雙溪毛糯_-_加影線

**加影線**（英語：MRT Kajang Line，曾稱**雙溪毛糯－加影線**）是巴生谷第九條列車線路，也是繼格拉那再也線後第二條自動駕駛的列車系統。這條路線屬於陸路公共運輸委員會（SPAD）的大吉隆坡 / 巴生谷綜合運輸系統。路線編號為 9，而顏色則為綠色。

這也是是馬來西亞捷運公司計劃中的三條捷運線的首條路線。第一階段路線已於 2016 年 12 月 16 日開放，而第二階段則在 2017 年 7 月 17 日開放。而從國家博物館至加影的第二階段線路也於當地時間下午四時正式開通。而在同年 7 月 18 日，兩個階段的線路整合為一條，乘客可直接從雙溪毛糯搭乘列車前往加影。

## 背景

加影捷運線是巴生谷捷運系統計劃中的第一條線路，總價值約三十六億令吉。

這條線路的起點為位於吉隆坡西北端的桂莎白沙羅，途經吉隆坡市中心，終點為位於吉隆坡東南端，快速發展的加影市，估計將會為預計 120 萬的吉隆坡人口長廊提供服務。

從雙溪毛糯至士曼丹的雙加捷運第一階段已於 2016 年底投入運營，而從士曼丹到加影的第二階段將於 2017 年 7 月 17 日開始運作。

2006 年原先的加影線規劃是連接白沙羅和蕉賴的輕快鐵線路，總長 43 公里，並穿過吉隆坡市中心商業區。

後來政府決定將路線延長至雙溪毛糯和加影 5 公里。同時其系統也換成能容納更多人的捷運

這條線路由馬來西亞國家基建屬下的快捷通軌道（Rapid Rail）公司營運，並由其子公司馬來西亞捷運公司（MRT Corp.）所擁有，吉隆坡快捷通（Rapid KL）也是除機場鐵路（由吉隆坡機場快鐵）和通勤鐵路（由馬來亞鐵道）外其他公交系統的運營公司，合約期限長達 10 年。

## 路線資料

### 路線

加影線總長 51 公里，共有 31 個站，包括 7 個地下車站，地下隧道長 9.5 公里，建設工程是在 2011 年 7 月開始施工。
首階段即於 2016 年 12 月投入服務的 12 個捷運站，分別是包括雙溪毛糯、甘榜士拉瑪、桂莎白沙羅、桂莎中央、哥打白沙羅、蘇麗雅、珍珠白沙羅、萬達鎮、敦依斯邁花園、菲利歐白沙羅、白沙羅市中心及士曼丹。

捷運 1 號線從雙溪毛糯至加影，途經吉隆坡市中心時線路轉入地下。這條線路將會為巴生谷內預計 120 萬的吉隆坡人口長廊提供服務。根據捷運公司資料顯示，捷運列車共有四節車廂，可容納 1200 乘客，每天可載送超過四十萬名乘客，平均每 3.5 分鐘一次班次。

捷運列車也採用無人駕駛通訊式列車集中控制裝置（CBTC），每節車廂可容納 300 人，4 節車廂列車約 1,200 人。列車最高車速為 97 時公里，慢速則為 30 至 40 時公里。

#### 公眾展示後進行的修訂

在 2011 年 7 月 8 日捷運計劃正式啟動後，並在 2011 年 3 月至 5 月向公眾展示後，捷運公司對原本的建議路線進行了以下修改：-

* 35 個車站中將會建造 31 個車站，並保留 3 個未來車站。
  * 第一個未來車站為 RRI 站，位於甘榜士拉瑪站和桂莎白沙羅站之間。
  * 第二個未來車站為科技站，位於桂莎中央站和哥打白沙羅站之間。
  * 第三個未來車站為武吉加拉站，位於菲麗亞白沙羅站和白沙羅市中心站之間。
* 原計劃設立的 17 區站被取消。
* 因當地居民的強烈反對，敦依斯邁花園站的計劃位置移至距離原址 300 米的前加德士汽油站。
* 武吉免登東站和西站被合二為一，並遷移至現今的吉隆坡單軌武吉免登站下方，原名為武吉免登中心站（Bukit Bintang Central），現易名為『武吉免登』站。
* 停車轉乘服務從 13 個站點增加至 16 個。
* 親善花園站（Taman Mesra）被移除。
* 並調整了路線：
  * 將線路移至位於雙溪毛糯的馬來西亞橡膠研究院以迎接未來的發展。
  * 調整鄰近加影站的路線，以避免穿過市中心和加影體育場。

