臺北鐵路地下化

**臺北鐵路地下化專案**是指台鐵縱貫線臺北市區路段（橫跨臺北市與新北市）進行地下化的一系列工程，為臺鐵地下化計畫的一部分，也是台鐵西部幹線在戰後最早規劃及完成的路線改善計畫，共分四期實施，自 1983 年開始動工、至 2011 年工程大致完成並全面通車，自此臺北市均無地面上平交道及城際鐵路行駛，轉向地面下行駛。該專案也包括同步施作與台鐵縱貫線共用路廊的台灣高速鐵路臺北路段。總工程經費為新臺幣 1,741 億元。

## 沿革

早期台鐵縱貫線在臺北市區的路段均為平面設計，以平交道與市區道路交叉。隨著戰後臺灣經濟逐漸發展，使身為臺灣政經中心的臺北都會區交通運量日漸增加，但原有以平面鐵路軌道行經的縱貫線鐵路，與市區道路形成多處平交道，成為都市交通運輸的重大阻礙。雖然臺北東區大部分的平交道陸續以公路陸橋跨越鐵路的方式改為立體交叉，但西區限於道路寬度而無法將平交道全部改建為立體交叉，尤其是位於西門町與臺北城內地區之間的中華路，因而導致臺北西區的交通堵塞問題日趨嚴重。

早於臺灣日治時代中期，即有臺北市區鐵路高架化之規畫，但因第二次世界大戰爆發、以及臺灣戰後時期仍然處於軍事統治的政經情勢而無法執行。為根除此問題，1979 年奉行政院臺六十八交字第七四七九號函核定將臺北市區之鐵路地下化，並由中華民國交通部於 1983 年 7 月成立「交通部臺北市區地下鐵路工程處」（後改制為交通部鐵路改建工程局）著手規劃該專案。當時臺鐵為臺灣省政府之省營事業，但該專案由中央政府跳過省之層級直接執行，由此可見中央政府對於改善臺北交通的重視。

工程主體為縱貫線南港－板橋間路段改建為可容納四線路軌、以及部分與臺北捷運共構之地下隧道，並同時供台鐵與高鐵使用。另外配合鐵路地下化，將原位於華山的臺北鐵路貨運站，先遷至南港、再遷至五堵貨場；原位於臺北車站站區內的客運列車調車場，則遷出與分拆為西部幹線專用（臺北→南港→七堵）以及東部幹線專用（臺北→板橋→樹林）。

目前台鐵的部分已全線地下化，高鐵台北－南港間路段也已通車營運，目前剩餘高鐵南港－汐止基地間路段擱置中。

## 專案內容

臺北鐵路地下化依運作起始時間排列，共分為 4 個專案。

1. 臺北車站鐵路地下化工程（無官方簡稱）
2. 鐵路地下化東延松山工程專案（簡稱松山專案）
3. 萬華板橋地區鐵路地下化工程專案（簡稱萬板專案）
4. 松山南港鐵路地下化工程專案（簡稱南港專案）

### 臺北車站鐵路地下化工程

* * *

1979 年 7 月 26 日奉行政院臺六十八交字第七四七九號函核准執行本專案。1980 年 10 月由籌備處聘請德國鐵路顧問公司進行規劃，1981 年秋完成初步規劃。隨著交通部臺北市區地下鐵路工程處成立，1983 年 7 月 12 日舉行動工典禮，首先動土興建週邊工程之板橋客車場。

#### 工程範圍

* 華山─萬華（不含）間地下化，單座雙軌隧道（最初東出口的華山引道為四軌隧道，之後陸續拆除兩軌），並新建西門緊急停靠站。
* 新建板橋客車場作為東部幹線調度用列車基地。
* 新建南港貨場，取代華山車場。
* 拆除原有的台北車站站體，並在旁新建首座地下化的第四代新站，為地上六層，地下四層的大樓建築，面積為 17,000 平方公尺，B2 層建造 4 座島式月台，以及 9 條股道。另外 B3、B4 預留捷運淡水線的穿堂層及月台層（今淡水信義線），當時藍線（今板南線）規劃使用台鐵第一月台）。
* 整體工程於 1989 年 9 月 2 日完工啟用。

