香園圍口岸

**香園圍管制站**（英語：**Heung Yuen Wai Control Point**）為深圳與香港之間的第七個跨境陸路口岸，連接深圳的蓮塘口岸，位於沙頭角與文錦渡之間，鄰近白虎山、香港最北部範圍之內，通過新建的香園圍公路直達 9 號幹線粉嶺公路。口岸於 2013 年 7 月動工，於 2020 年 8 月 26 日啟用，鑑於 2019 冠狀病毒病疫情，此管制站啟用初期只供貨車通關服務，而旅客和客運車輛的通關服務則於 2023 年 2 月 6 日正式開通啟用。

## 沿革

有關興建蓮塘口岸的研究報告指出，支持興建新口岸分為五個角度，第一是大珠三角區域合作，新口岸可將香港與粵東及粵東北地區聯繫起來，建立粵港澳更緊密的經濟及貿易聯繫；第二是港深合作，新口岸能方便兩地自由流通，促進港深城市發展空間的整合；第三是跨界交通發展，原有的沙頭角口岸和文錦渡口岸將會出現飽和，有需要興建新口岸作分流；第四是港深公路及口岸功能分工，新口岸能與原有的深港西部通道成為通往粵東和粵西的兩條主要通道；第五是經濟效益，預計新口岸可帶來 143 億港元的總經濟效益，或 22 億港元的淨經濟效益。

除此以外，蓮塘／香園圍口岸發展工程亦有助舒緩香港北部粉嶺／上水新市鎮的交通擁堵問題。目前香港車輛如果要經文錦渡口岸和沙頭角口岸進入內地，必須先進入上水及粉嶺市中心，再循市中心內的道路接入文錦渡路及沙頭角公路，這套道路系統已有超過 50 年的歷史，亦為上水及粉嶺的市中心範圍帶來龐大的跨境車流。自 2010 年後，上水圓環及雞嶺圓環於傍晚尖峰時段的交通擁塞情況日趨嚴重，蓮塘／香園圍口岸發展工程完成後可以有助將跨境車輛引導至粉嶺以南的龍山隧道，從該處繞過新市鎮的範圍直達跨境口岸，從而達到減少新市鎮內車流量的效果。

發展局文件透露，假設到 2030 年深圳居民可以免大陸出境簽注到訪香港，預計新口岸每日最多需要處理客流量 30,700 人次及車流量 20,600 架次。

## 歷史

2006 年，香港與深圳兩地政府簽訂《關於加強深港合作的備忘錄》，內容包括研究有關東部通道和蓮塘口岸，其後雙方成立深港興建蓮塘／香園圍口岸聯合研究小組，並且開展《深港興建蓮塘／香園圍口岸前期規劃研究》，2007 年初，規劃署正式委託顧問公司研究新口岸在香港境內的土地、規劃、交通和工程事宜。按照 2007 年的估價，整個項目工程造價約 96 億元，以 2009 年 9 月的估價，整個工程項目造價修正為約 81 億元，項目內容包括在打鼓嶺竹園村興建「兩地兩檢」的口岸大樓（包括與口岸有關服務的政府部門的辦公地方和設施、旅客出入境大廳及轉運站等設施，而竹園村原有的村民將遷往竹園村東南面一幅約 2.3 公頃的土地，並鋪築一條設有交通管制和監察系統的雙程雙線分隔主幹路，把口岸接駁到和合石附近的一段粉嶺公路及周邊建設和輔助設施，例如橫跨深圳河的天橋、邊界路及圍網、供水系統、環境美化工程、排水渠及污水渠工程等。

2008 年，兩地政府成立港深邊界區發展聯合專責小組取代深港興建蓮塘／香園圍口岸聯合研究小組，統籌有關的研究工作，小組下再分為三個工作小組分別是落馬洲河套地區環境、規劃及工程工作小組、落馬洲河套地區開發模式工作小組，以及蓮塘／香園圍口岸前期規劃工作小組。同年 9 月 18 日，在第二次港深邊界區發展聯合專責小組會議中，雙方同意落實興建蓮塘 / 香園圍口岸，及成立蓮塘 / 香園圍口岸工程實施工作小組統籌興建新口岸的工作。同年年終，香港立法會通過 8,900 萬的撥款，用作進行蓮塘香園圍口岸的勘察及設計研究費用。

2009 年 4 月，雙方在第三次港深邊界區發展聯合專責小組會議中同意工程時間表。與此同時，土木工程拓展署委聘顧問進行勘測和初步設計研究，預計於 2011 年 12 月完成，整個工程將於 2013 年年底動工，於 2018 年年中落成。

根據香港政府於 2012 年 10 月 22 日提交予香港立法會發展事務委員會的文件顯示，香港政府決定委託深圳市人民政府為橫跨深圳河的 4 座行車橋及一條人行橋、以及深圳河的整治工程，進行設計及作中央統籌，以確保設計的相容性，並且由深圳市人民政府透過公開招標方式批出建造合約（由均安 - 顯豐機械 - 上海建工聯營中標，是上海建工集團在香港的唯一項目），香港則分擔約 6 億港元工程費用。