## 車站列表

以下是加影線的車站列表：

加影線共有 31 個站，包括 7 個位於 9.5 公里長的地下車站。**粗體**表示提供停車換乘。

## 使用列車

列車由西門子 / 中車浦鎮和 SMH 軌道聯合有限公司合作製造。列車模式為無人駕駛，每部列車共有四個車廂並可容納 1200 乘客。加影線列車是基於華沙地鐵 M1 的列車模型製造。

列車由兩個車輛段 ——（雙溪毛糯和加影）進行維修保養工作，分別位於靠近桂莎白沙羅站和雙溪哲尼站。

* * *

## 歷史

2010 年，馬來西亞政府宣布當局決定興建《巴生谷捷運系統》，該計劃屬於馬來西亞政府所推行的經濟轉型執行方案（ETP）底下其中一個國家主要經濟活動（NKEA），即《大吉隆坡啟動計劃》的兩個公共運輸項目之一。

馬來西亞政府預估，大吉隆坡／巴生谷地區的人口將在 2020 年突破 1000 萬人，因此需要一個可持續發展的綜合交通系統，而捷運計劃就是綜合交通系統的其中一部分。捷運系統的主要目的是增加使用公共運輸的人數、舒緩市區道路交通阻塞，以及減少民眾前往目的地的時間。

巴生河流域捷運系統被譽為馬來西亞有史以來最大型的基礎建設工程，計劃投資 366 億令吉興建 3 條高運量地鐵路線，線路總長度超過 150 公里，形成連接首都方圓 20 公里地區的軌道交通網絡，預計每天載送乘客量最高可達 200 萬人次；一號線為連接雙溪毛糯、哥打白沙羅、吉隆坡、蕉賴、加影的**雙溪毛糯－加影線**（MRT SBK Line）；二號線為連接雙溪毛糯、甲洞、吉隆坡、沙登、布城的雙溪毛糯－沙登－布城線（MRT SSP Line）；三號線則是連接吉隆坡市中心商業地帶的環狀線（MRT Circle Line）。

2011 年 7 月，《**雙溪毛糯－加影線**》正式動工，預計在 2017 年建成通車，以後從加影前往雙溪毛糯只需 80 分鐘，前往吉隆坡市中心只需 30 分鐘。

另外，《雙溪毛糯－沙登－布城線》的路線已經基本確定，目前規劃全長 52.2 公里及設有 36 個車站，該線預料最快在 2015 年底動工，至 2021 年完成第一期工程。

