## INOVASI PENGGUNAAN DRYWALL SEBAGAI MATERIAL PENUTUP DINDING DITINJAU DARI ASPEK BIAYA

## INNOVATION IN THE USE OF DRYWALL AS A WALL COVERING MATERIAL FROM A COST PERSPECTIVE
Ni Kadek Sri Ebtha Yuni 1 , I Wayan Sudiasa 2 , I Nyoman Suardika 3 , I Komang Sudiarta 4 , Ni Putu Indah Yuliana 5
1,2,3,4,5 Program Studi Manajemen Proyek Konstruksi,Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bali, Jalan Kapus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, 80353, Indonesia
Email: ebthayuni@pnb.ac.id

## ABSTRAK
Sampai  saat  ini  pekerjaan  dinding  masih  banyak  menggunakan  material  berupa  bata  merah,  bata ringan, batako, dan panel. Begitu pula dilihat dari penelitian yang berkaitan dengan value engineering sebagian besar  mengkaji  tentang  penggunaan  material  tersebut.  Saat  ini  semakin  berkembang  inovasi  dalam  dunia konstruksi. Salah satunga adalah penggunaan system  drywall sebagai dinding. Drywall adalah system dinding yang dikerjakan tanpa menggunakan mortar dan air. Drywall ini menerapkan material rangka baja ringan dan serat  semen  atau  gypsum.  Wet  area  seperti  Ruangan  mandi,  dapur,  dan  dinding  luar  akan  dipilih  material gypsumboard  yang  tahan  air.  Penggunaan  system  ini  memiliki  manfaat  yaitu  memudahkan  dalam  pengaturan ruangan,  apabila  dikemudian  hari  menginginkan  perubahan  tata  ruang,  maka  proses  pembongkaran  tidak memerlukan  waktu  lama.  Biaya  pekerjaan  drywall  berbeda-beda  sesuai  dengan  fungsi  dan  Lokasi  area pemasangan.  Untuk  area  basah  dan  area  luar  menggunakan  bahan  tahan  air  dan  panas.    Untuk  pekerjaan dinding yang difungsikan sebagai penyekat ruangan diperoleh harga Rp 798.623 per m2, dan untuk dinding luar Rp 1.174.705.
Kata kunci : Biaya, Drywall, Proyek Konstruksi

## ABSTRACT
Until  now,  wall  work  still  uses  a  lot  of  materials  in  the  form  of  red  bricks,  light  bricks,  bricks,  and panels.  Likewise,  judging  from  research  related  to  value  engineering,  most  of  them  examine  the  use  of  these materials. Currently, innovation in the world of construction is increasingly developing. One of them is the use of a drywall system as a wall. Drywall is a wall system that is worked without the use of mortar and water. This drywall applies light steel frame material and cement fiber or  gypsum. Wet areas such as bathrooms, kitchens, and exterior walls will be made of waterproof  gypsumboard material. The use of this system has the benefit of making  it  easier  to  arrange  the  room,  if  in  the  future  you  want  a  change  in  the  spatial  layout,  then  the dismantling process does not take long. The cost of drywall work varies according to the function and location of the installation area. For wet areas and outdoor areas use waterproof and heat-resistant materials.  For wall work that functions as a room divider, the price is Rp 798,623 per m2, and for the outer wall Rp 1,174,705.
