長崎新幹線

**西九州新幹線**（日語：西九州新幹線／にしきゅうしゅうしんかんせん _Nishi-Kyūshū Shinkansen_ \*/?），又被稱為**長崎新幹線**，是一條連結博多站至長崎站，屬於九州旅客鐵道（JR 九州）的高速鐵路線（新幹線）。

## 概要

西九州新幹線原稱九州新幹線西九州線（長崎線），亦被俗稱為長崎新幹線。這條線計畫會連結位於九州北部的福岡市（博多車站）與位於九州西部的長崎市（長崎車站）兩大都會區，途中會經過位於九州中部的另一都會區佐賀市（佐賀車站），當中武雄溫泉－諫早段和諫早－長崎段已經分別在 2008 年和 2012 年開始建設，並已在 2022 年 9 月 23 日通車，而博多至新鳥栖會經過現有的九州新幹線鹿兒島線。然而，新鳥栖至武雄溫泉一段因佐賀縣不願增加建設經費負擔，仍未決定好建造方法，當中包括標準新幹線（長崎縣方面支持此方案）、迷你新幹線（單軌和雙軌，佐賀縣可接受此方案）和軌距可變列車（已放棄），而因此讓西九州新幹線成為目前唯一與其他新幹線路網不相連的新幹線路線。

## 名稱・稱呼

下表顯示了維護計劃中的路線名稱與乘客信息中實際使用的路線名稱之間的關係。

## 歷史

* 1967 年 7 月：日本國鐵發表全國新幹線網絡構想。
* 1969 年 5 月：決定新全國總合開發計劃。
* 1970 年 5 月：成立全國新幹線鐵道整備法。
* 1972 年 7 月：決定基本計劃（福岡市 - 長崎市之間）。
* 1973 年 11 月：決定整備計劃。
* 1982 年 9 月：因應國鐵擴大中的財政赤字內閣會議決定凍結建設。
* 1987 年
  * 1 月：內閣會議解除凍結建設決定。
  * 4 月 1 日：國鐵分割民營化。
* 1989 年 1 月：訂定舊財源計劃。
* 1996 年 12 月：訂定新財源計劃。
* 1997 年 5 月：修訂國家新幹線鐵路改善法（財政資源計劃通過審查）。
* 1998 年 1 月 21 日：政府 / 執政黨宣布整備新幹線審查委員會的審查結果，並確認九州新幹線（博多至長崎）將會以標準新幹線的形式建造。武雄溫泉至新大村站（暫定名稱）亦公佈了每個站之間的路線，並開展環境影響評價，也開始長崎站的調查。
* 1999 年 9 月：聯合政府執政黨提出了建設審查。由於鹿兒島路線的分支站將會改至新鳥栖站興建，而武雄溫泉至新大村站建造時間較早，以 15 年後作為施工開始的目標，包括對使用無軌列車的研究。
* 2003 年 12 月：政府 / 執政黨關於處理整備新幹線的協議。
* 2005 年 9 月：名稱從九州新幹線長崎線的改為**九州新幹線西九州線（長崎線）** 。
* 2006 年
  * 7 月 17 日：九州新幹線西九州線地域聯絡委員會成立。
  * 7 月 19 日：新幹線利用地區開發財團成立。
* 2007 年
  * 1 月 23 日：九州新幹線利用情況佐賀縣議會成立。
  * 12 月 14 日：政府和執政黨發展新幹線審查委員會。
  * 12 月 21 日：2008 年預算財政部發出初稿。建造長崎線大約為數 10 億日元。
* 2008 年
  * 3 月 5 日：政府和執政黨確認標準新幹線委員會九州新幹線長崎（西九州）路線的施工條件到位 。
  * 3 月 19 日：鐵路建設，運輸和技術機制部批准了九州新幹線長崎（西九州）線武雄溫泉至諫早之間開始建設（第 1 部分）。
  * 4 月 28 日：九州新幹線長崎（西九州）線武雄溫泉至諫早開始動工，在佐賀縣嬉野市舉行動工儀式。完結後，諫早市也開始舉行動工儀式。
* 2010 年
  * 4 月 1 日：JR 九州新幹線部門啟動。
  * 8 月：舉行標準新幹線問題的審議，繼續詳細考慮實踐肥前山口至武雄溫泉之間的處理和軌距可變的單軌列車或無軌列車。
  * 12 月：召開了標準新幹線問題討論會，並決定進一步研究 8 月份討論會上決定的每條線路的問題。
* 2012 年
  * 6 月 29 日：基礎設施和交通運輸鐵路建設，運輸和技術機制部批准了長崎的建設方案（第 1 部分），長崎線（西九州）將以部由全標準新幹線模式運行，並將會在 2022 年年中通車。
  * 8 月 18 日：長崎（西九州）線諫早至長崎開始動工。動工儀式在長崎市舉行。
* 2013 年 4 月 1 日：九州新幹線長崎線建設局辦事處開放（同月 12 日開幕儀式）。
* 2014 年
  * 4 月 20 日，在熊本市的 JR 九州熊本總合車輛所，公開並開始行走試驗第三代的軌距可變列車試驗車（FGT-9001、FGT-9002、FGT-9003、FGT-9004，四輛編組），原定在 2022 年九州新幹線長崎線通車時使用。
  * 8 月 1 日：武雄溫泉至嬉野溫泉（暫定名稱）中間的大草野隧道（全長 535 米）・宇土手隧道（全長 80 米）和橋梁舉行動工儀式。
  * 12 月 24 日：用於推力軸承叔測試的軌距可變列車，滑動軸承和軸的接觸部分被確認出現微細磨痕，並暫停所述車輛的三模式耐久運行試驗 。
* 2017 年
  * 5 月 19 日：土地、基礎設施、交通運輸鐵路建設、運輸和技術機構部批准長崎（西九州）線武雄溫泉至長崎的建設方案（第 2 部分）。建設費變更為約 5009 億日元。
  * 7 月 25 日，JR 九州放棄在長崎新幹線上使用可變軌距列車。
* 2018 年 7 月 19 日：執政黨審查委員會宣佈，正式廢棄引入可變軌距列車的方案。
* 2019 年
  * 4 月 19 日：佐賀縣知事表示反對以標準新幹線形式興建武雄溫泉至新鳥栖區段，更表示「短時間內不可能解決規格問題」，以求減輕縣政府財政負擔。
  * 6 月 22 日：佐賀縣議員舉行集會，要求盡快以標準新幹線形式興建武雄溫泉至新鳥栖區段，藉此振興該縣經濟。
  * 6 月，全線土木工程進度為 84%。而在 2019 年 4 月 - 6 月間，訊號系統、接觸網及相關供電設施工程亦陸續開標，預計 2022 年 3 月完成。
  * 7 月 9 日：位於諫早市內的久山隧道貫通。
  * 9 月，全線土木工程進度達 90%，僅餘六條隧道未貫通。
* 2020 年
  * 9 月尾，除車站外全線土木工程均已完成。
  * 10 月 28 日：宣布使用 N700S 系列車，且列車將繼承目前為特急的鷗號名稱。
* 2021 年
  * 4 月 28 日：路線決定稱為**西九州新幹線**。
  * 12 月 23 日：公佈列車樣子。
* 2022 年
  * 1 月 6 日：首列西九州新幹線專用的 N700S 列車以駁船從山口縣的工廠啟運，同月 8 日抵達長崎縣川棚町的港口，再以陸運運到大村車輛基地。
  * 9 月 23 日：西九州新幹線武雄溫泉至長崎之間開業。

