WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION ___________________________________________ RA IV HURRICANE COMMITTEE THIRTY-NINTH SESSION SAN JOSE, COSTA RICA 23 TO 26 MARCH 2017 RA IV/HC-39/Doc. 7 (7.III.2017) ________ ITEM 7 Original: SPANISH REVIEW OF THE COMMITTEE'S TECHNICAL PLAN AND ITS IMPLEMENTATION PROGRAMME FOR 2017 AND BEYOND Overall Technical Plan (Submitted by the Secretariat)
PLAN TÉCNICO DEL COMITÉ DE HURACANES DE LA AR IV Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN COMPONENTE METEOROLÓGICO TAREAS CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES 2015 2016 2017 2018 2019 1.1 DESARROLLO DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS 1.1.1 Preparar y dotar de personal y equipo apropiados a los Servicios Meteorológicos Nacionales de la Región para que cumplan sus responsabilidades en la prestación de servicios de avisos relacionados con los ciclones tropicales Miembros Nacionales y asistencia externa Fortalecimiento de la red de monitoreo y contribución al desarrollo del servicio hidrometeorológico de República Dominicana. República Dominicana (INDRHI) Nacionales Creación de una única unidad hidrometeorológica y construcción de un nuevo edificio 2016 2017 Haití Nacionales y OMM/Proyecto de Canadá 1.1.2 Aplicar todos los sistemas de observación, telecomunicación y proceso de datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial en la zona de huracanes Miembros Nacionales y asistencia externa Con asesoramiento de la OMM, cuando sea necesario
Paquete de asistencia técnica para proporcionar al SMHN de Haití suficiente capacidad técnica para los sistemas de observación, predicción, producción y telecomunicaciones. 2016 2017 2018 Haiti Nacionales, OMM/proyecto de Canadá y asistencia externa Licitación prevista para 2016 República Dominicana sigue trabajando en las mejoras de los sistemas. Se instaló el SMART MET, sistemas de datos e información del SHOCS II República Dominicana Nacionales y asistencia externa 1.1.3 Aplicar sistemas de gestión de la calidad en apoyo de los Servicios Meteorológicos y de actividades conexas Miembros Nacionales y asistencia externa Con asesoramiento de la OMM, cuando sea necesario. A finales de diciembre de 2013 se implementó el Sistema de Gestión de Calidad en el área de Meteorología Aeronáutica. El sistema está corriendo y se dará seguimiento en periodos trimestrales. La idea ahora es extenderlo a otras áreas del Servicio Meteorológico Dominicano República Dominicana Nacionales Los Dueños de Procesos están designados, manteniendo la Alta Gerencia el compromiso de mantener en ejecución el proceso. Se continúa en el proceso del SGC y en la evaluación de competencias del personal meteorológico aeronáutico. I. COMPONENTE METEOROLÓGICO
TAREAS CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES 2015 2016 2017 2018 2019 1.2.4.3 Establecer estaciones meteorológicas automáticas en los siguientes lugares: República Dominicana continúa el proceso de rehabilitación de 13 estaciones automáticas. Se espera que el Proyecto de Cooperación Japonés (MYPYMES) contribuya a renovar 13 estaciones con sensores defectuosos. Se observan algunas deficiencias en las comunicaciones. Se instalaron dos repetidoras en VHF y UHF. Actualmente en funcionamiento hay unas 15 de diferentes proyectos. República Dominicana Nacionales y Estados Unidos de América Se instalaron 5, faltan 5. Estaciones del Proyecto Caribbean Community Climate Change Centre. Los anexos I, II y III de este documento hacen referencia de la situación actual de la Red de Estaciones Automáticas de la República Dominicana Panamá, 30 estaciones automáticas más disponibles en la web ¿20? ¿15? Panamá Nacionales y asistencia externa Estados Unidos de América pidió que los países que planean instalar estaciones meteorológicas automáticas que usan satélites GOES para recopilar la información, consulten antes con la Guatemala (32) 32 Guatemala Cuba (30) Cuba Dominica (12) Dominica Jamaica (3) Jamaica