Keywords: Construction Project, Cost, Drywall
Inovasi Penggunaan Drywall … (Yuni / hal. 207-214)

## PENDAHULUAN
Bahan material dinding terus berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan  dalam  mencapai  biaya,  waktu, yang  paling  efektif  dan  efisien  (Rori  dkk, 2020).  Saat  ini  berbagai  macam  jenis, merek, dan produk bahan bangunan beredar di  pasaran.  Hal  ini  menjadi  alternatif  agar masyarakat  lebih  mudah  menentukan  jenis bahan  bangunan  yang  akan  digunakan  dan juga  lebih  mudah  mengontrol  biaya  dalam proses  pembangunan  suatu  rumah  ataupun gedung. Dinding dapat dibuat dari bermacam-macam material sesuai kebutuhannya,  antara  lain:  dinding  batu buatan  (bata  dan  batako),  dinding  batu alam,  dinding  kayu:  kayu,  dinding  beton (Rafik  dkk,  2018).  Kemunculan  beberapa merk  dengan  spesifikasi  yang  beragam semata-mata bertujuan agar dapat menghasilkan  bangunan  yang  lebih  baik dengan  biaya,  dan  waktu  yang  optimal. Dahulu  orang  cenderung  menggunakan batako ataupun bata merah untuk pekerjaan dinding,  namun  saat  ini  orang  sudah mengenal  bata  ringan  dan  precast  panel (Nurmaidah  dan  Cristiani,  2019).  Apabila dibandingkan  waktu  pemasangan  dinding batako  selama  16  hari  dan  dinding  bata ringan 73 hari (Lestari dkk, 2022). Material dinding  lain  yaitu precast ,  dan  hasilnya menunjukkan  variasi  tingkat  efisiensi  dari metode  pekerjaan  dinding  precast  dan konvensional  (Yulistianingsih  dan  Trijeti, 2014).
Bahan material dinding terus berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan  dalam  mencapai  biaya,  waktu, yang  paling  efektif  dan  efisien.  Saat  ini selain  bata  ringan  yang  cukup  populer sebagai  material  dinding  sekarang  ada alternatif material lain menggunakan drywall .
Dinding drywall adalah  pekerjaan dinding  dengan  sistem  kering  yang  tidak
melibatkan  semen,  pasir  dan  air.  Sistem drywall menawarkan  sistem  yang  lebih ringan dari pada sistem dinding konvensional.  Komponen  utama drywall yaitu rangka gypsumboard , J Track , dan E- Stud .
Komponen tambahan yaitu Compound, sealant, insulation, dan spindle pin . Penggunaan komponen drywall ditentukan  berdasarkan  area  pemasangan. Wet  area  seperti  Ruangan  mandi,  dapur, dan  dinding  luar  akan  dipilih  material gypsum board  yang  tahan  air.  Selanjutnya setelah drywall terpasang dilanjutkan dengan  finishing  dinding.  Finishing  bisa berupa  cat,  pasangan  keramik,  pasangan marmer,  dan  wallpaper  (Fawwaz  dan Himawan, 2021). Pada umumnya penggunaan gypsumboad diaplikasikan pada  pekerjaan  penutup  plafond.  Saat  ini, khususnya  di  Bali  penggunaan drywall masih jarang  digunakan.  Salah  satu banguan  yang  telah  menerapkan drywall adalah  Proyek Japanese Resto,  Jimbaran. Apabila  ditinjau  dari  kekuatan  struktur, drywall tahan  terhadap  gempa.  Hal  ini karena  komponen  material  yang  digunakan ringan.
Keuntungan sistem drywall adalah lebih ringan,  hemat  waktu  dan  biaya  loading unloading material, manajemen lokasi kerja yang  mudah,  komponen  lebih  simple  dan bersih saat pemasangan, fleksibilitas desain dan  integrasi  tinggi,  waktu  instalasi  lebih cepat,  mudah  untuk  memasang  utilitas, mudah  diperbaiki,  hasil  akhir  yang  lebih baik,  tahan  gempa,  dan  tahan  api. Penggunaan  dinding  dengan  system  ini memudahkan  pemilik  dalam  melakukan renovasi  penataan  ruangan,  karena  proses pembongkaran  yang  mudah.  Pemilihan material  penyusun  dinding  menjadi  penting diperhatikan  karena  penurunan  struktur pondasi  juga  diakibatkan  beratnya  beban dinding (Rafik dkk, 2018).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kuantitatif,  yaitu  menentukan harga pekerjaan, waktu pelaksanaan, metode  kerja,  dan    pekerjaan.  Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan  untuk  memperoleh  data  lapangan berupa kebutuhan bahan, alat, tenaga kerja, dan  metode  kerja  yang  digunakan.  Metode wawancara  digunakan  untuk  memperoleh data  kualitas  material  yang  digunakan,  dan survey lapangan dilakukan untuk memperoleh  data  harga  material,  upah  dan alat.