### 未來計畫

## 路線資料

* 營業主體：九州旅客鐵道（JR 九州）
* 建設主體：獨立行政法人鐵道建設・運輸設施整備支援機構
* 實際距離：武雄溫泉站－長崎站間 66.0 公里
* 軌距：1,435 毫米（標準軌）
* 站數：5 個（包括起終點站）
  * 當中有新幹線單獨站 1 個（嬉野溫泉站）
* 複線路段：全線複線
* 電氣化路段：全線（交流電 25,000 V、60 Hz，高架電車線）
* 最高速度：260 公里 / 小時
* 保安裝置：ATC、車內信號式
  * KS-ATC：（武雄溫泉 - 長崎）
* 道床：（待補充）
* 高架電車線吊架方式
  * （待補充）
* 車輛基地：大村車輛基地（新大村）
* 運轉指令所：博多總合指令中心（新幹線總合指令室）
* 列車運行管理系統：九州新幹線指令系統（SIRIUS）

 

## 車站列表

### 已通車路段

* 武雄溫泉至長崎於 2022 年（令和 4 年）9 月 23 日通車。
* 接續路線只記載該站接續路線（正式路線名）。運行系統參見各站條目。

### 計畫中路段

新鳥栖至武雄溫泉一段仍未決定好建造方法和走線。2018 年 3 月 30 日，土地、基礎設施和運輸部召開會議，以成本、投資效果、借貸盈利等方面討論，得到以下 3 個方案的比較結果：

2018 年 7 月 19 日，執政黨審查委員會宣佈正式廢棄引入可變軌距列車的方案。

### 各站構造

## 使用車輛

**N700S 系**

## 營運模式

### 列車車種

**「海鷗」（かもめ，Kamome）■**

### 時刻表與停靠站

#### 2022 年 9 月 23 日起

 

## 關連項目

* 日本鐵路線列表
* 日本鐵路車站列表
* 新幹線
* 九州旅客鐵道
* 九州新幹線 (整備新幹線)
* 九州新幹線

## 參考資料

### 文獻來源

### 註解

## 外部連結

* （日語）九州！直結！新幹線（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* （日語）九州新幹線「燕」號（屬 JR 九州官方網站一部份）
* （日語）九州新幹線西九州線（長崎線）網頁（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）（長崎縣官方網站）