NOAA los detalles de la configuración de la estación y los formatos del código de transmisión que, de ser posible, deberían estar en formato de OMM Belice (20) • 17 estaciones completas operativas • 19 estaciones de lluvia HOBO iniciadas - descarga manual • 2017 - aproximadamente 70 nuevas estaciones (30 de lluvia con telemetría y 39 estaciones completas) 6 17 &19 69 10 10 Belice Haití (6) Haití/OMM Aruba (2) El Salvador (115 estaciones automáticas en total en la web del DGOA) http://www.snet.gob.sv/Geologia/ pcbase2/parametros.php 9 El Salvador Presupuesto Nacional: compradas con fondos del Ministerio de Agricultura y Ganadería para SAT Al final de 2015 El Salvador tiene en operación: 39 est. met. + 38 pluviom. + 38 hidrología Nicaragua (30) 4 clim., 8 hidroclim., 14 termopluviales, 4 pluviométricas Honduras (15) Venezuela (460) 240 210 +103 230 165 Venezuela Nacionales y externos (CAF) Sinópticas: 103 Pluviométricas: 845 Curasao (5 en 2012, 5 en 2013) Guadalupe (Antillas Francesas) (10 más) Francia Météo-France
● Cuba (Radares duales polarimétricos, Camagüey en 2012, La Habana en 2013) Cuba Nacionales ● Honduras (1) Honduras ● Guatemala (1) 1 Guatemala Nacionales Empezó a funcionar Radar Dopler Banda S, pero es necesaria capacitación en operación y mantenimiento. ● Costa Rica (1) Costa Rica Nacionales, externos NO SE DIO EN ESTA SITUACIÓN Y NO SE SABE PARA CUÁNDO ● Panamá XXX Se inicia proyecto para instalar radar Doppler en Banda C de doble polarización 1.2.5.2 Facilitar el rápido acceso a la información obtenida con radares de 10 cm/5,6 cm, en la zona de huracanes conforme al Plan Operativo sobre Huracanes de la Región IV* Miembros que explotan estaciones de radar de 10 cm/5.6 cm Nacionales
TAREAS CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES 2015 2016 2017 2018 2019 1.2.7.5 Rehabilitación de dos (2) estaciones receptoras terrenas satelitales en Santo Domingo y Santiago, para estaciones de transmisión satélite GOES, así como de las oficinas del Centro de Gestión de Red Telemétrica del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en su sede central. Instalación y rehabilitación de sesenta y tres (63) puntos de medición de variables por transmisión satelital GOES, a monitorear y gestionar a través de las dos estaciones centrales terrenas ya mencionadas, con el objetivo de fortalecer la medición y monitoreo en “tiempo real”, de las lluvias y niveles de ríos y embalses en la Rep Dominicana. Esto dentro del Proyecto Banco Mundial e INDRHI. Instalación de quince (15) estac. de transmisión satelital en la cuenca del rio Yaque del Sur, para el sistema nacional de monitoreo y vigilancia, así como de Alerta Temprana ante Riesgos de Inundaciones. Esto dentro del Proyecto Múltiple Monte Grande, ejecutado por INDRHI. (2015) xx xx 2015 República Dominicana (INDRHI) República Dominicana (INDRHI) República Dominicana (INDRHI) Préstamo Internac. (Banco Mundial) y Nacionales Préstamo Internac. (Banco Mundial) y Nacionales Fondos Nacionales e Internacionales Acción finalizada Actualmente en ejecución En fase final
1.2.8.1.1 1.2.8.1.2 Se establecieron siete (7) mareógrafos en las Antillas Francesas bajo el programa regional TSUAREG de aviso de tsunamis (TSUnami Alerte REGional) Nueva boya fondeada (Id 41300), ubicada en 15,86N y 57.61W con un conjunto completo de sensores para ondas y atmósfera (incluida la precipitación) X X X X Francia Nacionales 1.2.8.2 Bahamas - boyas de oleaje en reparación y entrarán en operación Bahamas Nacionales 1.2.8.3 El Salvador – Instalación de dos (2) boyas de corriente y olas. Una en puerto Acajutla, otra en puerto La Unión El Salvador Nacionales (fondos del BCIE) http://www.snet.gob.sv/ ver/oceanografia/ monitoreo/nivel+del+mar/ 1.2.8.4 República Dominicana – Se facilitará una actualización* República Dominicana Nacionales
