萬大樹林線

**萬大 - 中和 - 樹林線**，簡稱**萬大樹林線**，為臺北捷運一條中運量系統路線，第一期簡稱**萬大線**、**萬大中和線**，正在興建中；第二期簡稱**樹林線**、**新北樹林線**，已完成細部設計。臺北市政府規劃萬大線並延伸服務雙和地區、新北市政府規劃樹林捷運建設計畫，兩條獨立路線規劃成果分別提送審查，經中華民國交通部發函指示臺北市政府捷運工程局將樹林捷運併入萬大線辦理，合稱萬大 - 中和 - 樹林線，將之串連以提供萬大 - 土城 - 樹林間的捷運服務。在臺北市中正區中正紀念堂站可與淡水信義線及松山新店線轉乘，在新北市中和區中和站與環狀線轉乘，在新北市土城區土城站可與板南線轉乘，在新北市新莊區迴龍站可與中和新蘆線站內轉乘、規劃中的桃園捷運棕線站外轉乘。全線通車後將形成一條半環線。

## 路線

### 第一期（萬大線）

由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，至保順路、保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及設一支線車站臨莒光路，全長約 9.5 公里，共設九座地下車站及一座機廠。目前共有中正紀念堂站、植物園站、廈安站、加蚋站、永和永平國小站、中和站、連城錦和站、中和高中站和莒光站。

本段路線即為臺北市政府規劃之「萬大地區設置捷運系統可行性研究」，且於台北端曾有四種路線規劃，甲案自龍山寺站出發，行經西園路、西藏路、萬大路、富民街至中和地區，設置三站；乙案自中正紀念堂站出發，行經南海路、西藏路、萬大路、富民街至中和地區，設置四站；丙案自龍山寺站出發，行經西園路、東園街、萬大路、富民街至中和地區，設置三站；丁案自中正紀念堂站出發，行經南海路、青年路至中和地區，設置三站。經評估後，決定採乙案。

### 第二期（樹林線）

第二期路線於明德路口附近爬升為高架後，續沿金城路並跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運迴龍站相接。總路線之全長 22.1 公里。曾有四種規劃連接至新莊線迴龍站，甲案為土城線亞東醫院站、乙案為三鶯線陶瓷老街站、丙案為板橋車站、丁案為於連城路上連接萬大線。經評估後，決定採丁案。