Sumber  data  pada  penelitian  ini  adalah data primer yang diperoleh melalui observasi  lapangan, survey lapangan,  dan wawancara.  Observasi  dilakukan  dengan meninjau langsung kondisi lapangan, menentukan produktivitas tenaga kerja yang bekerja dalam satuan borongan, menentukaan material yang digunakan, alat yang  digunakan  dalam  pekerjaan,  dan menentukan  metode  kerja  yang  digunakan. Survey lapangan dilakukan untuk memperoleh  harga  bahan  dan  harga borongan per satuan pekerjaan. Wawancara dilakukan  untuk  mengetahui  kualitas  dan kekuatan  material  yang  digunakan,  cara pemeliharaan dan perbaikan pekerjaan.
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini adalah gambar shopdrawing, time schedule, dan  brosur-brosur. Shop  drawing sebagai acuan dalam menghitung volume pekerjaan. Time  schedule  rencana  digunakan  untuk menentukan durasi pekerjaan dalam menentukan  penyelesaian  pekerjaan,  dan brosur digunakan sebagai tambahan refenensi  dalam  menentukan  material  yang digunakan.
Pembangunan  saat  ini  terus  menuntut akan  kecepatan  penyelesaian  pekerjaan. Apabila  kita  tinjau  dari  material  yang umum  digunakan  Apabila  dibandingkan waktu  pemasangan  dinding  batako  selama 16  hari  dan  dinding  bata  ringan  73  hari.
Material  dinding  lain  yaitu  precast,  dan hasilnya menunjukkan variasi tingkat efisiensi  dari  metode  pekerjaan  dinding precast  dan  konvensional  (Yulistianingsih dan  Trijeti,  2014).  Selain  itu  produktivitas tenaga  kerja  juga  harus  ditingkatkan  (Ajar dan Dofir, 2021). Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi beberapa faktor seperti tingakat kesulitan  (Ajar  dan  Dofir,  2021)  dan ketinggian  dinding    (Victya,  2018).  Selain itu produktivitas pekerjaan dipengaruhi oleh motivasi kerja (Mansyur dkk, 2023). Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, ketersediaan  tenaga  kerja  berpengaruh terhadap  penyelesaian  proyek  konstruksi (Waluyo  dan  Aditama  2017).  Untuk kualitas  pekerjaan  sangat  dipengaruhi  oleh metode  kerja  yang  digunakan  (Asmaroni, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekuatan dari sebuah partisi ditentukan dari kemampuannya untuk menahan defleksi  ketika  diberikan  beban,  atau dengan  gaya  yang  dibutuhkan  untuk mematahkan partisi ketika diberikan benturan  baik  oleh  benda  yang  keras  atau lunak.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi faktor  tesebut  adalah:  (1)  Kekuatan  sistem rangka,  (2)  Ketinggian  maksimum  partisi, (3)  Ketebalan  papan gypsum ,  (3)  Jumlah lapisan  papan gypsum ,  (4)  Jarak  antar rangka,  (5)  Kekuatan  papan gypsum ,  (6) Kekerasan  papan gypsum ,  (7)  Kekuatan tekuk papan gypsum .

## 1. Gambaran Sistem Drywall
Drywall merupakan  pekerjaan  penutup dinding  yang  bersifat  kering,  artinya  tidak melibatkan  air,  semen  dan  pasir.  Pada umumnya penutup dinding berupa pasangan bata merah, bata ringan, batako dan precast panel. Drywall sendiri menggunakan material gypsum sebagai  penutup  beserta rangka  dan  asesoris  lainnya.  Komponen drywall  adalah  rangka,  penutup  luar  dan penutup  dalam.  Rangka  terdiri  dari  2 type yaitu rangka tunggal dan rangka ganda.
Gambar 1. Sistem Partisi Rangka Tunggal
Keterangan  komponen  utama  dari Gambar  1  sistem  pratisi  rangka  tunggal  ini adalah:  (1) Sealant ,  (2) Wall  Track ,  (3) Stud , (4) Jointing.