而《環狀線》的初步路線圖已有雛型，完成規劃後將呈交馬來西亞聯聯邦政府和地方政府審議。

### 年表

* 2006 年 8 月－馬來西亞政府宣布將計劃撥款 100 億令吉用於改善和擴大巴生谷的公共運輸網絡，並提出建造銜接哥打白沙羅和蕉賴的輕快鐵系統。據報導，這條線路將經過吉隆坡，總長約 30 公里。而這項計劃加上當時的格拉那再也線和安邦線延長計劃的總成本估計為 70 億令吉。
* 2007 年 7 月－馬來西亞交通部批准興建新線路的計劃，並在這之後帶上國會以獲得批准。 當時政府宣稱該線路可在 2012 年完工。然而該線路平均建設期為三至四年，卻沒在 2008 年底之前開始施工。
* 2008 年 6 月－根據消息指出，這條線將會有 30 個車站，並途經白沙羅、吉隆坡市中心的商業區和蕉賴等人口稠密地區，總長 40 公里。該線路的成本估計為 40-50 億令吉，其中大部分都是高架車站。
* 2008 年 9 月－根據消息指出，從十五碑至武吉免登之間的軌道都位於地下，總長 5.9 公里，至於地下車站數量則沒有公布。同時，這條線路據說將總長 42 公里，共有 32 個車站，並將會是捷運（MRT），原因在於顧慮到此系統將能服務周邊 878,000 的人口。根據消息指出，線路詳情則將於 2009 年第二季度公布。
* 2008 年 12 月－The Edge 日報透露該線路將會在 2014 年完工，然而時任交通部長翁詩傑卻拒絕透露任何詳情。
* 2009 年 5 月－The Edge 日報透露政府將會公開對格拉那再也線和安邦線的延長工程的投標，但並未公開任何關於哥打白沙羅－蕉賴線的消息。
* 2009 年 9 月－國家基建管理層總監拿督依德羅斯莫哈莫（Idrose Mohamed）雖然沒有提供任何進一步的細節，但他也說新線可能會比早先宣布的哥打白沙羅線路更長。據悉北端終點站將會從哥打白沙羅延伸至雙溪毛糯。
* 2010 年 4 月－The Edge 日報透露該線路目前正在進行研究關於再延長該線路 16 公里的可行性，並分別從哥打白沙羅延伸 3 公里至雙溪毛糯和從蕉賴延伸 9 公里至加影，同時也建議建立從百樂鎮（Damansara Utama）至格拉那再也，總長 4 公里的支線。這使得該線路長度將會達到 59 公里。
* 2010 年 6 月－在第十大馬計劃的制定期間，納吉宣布，政府正在考慮馬礦業－金務大（MMC Gamuda）公司的 360 億令吉巴生谷捷運提案。雖然路線的具體細節尚未公布，但據悉巴生谷捷運將由由 3 條線組成，其中一條與哥打白沙羅－蕉賴線一致。當時還不確定這個新的捷運計劃將會取代原來的哥打白沙羅－蕉賴線的建議。雖然捷運計劃普遍受到支持，但公共運輸發展的觀察員和大眾對巴生谷捷運發展缺乏實際的進展而越來越感到失望，因政府不斷公布詳情，但卻沒有任何工作跡象。
* 2010 年 12 月－首相宣布捷運工程已獲內閣通過，而第一條從雙溪毛糯至加影的線路將在 2011 年 11 月開工。政府已任命馬礦業－金務大（MMC Gamuda）聯營私人有限公司作為該計劃的合作夥伴，同時將擔任計劃管理公司。整個計劃將分為九個配套向公眾公開招標。其中 10 公里的線路將在地下 50 公里處。除了隧道工程（最昂貴的部分）外，馬礦業－金務大被禁止招標其他計劃工程。該計劃將建造 60 公里的線路和 35 個新車站。
* 2011 年 2 月 14 日－陸路公共運輸委員會（SPAD）開始在各地方政府辦事處和國家基建總部開始了為期 3 個月的公開展示，以獲得公眾的意見、投訴和建議。
* 2011 年 7 月 8 日－首相正式宣布啟動該計劃。而原先線路在經過調整後總長為 51 公里並將有 31 個車站，同時其中 16 個車站提供停車轉乘服務。
* 2011 年 8 月 17 日－政府宣布成立屬於財政部的新公司，由國家基建管理。新公司馬來西亞捷運公司將是該計劃的所有者，並在 2011 年 9 月 1 日正式接管國家基建的職責。成立這家公司的目的是確保計劃能夠及時進行和更集中地完成計劃。
* 2011 年 10 月 21 日－捷運公司選出 5 家公司進行地下工程招標，其中包括馬礦業－金務大合資企業、中國水電建設集團、現代－Gadang-Chengal Jaya 合資企業、日本大成建設和中國中鐵集團。
* 2011 年 11 月 1 日－位於中央藝術坊附近的巴生巴士總站（Bus Stand Klang）停止運營並將被拆除，以為新的地下捷運站鋪路。