## 歷史

* 2002 年
  * 3 月：臺北市政府捷運工程局完成「萬大地區設置捷運系統可行性分析報告」。
  * 12 月：臺北縣政府完成「樹林地區規劃捷運系統可行性研究報告」。
* 2004 年
  * 6 月：開始進行萬大 - 中和 - 樹林地區捷運系統走廊研究規劃。
* 2005 年
  * 5 月 18 日：規劃案在萬華區路段僅辦理一次公聽會。
* 2006 年
  * 1 月 2 日：規劃案期末報告書初稿審查會議結論－輕軌捷運系統，總經費 561 億元。
  * 3 月 16 日：承辦單位到萬華區公所簡報說明－輕軌捷運系統，總經費 561 億元。
  * 4 月：報告書製作完成，改為中運量捷運系統，總經費 729 億元。
  * 5 月 18 日：行政首長到萬華區政說明會，新聞稿發佈－預計下週提報交通部核定，並建議採獨立路權的輕軌捷運系統，總經費 561 億元。
  * 5 月 24 日：規劃案報告書提報交通部核定，建議採用中運量捷運系統，總經費 729 億元。
  * 9 月 14 日：交通部函復臺北市政府捷運工程局審查意見。
* 2007 年
  * 11 月 19 日：臺北市政府捷運工程局才補充說明回覆交通部。
  * 12 月 21 日：捷運局補正資料送行政院環境保護署。
* 2008 年
  * 1 月 14 日：環保署召開第二次初審會議，會議決議須就環評委員及相關單位所提意見補充修正後再提送環保署進行第三次審查。
  * 1 月 31 日：交通部函送第二次規劃報告審查意見，捷運局刻正修正資料，俟完成後將再報請交通部審議。
  * 4 月 28 日：臺北市政府捷運工程局完成環評補正資料提送環保署。
  * 5 月 12 日：環保署召開專案小組第三次初審會議，會中決議俟捷運局提送補正資料後，逕提大會審議。
  * 6 月 12 日：臺北市政府捷運工程局依交通部第二次審查意見，予以回復說明。
  * 6 月 16 日：臺北市政府捷運工程局依第三次環評初審會議審查意見，完成資料補正，並提供送環保署審查。
  * 7 月 2 日：本案環境影響說明書於環保署環境影響評估審查委員會第 168 次會議有條件通過。
  * 8 月 19 日：交通部函送第三次規劃報告審查意見予臺北市政府捷運工程局，該部認為應補行可行性研究報告書報核程序後，再循序陳報綜合規劃報告。
* 2009 年
  * 4 月 30 日：交通部召會審查，臺北市政府捷運工程局依審查意見修正後，於 2009 年 5 月 8 日陳報交通部。
  * 5 月 15 日：交通部核轉行政院審議，建議採用中運量捷運系統，總經費 898.59 億元。
  * 12 月 7 日：行政院經濟建設委員會「原則同意」萬大線，第一期工程為中正紀念堂－莒光（金城機廠），長約 9.5 公里，將設九個地下車站與一座機廠，預計在 2018 年通車，為台北捷運第二期新建路線，完成將達成 167.4 公里、42 站，將依程序將提報行政院正式核定「原則同意」。
  * 12 月 24 日：行政院經建會以最速件提報行政院秘書長林中森審核。
* 2010 年
  * 2 月 12 日：行政院核定本計畫案「總經費 898.59 億元」。
* 2011 年
  * 1 月 3 日：捷運工程局土建處發文字號：100.01.03 北市捷土字第 09934210900 號 / 土建主體工程分為 4 個區段標，預計於 101 年底陸續進行招標作業。
  * 5 月 2 日：交通部部長毛治國說，已經與相關單位達成共識，萬大線可望在今年八月提前動工；而新北市政府交通局也當場宣布，將萬大線第二階段規畫案提早到明年初送交通部核准，希望兩個階段能夠一起通車。
  * 5 月 18 日：交通部長毛治國與立法院交通委員會 5 月 17 日到樹林、鶯歌地區，毛治國當場允諾捷運中和至樹林段提前自 2011 年 8 月動工。
  * 9 月 14 日：新北市政府與臺北市政府捷運工程局在中和區召開捷運萬大線都市計畫變更說明會。
  * 11 月 24 日：第二期工程，新北市政府也於 101 年試編預算將積極趕辦財務修正，期能儘早完工通車。
  * 11 月 25 日：捷運萬大 - 中和 - 樹林線第一期工程簽約暨先期工程動土典禮臺北市萬華區於萬大路底華中河濱公園（華中橋下）台北市政府捷運工程局在中正區召開第一場都市計畫變更說明會。
* 2012 年
  * 5 月：捷運工程局召開第一期工程車站命名評審小組會議。
  * 萬大線先期工程動工（植栽移植）
  * 主體工程細部設計
  * 2012 年 9 月 24 日施工最新進度說明。
* 2013 年
  * 萬大線先期工程動工中（植栽移植）。
  * 主體工程細部設計。
  * 12 月 31 日：闢駛臺北捷運萬大樹林線先導公車開始行駛，由三重客運負責營運。
* 2014 年
  * 10 月 28 日：LG06 站（中和站）動工。
  * 11 月 8 日：LG02 站（植物園站）動工。
* 2015 年