1.2.9.2 La República Dominicana está desarrollando una red de detectores de rayos para uso de la región y del CMRE de Miami. Se están presentando inconvenientes para tener disponible la información. La compañía Vaisala, informo que habría que incluir con costo adicional, los dispositivos para la comunicación República Dominicana Sector Privado Aunque sea Recursos Privados, están disponibles para uso del servicio. 1.2.9.3 Panamá ha instalado un sistema de detección de rayos con dos sensores conjuntamente con el ICE de Costa Rica Panamá En 2014 se espera instalar un tercer sensor 1.2.9.4 Belice está valorando varias opciones para adquirir cuatro (4) sensores de detección (p.ej. a través de una colaboración con la compañía eléctrica local) 4 1 1 Belice Banco Mundial (Energy Resilience for Climate Adaptation Project (ERCAP)) La adquisición se iniciará en febrero de 2017 1.2.9.5 América Central, red de detección de descargas atmosféricas. En proceso XXX XXX XXX Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá Fondos de España, AECID Se espera que la red sea instalada en 2017 I. COMPONENTE METEOROLÓGICO TAREAS CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES 2015 2016 2017 2018 2019 1.3 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES METEOROLÓGICAS
I. COMPONENTE METEOROLÓGICO TAREAS CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES 2015 2016 2017 2018 2019 1.3.2.2 Establecer, según proceda, enlaces nacionales e internac. de comunicación para la distribución de avisos y advertencias Miembros Nacionales y asistencia externa 1.3.3 Red regional de telecomunicación 1.3.3.1 Continuar mejorando y actualizando los sistemas de telecomunicaciones de acuerdo con el Plan Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas en la AR IV* Miembros 1.3.3.2 Promover la instalación de sistemas de la Red de información meteorológica para los encargados de las medidas de emergencia (EMWIN) Estados Unidos de América Miembros Asistencia externa y presupuestos nacionales 1.3.3.3 El Salvador, 5 sistemas de la Red EMWIN El Salvador NOAA (Estados Unidos), asistencia técnica durante 2013 para poner en marcha el proceso Instalados durante el 2014. Tres sistemas funcionando operativamente 1.3.3.4 El Salvador, 5 sistemas GEONETCAST E Salvador NOAA (Estados Unidos), asistencia técnica durante 2013 para poner en marcha el proceso Instalados durante el 2014. Tres sistemas funcionando operativamente
1.4.1.4 Hacer participar a los especialistas en sistemas de alertas tempranas de tsunamis y otros peligros costeros en las actividades de modelización de las mareas de tempestad y de evaluación de peligros 1.4.1.5 Suministrar datos batimétricos a fin de elaborar un modelo de circulación local y mapas de riesgos de inundaciones, que facilitarán la evaluación y la predicción en tiempo real de los efectos de las mareas de tempestad, los tsunamis y otros peligros costeros 1.4.1.6 El Salvador ha generado un catálogo de riesgo de tsunamis sobre todo el litoral costero, disponible en la web El Salvador Fondos nacionales con el Programa PNRR y fondos de España 1.4.1.7 Nuevo modelo francés no hidrostático de mesoescala (AROME) en las Antillas con 2,5km El WW3 se acoplará al: nuevo AROME en las Antillas IFS (CEPMMP) en el exterior HYCOM2D para sumersión marina y corrientes en las Antillas X X X X X X X X X X X Francia Nacionales Nueva batimetría prevista para 2017
