L’AFD financera les contrats multiples liés aux matériaux en acier (contrats de Groupe 1) Le FEM, l’IDA et l’OFID financeront les contrats de l’entreprise de forage géothermique (incluant les contrats de spécialité du Groupe 3) L’ESMAP financera les contrats d’inspection et de test (contrats de Groupe 2) Le Gouvernement de Djibouti financera les coûts opérationnels de l’Unité de Gestion du Programme (UGP) Il est important de souligner que l’AFD, l’ESMAP, le FEM, l’IDA et l’OFID ne commenceront à débourser les fonds que onze mois après que le projet ne débute car les premiers contrats seront entièrement financés par la BAD. Le tableau 1 résume la ventilation des coûts du projet par volet et source de financement:
dans la conception finale de l’ESIAF et du ESMF. Les comptes rendus des réunions avec les représentants locaux sont inclus en annexe de l’ESIAF, avec la liste des participants.
parties tierces concernant le développement des ressources géothermiques du pays. Ceci inclut les accords de 2008 avec REI, qui sont terminés. Il existe un risque que ces parties aux MoU fassent valoir leur revendications juridiques, ce qui interfèrerait avec la mise en œuvre du projet- ou le développement postérieur d’une centrale énergétique- conformément aux règles de la Banque Mondiale en matière d’appel d’offres et de sauvegardes. Client Préparation Risque global Risques globaux de mise en oeuvre: Elevé Commentaires Le projet de production d’énergie géothermique est un projet à haut risque et à fort potentiel, car il finance principalement l’exploration, avec une probabilité de succès de 80%. Néanmoins, la Banque Mondiale n’a pas financé de projet d’exploration pure depuis 20 ans.
puits BAD (ADF) Logiciel de comptabilité NCB 30,000 A posteriori Plan 12/1/12 1/2/13 NA NA 2/1/13 2/28/13 Temps de formation nécessaire Révisé Actuel Planning d’appels d’offres –Services de consultants financés par le Projet de production d’énergie géothermique Bailleurs Description Methode de Selection Montant estimé (US$) Type de Contrat Examen a priori/a posteriori par la Banque Plannifié ou actuel Début du processus de sélection Date limite de candidature et Ouverture des Propositions publiques techniques Montant du contrat Amount US$ Signature Du contrat Achèvement Du contrat Commentaires BAD (TF) Directeur IC 500,000 EN FONCTION DU TEMPS A priori Plan 1/15/13 3/1/13 4/15/13 9/4/15 Appel d’offres anticipé prévu, le contrat sera signé pour la mise en vigueur du projet Révisé Actuel BAD(TF) Entreprise de consulting géothermique QCBS 1,591,100 SOMME FORFAITAIRE/ EN FONCTION DU TEMPS A priori Plan 5/1/13 9/1/13 11/15/13 9/4/15 Révisé Actuel BAD (TF) Comptable IC 90,000 EN FONCTION DU TEMPS A priori Plan 12/1/12 12/15/12 12/30/12 7/3/15 Appel d’offres anticipé prévu, le contrat sera signé pour la négociation du projet Révisé Actuel BAD (TF) Spécialiste Appel d’offres IC 90,000 EN FONCTION DU TEMPS A priori Plan 12/1/12 12/15/12 12/30/12 7/3/15 Comme Révisé Actuel BAD (TF) Spécialiste IC 60,000 EN FONCTION DU TEMPS A priori Plan 1/15/13 3/1/13 4/15/13 7/3/15 Appel d’offres
Des sauvegardes sociales anticipé prévu, le contrat sera signé pour la mise en vigueur du projet Révisé Actuel BAD (TF) Spécialiste sauvegardes environnementales IC 60,000 EN FONCTION DU TEMPS A priori Plan 1/15/13 3/1/13 4/15/13 7/3/15 Appel d’offres anticipé prévu, le contrat sera signé pour la mise en vigueur du projet Révisé Actuel BAD (TF) Auditeur Environnement, Santé, Social (EHS) QCBS 80,000 SOMME FORFAITAIRE A priori Plan 4/15/13 6/15/13 8/15/13 7/3/15 Révisé Actuel BAD (TF) Auditeur QCBS 80,000 SOMME FORFAITAIRE A priori Plan 4/15/13 6/15/13 8/15/13 7/3/15 Révisé Actuel BAD (TF) Manuel exhaustif de mise en oeuvre du projet IC 52,000 SOMME FORFAITAIRE A priori Plan 12/1/12 12/15/12 12/30/12 5/31/13 Appel d’offres anticipé prévu, le contrat sera signé pour la négociation du projet Révisé Actuel