  * 6 月 3 日－6 月 9 日：LG07 站（連城錦和站）、LG08 站（中和高中站）公開閱覽文件。
  * 7 月 1 日：LG07 站（連城錦和站）、LG08 站（中和高中站）公開招標文件，於 8 月 21 日開標。
  * 8 月 11 日－8 月 17 日：LG05 站（永和永平國小站）公開閱覽文件。
  * 8 月 31 日：LG07 站（連城錦和站）、LG08 站（中和高中站）決標，由皇昌營造得標，工程包括兩座地下車站、4 段潛盾隧道、2 段明挖覆蓋隧道，預定 10 月動工。
  * 10 月 2 日：LG05 站（永和永平國小站）公開招標文件，於 11 月 11 日開標。
  * 11 月 11 日：LG05 站（永和永平國小站）決標，由榮工工程得標，工程包括一座長 210 公尺地下 3 層車站、2 段長 1389 公尺潛盾隧道。
  * 11 月 20 日：LG07 站（連城錦和站）、LG08 站（中和高中站）動工。
  * 12 月 28 日：LG05 站（永和永平國小站）動工。
* 2016 年
  * 7 月 22 日－7 月 29 日：LG04 站（加蚋站）公開閱覽文件。
  * 8 月 2 日－8 月 8 日：LG01 站（中正紀念堂站）、LG03 站（廈安站）公開閱覽文件。
  * 11 月 8 日：捷運萬大線台北市區 CQ850A 區段標 29 億 4,500 萬元順利決標，由大陸工程股份有限公司得標，位於東園街與長泰街間的 LG04 車站，以及 LG04 站至 LG05 站（不含）間的上下行潛盾隧道。潛盾隧道從 LG04 站北側起，沿萬大路直行左轉穿越臺北漁市、第一果菜批發市場及新店溪後經新北市永和區保順路至保生路之 LG05 站；上行隧道長度 1,716 公尺，下行隧道長度 1,701 公尺，合計 3,417 公尺。
  * LG04 車站為地下三層車站，有三個出入口及一個連通道。其中 B 出入口位於東園國小共構大樓內，完工後可方便小朋友進出校園；A、C 出入口分別在天主教玫瑰堂與東園街土地開發大樓內，可從萬大路東、西兩側進出車站；並在東園街長泰街增設出入口的連通道，2017 年 1 月開工，工期七年四個月。
  * 11 月 23 日：捷運萬大線土建工程 CQ840 區段標順利決標，由大陸工程股份有限公司以 56 億元得標，本標是萬大線臺北市區段最後決標的土建工程，2017 年 2 月開工，工期八年。CQ840 區段標工程範圍長約 1.6 公里，包括兩座車站－LG01 站和 LG03，一段橫渡線、一段中央避車線及二段潛盾隧道。
  * LG01 車站在靠近羅斯福路一段之南海路地下，本站可與捷運中正紀念堂站以地下連通道銜接轉乘，位址下方有直徑 1.65 公尺的自來水管，是供給三重、新莊等地區五十萬戶用水的重要管線，需以不斷水制水閥特殊工法施做；南海路與南昌路另有 161KV 及 69KV 台電特高壓管線交會，整體工作環境非常艱困。
  * LG03 車站所在的西藏路，下方有 5 公尺 ×3.1 公尺雙孔大型雨水下水道箱涵；中央避車線在萬大路下方有 1.8 公尺 ×2.1 公尺的雨水排水箱涵，因西藏路與萬大路路幅小，無法一次遷移至開挖區外，且皆須在不縮減原排水斷面原則下，及僅能於每年非防汛期施工，交通維持及施工過程極為繁雜。
  * 此外，本工區沿線道路狹小（南海路含退縮騎樓僅 20 公尺、西藏路 30 公尺、萬大路 25 公尺），連續壁緊貼兩旁建物的建築線且是老舊社區，民生管線（電力、電信、自來水、瓦斯）配置複雜交錯，協調管理工作繁多。
* 2017 年
  * 2 月 12 日：LG03 站（廈安站）、LG04 站（加蚋站）動工
  * 7 月 11 日：台北市政府捷運工程局發布萬大線第一期站名新聞稿。
  * 10 月 6 日：捷運萬大線 CQ870 標決標，由達欣工程股份有限公司得標，本標包含土建標 CQ871 標金城機廠及 CQ872B 標軌道段及莒光站站體，另外包含第一期工程全線電梯電扶梯、連城路及機廠內水電環控。
* 2018 年
  * 10 月 17 日：行政院核定第二階段財務計畫。
* 2021 年
  * 4 月 20 日：開放電聯車設計方案票選，共有 6 款，分別為「熱情活力」、「勇往直前」、「寧靜自在」、「從容不迫」、「朝氣蓬勃」、「成熟穩重」。
  * 5 月 27 日：票選結果出爐，以「朝氣蓬勃」勝出。
  * 7 月 5 日：捷運萬大線新北市區段第一條潛盾隧道貫通。
  * 8 月 11 日：捷運萬大線台北市區段第一條潛盾隧道貫通。
* 2022 年
  * 8 月 24 日：第二階段土建標 CQ890 區段標樹林段順利決標，由遠揚營造得標，工程包括 8 座高架車站（LG14 站至 LG21 站），全長 6.6 公里。
  * 9 月 8 日：捷運萬大線跨雙北市新店溪長潛盾隧道下行線貫通。
  * 9 月 19 日：第二階段土建標 CQ890 區段標樹林段簽約完成
  * 10 月 14 日：第二階段土建標 CQ890 區段標樹林段正式動工。