2012 年 9 月 28 日，土木工程拓展署就蓮塘／香園圍口岸道路及隧道工程合約招標，工程主要為興建一條雙程雙綫分隔主幹路，其中包括一條長約 4 點 8 公里的行車隧道，以連接擬定興建的沙頭角公路交流道與粉嶺公路交流道；興建 1 座行政大樓和 3 座通風大樓。後來，土木工程拓展署宣布延長招標時間至 2013 年 1 月 4 日中午 12 時正。工程預計於 2013 年 5 月展開，於 2017 年 10 月完成。11 月 28 日，立法會工務小組委員會通過向財務委員會建議撥款 1 億 8 千萬港元用以支付蓮塘／香園圍口岸與相關工程費用，主要用來進行興建口岸設施、建築設計及工地勘察等事務。

2013 年 1 月 4 日，土木工程拓展署宣布因應有意投標者的要求，蓮塘／香園圍口岸連接擬建的沙頭角公路交流道與粉嶺公路交流道的道路及隧道工程合約的招標期延長至 2 月 22 日中午 12 時。2013 年 3 月 28 日，土木工程拓展署批出蓮塘／香園圍口岸工地平整工程合約，合約總值約 5 億 1 千萬港元，工程將會於同年 4 月展開，預計於 2015 年年中完成。

2013 年 7 月 2 日，土木工程拓展署批出總值 25 億 4,500 萬港元的蓮塘╱香園圍口岸工程合約，用以興建粉嶺公路交流道及相關工程，工程於同月展開，預計於 2018 年年初完成。同月，立法會批准蓮塘／香園圍口岸項目逾 162 億 5 千 3 百萬港元撥款，作為工地平整及基礎建設工程費用。

2013 年 12 月，發展局表示因應建築工人薪酬及重型機器費用飆升，前者最多增加 46%、後者上升 30% 至 40%，加上機電工程價格上升 54%，以及於 2012 年進行的地底勘探時有延誤，其後發現隧道岩土斷層比較預期多，此項需要額外增加 7 億港元預算，以上種種致使蓮塘／香園圍口岸工程費用大幅度地增加，項目超支近 53%，預計需要逾 248 億 3 千 2 百萬港元，將會於 2014 年 2 月向立法會申請額外撥款。

2014 年 1 月 7 日，立法會發展事務委員會再次否決蓮塘／香園圍口岸項目 85 億 5 千萬港元的額外撥款申請。多名香港立法會議員炮轟項目在一年半內超支逾 5 成，質疑估算出錯，超支理據亦不充份。因應價格調整準備金額下調，有關部門於同年 4 月再次申請撥款，由上述額數減少 3 億 5 千萬港元至約 82 億元。

2014 年 9 月，龍山及長山隧道工程展開，並於翌年年初展開爆破及鑽挖工程。

2015 年 3 月 31 日，立法會工務小組委員會以 11 票贊成、14 票反對否決蓮塘／香園圍口岸建築及相關設施建造工程的追加撥款申請，有關工程涉款 88 億 1,190 萬港元。

2017 年 6 月，龍山隧道鑽挖段隧道鑽挖機「翔龍公主」掉頭，北行隧道鑽挖工程動工。

2017 年 7 月，龍山隧道鑽爆段及龍山隧道分別完成爆破工程。

2019 年 5 月 26 日，香園圍公路（粉嶺公路至蓮麻坑路段）通車。

2020 年 8 月 26 日，香園圍邊境管制站貨檢設施啟用。

雖然香園圍口岸因新冠疫情而未能夠開放旅客和客運車輛的通關服務設施，但早前於 2020 年 5 月 20 日由跨部門反恐專責組進行一次行動代號為「風盾」的反恐演習，模擬有「恐怖分子」因不滿政府封關而發動連環襲擊。

2023 年 2 月 6 日，隨著中港兩地全面恢復人員往來，香園圍邊境管制站旅客和客運車輛的通關服務設施啟用。

## 設計

2010 年，香港特別行政區政府土木工程拓展署及深圳市建築工務署合辦「蓮塘／香園圍口岸聯檢大樓概念設計國際競賽」，目的是尋求符合「港、深兩地相連的聯檢大樓的統一協調外型及風格及新穎、「以人為本」的優化口岸設計」為主題的獨特及創新的設計概念。比賽結果於 2011 年 9 月 1 日公佈，由匈牙利籍建築師 Daniel Santos 以及香港建築設計師張惟誠組成的團隊以題名「光影・流・岸」的作品贏得專業組第一名，得獎作品作為大樓的設計概念，2012 年，香港政府作為統籌，由專業組得獎團隊丹尼爾安廸建築設計公司組成設計顧問，配合香港及深圳建築師團隊，把得獎作品的設計概念轉變成最後的建築成果。