Sistem  partisi  rangka  ganda  merupakan partisi  non  load  bearing  didesain  untuk insulasi yang membutuhkan performa tahan api,  suara  dan  benturan,  dan  juga  untuk instalasi  dengan  kebutuhan  bentang  yang besar,  atau  ketinggian  yang  melebihi  10 meter.  Sistem  ini  juga  ideal  untuk memudahkan  instalasi  mekanikal  elektrikal yang dipasang melalui sistem rangka ganda. Sistem  ini  cocok  untuk  fasilitas-fasilitas manufaktur,  bioskop,  hotel  ban  bangunan hunian  rumah  sakit.  Sistem  partisi  rangka ganda  menggunakan  dua  lanjur  rangka metal  terpisah  dan  diikat  bersama  sesuai spasifikasi.  Jumlah  ketebalan  dari  papan gypsum tergantung  dari  tinggi  partisi  dan kebuutuhan  performa  terhadap  ketahanan api.
Gambar 2. Sistem Partisi Rangka Ganda
Keterangan  komponen  utama  dari Gambar  2  sistem  pratisi  rangka  ganda  ini adalah:  (1) Wall  track ,  (2) Stud ,  (3)  V Brace.
2. Tipe-Tipe Drywall
Pemasangan  tipe drywall tergantung pada  lokasi  pemasangan,  seperti  pada dinding  luar,  penyekat  antar  ruangan,  dan penyekat  toilet.  Berikut  gambaran  detail drywall pada masing-masing tipe.
a. Tipe untuk Dinding Luar
Detail  tipe  ini  digunakan  pada  dinding luar  yang  berhubungan  langsung  dengan area  teras.  Untuk  detail  yang  diperlukan sesuai  kondisi  ini  adalah  menggunakan rangka  rangkap  pada  2  sisi,  menggunakan gypsum kedap  suara  ( sound  stop )  dengan ketebalan  12  mm,  dipasang insulation ( rockwool ),  dan gypsum yang  tahan terhadap  cuaca  dengan  ketebalan  12,7  mm (USG Boral Durock ).
1 2 4 2 3 1 2 3
Gambar 3. Detail Drywall untuk Dinding Luar
Detail  dinding drywall untuk  dinding luar  pada  Gambar  3,  digunakan  untuk bagian  luar  bangunan,  yang  terpapar  cuaca panas dan hujan.
b. Tipe  untuk  Dinding  Area  Penyekat
Ruangan
Detail  tipe  ini  digunakan  pada  dinding penyekat  ruangan.  Untuk  detail  yang diperlukan  sesuai  kondisi  ini  adalah menggunakan  rangka  rangkap  pada  2  sisi, menggunakan gypsum kedap  suara  ( sound stop )  dengan  ketebalan  12  mm,  dan dipasang  insulation  ( rockwool ).  Untuk penyekat  antar  ruangan drywall yang dipasang  lebih  sederhana,  tanpa  tambahan gypsum tahan cuaca.
Gambar 4. Detail Dinding Penyekat Ruangan
Detail  dinding  penyekat  ruangan  pada Gambar  4,  digunakan  untuk  dinding  dalam ruangan.

## 3. Analisa Harga Satuan
Koefisien  analisa  harga  satuan  material diperoleh  berdasarkan  hasil  observasi. Komponen  dari  pekerjaan  pemasangan drywall yaitu rangka metal track 64 sebesar 0.50  mm,  pemasangan  dinding gypsum soundstop , pekerjaan pemasangan rockwool .  Penjelasan  harga  rangka  metal track  64  sebesar  0.50  mm,  lebih  rinci  pada Tabel 1.
Tabel 1. Harga Rangka Metal Track 64
Sebesar 0.50 mm Uraian Sat.  Koef. Harga Satuan Jumlah Harga (Rp) BAHAN Paku Peluru pcs 2 2.125 4.250 Siku Gantung pcs 2 575 1.150 Metal  Track 64  0.50  mm BMT @ 3m btg 0,43 48.171 20.713
Inovasi Penggunaan Drywall … (Yuni / hal. 207-214) Uraian Sat.  Koef. Harga Satuan Jumlah Harga (Rp) Metal  Stud 64  0.50  mm BMT @ 3m btg 1,58 35.500 56.090 Deflection Head  track 64  0.50  mm BMT @ 3m btg 0,21 63.104 13.252 Screw 6 3/8 pcs 20 100 2.000 Paku  Beton 3 cm dus 0,06 34.250 2.055 Screw 6x1 pcs 13 100 1.300 Sealent Sika  tube 0,01 79.750 797 Jumlah Bahan 101.608 Untuk pemasangan rangka metal diperoleh biaya Rp 101.608/m 2 .