II. COMPONENTE HIDROLÓGICO TAREAS CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES 2015 2016 2017 2018 2019 2.2 PREDICCIÓN HIDROLÓGICA 2.2.1 Establecer, mejorar y/o ampliar la predicción hidrológica (incluidas las crecidas repentinas) y los sistemas de avisos en zonas expuestas a inundaciones, y en particular: a) pedir a los países que examinen el establecimiento o ampliación de sus sistemas, y b) establecer un sistema guía sobre crecidas repentinas para América Central _______________________ La cuenca hidrográfica del YAQUE DEL SUR. Esta actividad no está finalizada, se encuentra aún en fase de diseño la parte predictiva, ya se está instalando las estaciones automáticas que servirán de apoyo al sistema. 2015 República Dominicana Nacionales Se requieren datos adicionales En ejecución La cuenca hidrográfica del río internacional, RÍO GRANDE (RÍO BRAVO) Las cuencas hidrográficas del VIEJO, el COCO y el TUMA RÍO SARAPIQUI (Costa Rica) México y Estados Unidos de América Nicaragua Costa Rica II. COMPONENTE HIDROLÓGICO
2.3.14 Modelización hidrológica de la cuenca del río Macal para el pronóstico de las entradas de agua a las instalaciones hidroeléctricas XXX XXX Belice Subvención Banco Mundial / GEF 2017-2018 II. COMPONENTE HIDROLÓGICO TAREAS CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES 2015 2016 2017 2018 2019 2.4 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA HIDROLÓGICA 2.4.1 Prestar atención a la puesta a disposición por medio del Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS) de componentes y secuencias que contengan tecnología hidrológica adecuada para el componente hidrológico del Plan técnico* Miembros Nacionales y la CTPD Con el asesoramiento de la OMM 2.4.2 Realizar un esfuerzo de promoción entre los países Miembros para que puedan desarrollar los componentes del HOMS que reflejen en particular la experiencia de las regiones afectadas por las tormentas tropicales. El Comité ha de fomentar la inclusión de los componentes en el Manual de Referencia del HOMS Comité de Huracanes en cooperación con sus Miembros Nacionales y la CTPD
TAREAS CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES 2015 2016 2017 2018 2019 4.1.5 Impartir formación sobre las mareas de tempestad y los peligros costeros es una necesidad vital para la región, y debe proseguirse a tenor de los resultados del cursillo en la República Dominicana 4.1.6 Tomar disposiciones para el intercambio de visitas de trabajo del personal entre los centros operativos y los centros de formación profesional Miembros de los centros de formación profesional Nacionales y asistencia externa, proyectos regionales, la CTPD 4.1.7 Impartir formación especializada para pronosticadores de Haití en meteorología marina y asistencia aeronáutica X X Francia A través del proyecto Canadá/OMM Instructores de Meteo-France Curso de gestión para directores de NHMS de Haití X X X X A través del proyecto Canadá/OMM Escuela de IV. COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL TAREAS CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES 2015 2016 2017 2018 2019 4.2 FORMACIÓN DE PERSONAL HIDROLÓGICO 4.2.1 Evaluar la disponibilidad y las capacidades actuales del personal y las futuras Miembros interesados Nacionales y asistencia externa
V. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN TAREAS CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS OBSERVACIONES 2015 2016 2017 2018 2019 5.1 INVESTIGACIÓN 5.1.1 Facilitar el acceso a la información sobre las actividades de investigación realizadas en países Miembros y sus resultados a otros Miembros del Comité con vistas a transferirla para su aplicación operativa, según proceda* Miembros Nacionales *Cuando se le pide, la OMM facilita el intercambio de información sobre esas actividades, así como sobre fuentes de datos disponibles para la investigación 5.1.2 Presentar propuestas sobre actividades conjuntas de investigación para su consideración por el Comité a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y utilizar de forma más idónea los recursos y las capacidades disponibles Miembros Nacionales 5.1.3 Organizar visitas de intercambio de personal entre centros nacionales de investigación Miembros Nacionales y asistencia externa, proyectos regionales, la CTPD En 2014-2015 se dará atención prioritaria a los puntos marcados con un asterisco.