香園圍管制站由呂元祥建築師事務所設計，以「人車直達」的概念規劃及興建。市民除可乘搭公車、小巴及計程車等公共運輸服務來往管制站外，亦可以駕駛私家車直達管制站。管制站佔地 1.8 公頃，除必要邊檢設備，並附設 419 個公眾車位，由禮頓建築承建。

香園圍管制站在設計上每天可處理旅客三萬人次和車輛 17,850 架次，預計在新口岸啟用初期，每日客流量為 17,500 人次，車流量則為 7,700 架次。由於新口岸能直達高速公路，預計可吸引現時使用附近兩個現有陸路車輛口岸（即沙頭角口岸及文錦渡口岸）的人士改用新口岸，兩個口岸每天總旅客人次和車輛架次，將減少約 18% 和 26%。

建築樓高四層，地面層為香園圍邊境管制站轉運站，M 層為公眾停車場，一樓則為出境層及過境公車上下客站，而二樓則為入境層。

## 配套設施

香園圍管制站所在地南部原為竹園村，為興建管制站而將竹園村遷至南邊近松園下。

由粉嶺公路直達香園圍管制站的連接路，名為香園圍公路（其中包括：龍山隧道、長山隧道），於 2013 年 1 月展開建造工程，於 2019 年完成，由粉嶺公路到達管制站的車程只需 9 分鐘。由於香園圍公路不經粉嶺市區，亦設有交流道連接沙頭角公路，有助於紓緩粉嶺、聯和墟的交通壓力。連接路的設計為每小時流量可以達到 3,700 架次，以雙線雙程行車。另外，由於香園圍管制站不屬禁區範圍，市民不需要申請禁區紙就可前往，因此管制站提供停車場及上下客設施以供駕駛者使用，為免停車場爆滿令駕駛者沒法泊車甚至泊在周邊道路，採取預約泊車服務。

另外，當局興建了一條人行地下道，連接管制站與管制站外的打鼓嶺 (松園下) 公車起訖站，以方便鄰近居民使用管制站來往深圳。市民可直接步行及騎自行車前往香園圍管制站過關，與其他口岸必須乘搭直通公車等跨境車輛過關的安排不同。

## 公共運輸

管制站大樓地下為香園圍邊境管制站轉運站，運輸署開辦三條公車綫，分別為經粉嶺到上水的 B7 線、經大埔到大圍的 B8 線，及經元朗到屯門的 B9 線。此外，部分往惠州、河源、梅州等城市和深圳東部（如小梅沙、大梅沙、南澳）的跨境公車，預計將取道蓮塘口岸／香園圍管制站，比取道皇崗口岸或沙頭角口岸可節省行車時間。在跨境交通方面，粵港兩地政府正在處理不同種類的跨境交通工具（包括跨境公車、跨境計程車、跨境私家車及跨境貨車）經新口岸往來粵港兩地的配額安排。

此外，香園圍管制站設有人行地下道連接管制站外的打鼓嶺（松園下）公車起訖站，旅客可在此乘搭九龍巴士 79K 線或新界區專線小巴 59K 線，而運輸署安排新界區專線小巴 59K 線營辦商開辦來往管制站及上水的短途服務新界區專線小巴 59S 線。

另外，亦有跨境公車公司開設來往香港各地的大巴服務。

## 爭議

### 工程問題

2019 年 10 月 21 日，《明報》報導建築署於 2018 年 8 月審核工程時，發現管制站內的連接橋有約 1520 粒螺絲帽在欠缺入貨紀錄的情況下已完成安裝。建築署指承建商禮頓建築的表現不理想，並發出警告信。土木工程師倪學仁指螺絲帽未經檢驗，不能確定是否合格。

### 環境影響

根據顧問公司的研究報告指出，工程有可能導致空氣、噪音及污水等環境影響，但只要採取適當的舒緩措施，有關的影響將會只達到可接受程度。不過，為迎接新口岸通車所帶來的車流，路政署於 2010 年決定擴闊吐露港公路一段長約 3.5 公里的路段，由三線雙程行車擴闊至四線雙程行車，但被環保團體批評砍伐過多樹木。

### 停車場營運問題

2023 年 2 月 11 日為香園圍管制站開通後首個周末，有大量駕駛者使用停車場，包括未經預約系統預約停車場預約車位的駕駛者，加上逾時停泊費用低廉，令停車場早上 10 時已爆滿，而停車場外出現等候使用停車場的車龍，亦令已預約的駕駛者無法使用停車場，引起立法會議員李梓敬及陳恆鑌批評。為應對香園圍管制站停車場停泊問題，2023 年 2 月 15 日，香港政府宣布推行優化設施，從 2 月 17 日起恢復停車場預約系統，停車場只接受經網上預約的車輛停泊，並從 2 月 24 日起大幅調高停車費用。

## 參見

* 蓮塘口岸
* 香園圍
* 香園圍公路

## 參考文獻

## 外部連結

* 蓮塘 / 香園圍口岸與相關工程
* 香園圍邊境管制站的本地公共運輸服務安排在香港公車大典上的條目