Penjelasan  harga  pemasangan  dinding gypsum soundstop , lebih rinci pada Tabel 2.
Tabel 2. Harga Pemasangan Dinding
Gypsum Soundstop Uraian  Sat.  Koef. Harga Satuan Jumlah Harga (Rp) (Rp) BAHAN Gypsum board Soundstop 12 mm lbr  0,4 147.000 58.800 Screw 6x1 pcs  15 100 1.500 Screw 6x2 pcs  15 150 2.250 Paper tape @ 75m roll  0,03 68.850 2.065 Compound 2 in 1 @ 20 kg zak  0,05  57.500,00 2.875 Amplas lbr  0,04 4.040,00 161 Sealent sika tube  0,4 79.790,00 31.916 Jumlah Bahan 99.568
Untuk  pemasangan gypsum diperoleh biaya Rp 99.568/m 2 .
Penjelasan  harga  pemasangan rockwoll , lebih rinci pada Tabel 3.
Tabel 3. Harga Pemasangan Rockwool Uraian Sat.  Koef. Harga Satuan Jumlah Harga (Rp) BAHAN List U roll 0,68 14.645 9.958 Sealent sika tube 0,2 79.790 15.958 Rockwool dencity 60  kg/m 3 t = 5 cm lbr 1,46 45.450 66.357 Spindle pin + lem pcs 6 1.212 7.272 Jumlah Bahan 99.545
Untuk  pemasangan  rockwool  diperoleh biaya Rp 99.545/m 2 .

## 4. Harga Satuan Pekerjaan
Untuk memperoleh analisa harga satuan diawali  dengan  menghitung  kebutuhan material dan koefisien tenaga kerja. Analisa pada  penelitian  ini  hanya  untuk  pekerjaan pemasangan  saja,  tidak  termasuk  pekerjaan finishing .
Tabel 4. Harga 1 m 2 Pekerjaan Pemasangan Drywall untuk Penyekat Ruangan
Uraian Sat.  Koef. Harga Satuan Jumlah Harga (Rp) (Rp) 1 m 2 Partisi 2 Sisi 2 Muka, Double Layer Soundstop 12 mm
2 sisi Rangka Jaya BMS Metal Stud/Track 64 sebesar 0.5 m 2 2 101.608  203.216 2 Muka 2 Layer Gypsumboa rd m 2 4 99.568  398.272
Inovasi Penggunaan Drywall … (Yuni / hal. 160-167) Uraian Sat.  Koef. Harga Satuan Jumlah Harga (Rp) (Rp) Soundstop 12 mm Rockwool Density 60
kg/m 3 tebal 50 mm m 2 1 99.545 99.545 Upah pasang m 2 1 97.588 97.588 Total 798.623
Berdasarkan  Tabel  4  diperoleh  biaya pemasangan  1  m 2 pekerjaan drywall untuk penyekat ruangan adalah Rp 798.623.
Tabel 5. Harga 1 m 2 Pekerjaan Pemasangan Drywall untuk Dinding Luar
Uraian Sat.  Koef. Harga Satuan Jumlah Harga (Rp) (Rp) 1 m 2 Partisi 2 Sisi 2 Muka, 2 Layer Soundstop , 1 Layer Durock 2 sisi Rangka
Jaya BMS Metal Stud/Track 64 Sebesar 0.5 m 2 2 101.608  203.217

## 1 Muka 2
Layer USG Boral Soundstop 12 mm m 2 2 99.568 199.136 Rockwool Density 60 kg/m 3 tebal 50 mm m 2 1 99.546 99.546 1 Muka 1 Layer USG Boral Durock 12.7 mm m 2 1 531.518  531.518
Upah pasang m 2 1 141.289  141.289 Total 1.174.706
Berdasarkan  Tabel  5,  diperoleh  biaya pemasangan  1  m 2 pekerjaan drywall untuk dinding luar ruangan adalah Rp 1.174.706.

