Sisa  Material Harga Satuan (Rp) Harga Biaya Sisa Material Persentase % Semen 24,00 Sak Rp.63.000,00 Rp.1.512.307,15 0,101 Pasir 5,00 m 3 Rp.70.000,00 Rp.350.273,65 0,023 Kerikil 5,00 m 3 Rp.300.000,00 Rp. 1.500.036,07 0,100 Rp. 3.362.617 Sumber : Data Olahan, 2018
Perhitungan Persentase Biaya Sisa Material Terhadap Biaya Proyek
Tabel 5. Persentase Biaya Sisa Material Terhadap Biaya Proyek No Material Total Biaya Sisa Material Total biaya Proyek Persentase % 1. Material Rp. 3.362.617 Rp.6.625.000.000 0,0507% Jumlah 0,0507% Sumber : Data Olahan, 2018 Catatan : a)  Biaya proyek di dapat dari kontrak kerja PT.
Belimbing Sriwijaya.

## SIMPULAN
Penyebab  terjadinya  sisa-sisa  material  pada pekerjaan  pembangunan  Pasar  Rakyat  Talang    Banjar dapat dilihat di bawah :

## Desain
a)  Perubahan  desain  (terjadi  akibat    ketidaksesuaian gambar  rencana dan lapangan)
b)  Informasi  gambar  yang  kurang  (detail-detail  gambar rencana yang kurang   lengkap)
Pengadaan
a)  Kesalahan  Pemesanan,  kelebihan,  kekurangan,  dll (pada saat pemesanan tidak dihitung terlebih dahulu material yang dibutuhkan)
b)  Pesanan tidak dapat dilakukan dalam jumlah kecil Penanganan
a)  Membuang  atau  melempar  material  (pada  saat pembongkaran  material  ada  yang  melempar  atau
membuang material menyebabkan terjadinya material rusak) b)  Penyimpanan material yang tidak benar menyebabkan Lain-Lain
a)  Buruknya  pengontrolan  material  diproyek        dan perencanaan  manajemen  terhadap  sisa  material (kurangnya  koordinasi  antar  pekerja  dalam  proyek tersebut menyebabkan material diproyek terjadi sisa
b)  Adapun    Perhitungan  Sisa  Material  dan  biaya  sisa material pada pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Talang Banjar antara lain
Jenis  Material Sisa Material Harga Satuan (Rp) Harga Biaya Sisa Material Persentase % Semen 24,00 Sak Rp.63.000,00 Rp.1.512.307,15 0,101 Pasir 5,00 m 3 Rp.70.000,00 Rp.350.273,65 0,023 Kerikil 5,00 m 3 Rp.300.000,00 Rp. 1.500.036,07 0,100 Rp. 3.362.617

## c)  Perhitungan Persentase Biaya Sisa Material Terhadap Biaya Proyek
No Material Total Biaya Sisa Material Total biaya Proyek Persentase % 1. Material Rp. 3.362.617 Rp.6.625.000.000 0,0507% Jumlah 0,0507% Sumber : Data Olahan, 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Asiyanto (2003), Construction Project Cost Management , PT Pradnya Paramita  Jakarta Dipohusodo, istimawan (1996), manajemen proyek dan konstruksi , jilid 1, penerbit kanisius  Yogyakarta Djojowirono, Soegeng, Ir. (2005), Manajemen
Konstruksi , Biro Penerbit  TS.    UGM:  Yogyakarta. Tim Manajemen Konstruksi, Vil Press, 2 Wulfram  I.  Ervianto.  (2005),  Manajemen  Proyek Konstruksi, ANDI, Yogyakarta. Soeharto,  Imam,  1995,1997,  Manajemen  Proyek  Dari
Konseptual Sampai Operasional, Erlangga: Jakarta
Tim Manajemen Konstruksi, UII Press, 2001 Husen, Akbar, Ir. MT. (2011), Manajemen Proyek, ANDI, Yogyakarta. Djojowirono,  Soegeng,  Ir.  (2005),  Manajemen  onstruksi, Biro Penerbit  TS. UGM: Yogyakarta.