* 2012 年 1 月 26 日－捷運公司宣布頒發雙加捷運的首兩項土建工程建設合同。怡保工程有限公司（IJM）以 9.47 億令吉的價格被委任為 V5 的承包商（從位於蕉賴 3 哩路的南部高架軌道部分的延伸至鳳凰廣場），而阿末扎基私人有限公司則以 6.76 億令吉的價格被任命為 V6 的承包商（從鳳凰廣場至胡先翁鎮延伸）。
* 2012 年 3 月 8 日－捷運公司宣布共 28 家公司向 6 個系統工程配套提出申請。
* 2012 年 3 月 20 日－捷運公司宣布馬礦業金務大將是雙溪毛糯－加影線地下工程的承包商。該合同包括建設七個地下車站和 9.5 公里地下線路的隧道，合同總價值 82 億令吉。
* 2012 年 8 月 1 日－捷運公司宣布該計劃現正處於施工階段。
* 2012 年 12 月－捷運公司宣布該計劃將不會超過 230 億令吉，並最快在 2017 年 7 月完工。同時首相也宣布捷運第一階段可在 2016 年年尾完工。
* 2013 年 5 月 30 日－雙加捷運的隧道挖掘工程由世界上第一台可變密度隧道掘進機開始挖掘。馬來西亞首相在葛京工地啟動了隧道掘進工程。隨後，七台隧道掘進機分別啟用以建造列車隧道。
* 2014 年 6 月 29 日－首兩輛列車車身抵達雪蘭莪州巴生港西港。列車將在位於烏魯雪蘭莪縣叻思的列車組裝廠進行組裝，這也是馬來西亞國內首個捷運列車組裝廠。而巴生谷捷運項目的專用工廠由 SMH 軌道有限公司獨資經營。SMH 軌道與西門子公司（Siemens AG）和西門子馬來西亞（Siemens Malaysia）為聯營夥伴。兩輛列車車廂抵達西港後，即立即組裝列車。組裝一列列車的時間約為 30 天。該組裝廠共有兩條裝配線，允許同時組裝四列火車組的工作。
* 2014 年 11 月 30 日－其他 14 輛列車車身抵達。
* 2016 年 9 月 2 日－首相體驗其首次搭乘從士曼丹站至菲麗亞白沙羅站的捷運列車，並在兩站稍微停留。
* 2016 年 12 月 16 日－雙加捷運第一階段正式開通。
* 2016 年 12 月 18 日－捷運公司宣布雙加捷運的總建造費用為 210 億。
* 2017 年 6 月 8 日－首相正式公布雙加捷運第二階段將於 7 月 17 日開通。
* 2017 年 7 月 17 日－雙加捷運第二階段線路全面開通。
* 2020 年 4 月 16 日－馬來西亞捷運公司官網正式將線路定名為 "加影線"，因 2 號線開通後該兩個捷運路線的北端終點站為桂莎白沙羅站，而雙溪毛糯站不再是本線的終點站之一。
* 2021 年 10 月 9 日－因布城線的第一階段工程進度已完成了 99.9%，為了在開通前進行最後遷移工程雙溪毛糯站至桂莎白沙羅站將於 2021 年 10 月 9 日暫時關閉至布城線開通為止，期間本線的北端終點站暫時為桂莎中央站。
* 2022 年 6 月 16 日－配合布城線第一階段的開通，桂莎白沙羅站以北端終點站的身份重啟。同時，甘榜士拉瑪站，雙溪毛糯站於當日正式併入布城線。桂莎白沙羅站亦成為兩線轉乘站。

## 參見

* 馬來西亞國家基建
  * 快捷通巴士
  * 快捷通軌道
    * 吉隆坡快捷通
* 馬來西亞捷運公司
* 隆新高鐵
* 陸路公共運輸委員會（SPAD）
* 馬來西亞鐵路運輸
* 龐巴迪 CITYFLO 650 型自動列車行控系統

## 注釋

## 參考

## 外部連結

* 馬來西亞捷運公司官方網站（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 快捷通（馬來西亞基建）官方網站（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 陸路公共運輸委員會官方網站
* 馬礦業－金務大（MMC Gamuda）上有關捷運隧道工程的資訊（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）

### 捷運官網內鏈

* 捷運新聞（擁有中文版，部分譯名可能有誤）（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 使用代幣的車費列表（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 使用捷運卡的車費列表（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）