## SIMPULAN
Penggunaan material
drywall tergantung  dari  lokasi  pekerjaan,  dan  jenis material mempengaruhi biaya. Biaya pemasangan  1  m 2 pekerjaan drywall untuk penyekat  ruangan  adalah  Rp  798.623, sedangkan untuk dinding luara ruangan per m 2 adalah Rp 1.174.706.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajar,  I.  P.  dan  Dofir,  A.  (2021).  “Analisis Perbandingan  Biaya  dan  Waktu  Pada Pekerjaan  Dinding  Drywall  (Partisi Rockwool)  dan  Batako  Press.” Jurnal ARTESIS 1 (1).
Asmaroni,  D.  (2020).  “Analisa  Kualitas Pekerjaan Dinding dengan Bata Merah dan  Bata  Ringan  (Studi  Kasus : Perumahan  Type  46  Di  Kabupaten Pamekasan).” Rekayasa: Jurnal Teknik Sipil, 5(1).
Fawwaz,  I.  dan  Himawan,  A.  F.  I.  (2021).
“Analisis Penyebab yang Mempengaruhi Terjadinya Keterlambatan Pengadaan Barang pada  PT.  Petrojaya  Boral  Plasterboard Gresik.” Jurnal  Indonesia  Sosial Teknologi, 2 (12).
Lestari, I. G. A. A. I. L., Diputera, I. G. A.
Kurniari,  K.  dan  Prasetya,  I.  W.  W. (2022). “Analisis Perbandingan
Metode  Pelaksanaan  pada  Pekerjaan Pasangan  Dinding  Batako  dan  Bata Ringan.” Jurnal  Ilmiah  Kurva  Teknik,
11 (1), 25–30.
Mansyur,  I.,  Serang,  R.  dan  Abdin,  M. (2023).  “Pengaruh  Motivasi  Terhadap Produktivitas  Kerja pada  Proyek Revitalisasi  Rumah  Susun  Gudmura Paldam  Kota  Ambon.” Menara:
Jurnal Teknik Sipil, 18 (1), 39–48.
Inovasi Penggunaan Drywall … (Yuni / hal. 207-214)
Nurmaidah  dan  Cristiani,  R.  (2019).
“Analisa  Pekerjaan  Dinding  Beton
Pracetak  pada  Proyek  Podomoro  City Deli  Medan.” Portal:  Jurnal  Teknik Sipil, 10 (1).
Rafik, A., Humaidi, M., dan Cahyani, R. F. (2018).  “Pengaruh  Penggunaan  Bata Merah  Dan  Bata  Ringan  Terhadap Dimensi  Pondasi  dan  Harga  Rumah Tipe 54.” Jurnal INTEKNA : Informasi Teknik dan Niaga, 18 (1), 18–23.
Rori,  G,,  Walangitan,  D.  R.  O.,  dan Inkiriwang,  R.  L.  (2020).  “Analisis Perbandingan
Biaya Material
Pekerjaan  Pasangan  Dinding  Bata
Merah  dengan  Bata  Ringan.” Jurnal
Sipil Statik, 8(3).
Victya,  V.  (2018).  “Upaya  Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kontraktor di Wilayah Kabupaten Paser,
Kalimantan  Timur.” Jurnal  Teknologi Berkelanjutan , 7 (1).
Waluyo,  R.  dan  Aditama,  S.  (2017).
“Pengaruh Resource Leveling
Terhadap  Alokasi  Tenaga  Kerja  pada Proyek  Konstruksi.” Jurnal  Ilmiah Teknik  Sipil – A  Scientific  Journal  of Civil Engineering, 21 (2).
Yulistianingsih dan Trijeti. (2014).
“Perbandingan  Pelaksanaan  Dinding Precast  dengan  Dinding  Konvensional Ditinjau  dari  Segi  Waktu  &  Biaya, Studi  Kasus  Gedung  Apartemen  Di Jakarta  Selatan).” Jurnal  Konstruksia
6 (1).