### 預定時程

* 2023 年 12 月 31 日：第一輛電聯車預計出廠運抵台灣。
* 2025 年 12 月 31 日：預定萬大 - 中和 - 樹林線第一期工程實質完工。通車為 2026 年 6 月。
* 2028 年 12 月 31 日：預定萬大 - 中和 - 樹林線第二期工程實質完工。通車未定。

## 工程概述

萬大線分為兩期工程，第一期工程為 LG01-LG08A，目前分為七個土建標，各標範圍及施工進度如下：

### 第一期工程

### 工程進度

興建中路線的預定時程，2023 年 1 月 31 日更新。進度依臺北市政府捷運工程局發布為準：

#### 機電系統工程

由法國商阿爾斯通得標機電系統

（臺北市政府捷運工程局資料更新至 2017 年 7 月 24 日）

#### 施工標

（行政院公共工程委員會更新至 2023 年 1 月底）

### 第二期工程

第二期工程目前正在細部設計中，台北市政府為地方主管機關，經費由中央政府和新北市政府共同負擔，總工程經費約 558.81 億，目前計畫已經於 2017 年 1 月 26 日提送至交通部審議，刻正由交通部高速鐵路工程局會同相關單位進行書面審查作業。
第二期路線位於新北市轄內，目前已經展開都市計畫變更及基本設計招標作業，修正計畫俟召開台北市與新北市推動會議取得共識後，循序提報中央政府審議。2018 年 5 月 2 日，交通部併入前瞻基礎建設計畫第二期特別軌道預算。

#### 施工標

（行政院公共工程委員會更新至 2023 年 1 月底）

## 車站

## 使用車輛

萬大 - 中和 - 樹林線完工通車後，將使用法國阿爾斯通製中運量大都會列車，每列 4 節車廂，總共 35 列，採全自動無人駕駛模式運轉。

### 沿革

2018 年 7 月 10 日，由得標廠商阿爾斯通在官網公布其大都會列車造型設計草案，然而被網友戲稱這像「削鉛筆機」，不過捷運工程局在當時表示尚未定案；而後在 2021 年 4 月 20 日公布萬大中和樹林線的列車外觀設計及 6 種塗裝主題並開放大眾票選，並於同年 5 月 27 日正式發表「朝氣蓬勃」外觀塗裝設計。

## 意外事故

在萬大線第一階段興建時，曾先後在 2021 年 9 月 28 日、2022 年 7 月 13 日以及 2023 年 4 月 6 日進行設備拆解作業時發生工安意外，有的是因為潛盾機而造成頭部重創，也有的是意外從鷹架墜落，不幸的是，這些工安意外皆斷送工人的生命。

## 註釋

## 參考資料

## 外部連結

* 臺北大眾捷運股份有限公司 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）