#### 計畫效益

* 1989 年 9 月 2 日主體工程竣工通車移交台鐵運用，一般反應良好。
* 騰空土地總共 99,000 平方公尺，奉行政院指示提供臺北市政府規劃車站特定區建設。
* 消除原有鐵路地面設施對市區所產生之阻隔，促進都市均衡發展。
* 貫通重慶北路、重慶南路、公園路；拓寬延長鄭州路至中山北路，並銜接忠孝西路；拓寬中華路使台北車站附近地區交通便捷流暢。

### 鐵路地下化東延松山工程專案

* 松山（不含）─華山間地下化，雙座雙軌隧道。將地下化隧道延伸至松山同時，另外興建平行松山－台北車站隧道，故有兩座隧道共四股道。
* 興建光復與復興兩緊急停靠站，出口設立於今市民大道中央，並且在兩座隧道內皆興建兩站之岸壁式月台各一座（原預定通勤化後可直接使用）。
* 將松山專案地面騰空土地改建為平面道路。與原本台北車站地下化工程興建承德路到中山南路段的鄭州路合併成新路，台北市政府定名為「市民大道」。同時在上興建台北市東西向快速道路（即市民大道高架道路）。
* 1988 年 7 月 20 日奉行政院台七十七交字第二○六九四號函核准動工興建，1989 年 10 月 20 日舉行動工典禮。
* 地下化鐵路部分，南隧道於 1992 年 8 月 3 日上午舉辦通車典禮、8 月 4 日夜跨 5 日晨切換東正線通車、8 月 5 日夜跨 6 日晨切換西正線通車；北隧道於 1994 年 6 月 18 日舉行通車典禮同時完工啟用；市民大道快速道路在 1997 年 9 月 7 日完工通車。

#### 工程範圍

自華山地區預留之隧道岔口起至松山車站止，全長為 5.33 公里。

#### 計畫效益

* 業於 1994 年 6 月 13 日完工通車，改善台北東區地面交通。
* 減少噪音公害，提昇沿線環境品質。
* 鐵路地下化後原台鐵土地供作多種目標使用。
* 促進臺北東區整體發展，帶動沿線土地增值，增加中央政府稅收。
* 提昇國內營建技術水準。

### 萬華板橋地區鐵路地下化工程專案

* 台北－萬華間原台北車站地下化專案之雙軌隧道（萬板專案完工後改稱北隧道）延長至板橋，並在南側另外興建台北至萬華，預定給高鐵使用的雙軌隧道（稱南隧道）。先期完工之南隧道施工期暫時由台鐵使用，地下化完工後台鐵移回北隧道，南隧道移轉為高速鐵路使用，完成後原鐵道成為中華路一段。
* 萬華－板橋間地下化，雙座雙軌隧道（台鐵使用北隧道，高鐵使用南隧道），地下後原地面鐵道成為艋舺大道、華翠大橋、縣民大道。其他陸橋已經陸續完成拆除作業，整體規劃及分區設計於 1992 年 9 月 14 日奉行政院台八十一交字第三一五一二號函核准動工興建，同日舉行動工典禮。新板橋車站於 1995 年 9 月 23 日動工。
* 地下化鐵路部分，北隧道於 1999 年 7 月 21 日完工啟用；南隧道於 2002 年 10 月 31 日完工啟用；華翠大橋及縣民大道在 2001 年 8 月 16 日第一階段通車，隨後 2002 年 7 月 27 日第二階段完工通車。

#### 工程範圍

* 新建新店溪河底隧道，及改建華翠大橋。
* 於板橋客車場的位置新建板橋車站。
* 改建樹林車站。
* 新建樹林調車場，將板橋客車場遷移至該處。

#### 計畫效益

* 貫通康定路與萬大路，使得萬華地區交通更加便捷。
* 萬華車站均為地下化，並規劃為多目標使用大樓，並回饋公益樓層做為臺北市政府第二行政中心，同時帶動東西軸線翻轉。
* 順利配合台灣高速鐵路及捷運板橋線，有效紓緩萬華板橋地區交通擁擠及發揮大眾運輸之功能。
* 新板橋車站特定專用區隨著板橋新站、新北市政府大樓之陸續啟用，形成新北市交通、商業、文化及行政中心。
* 增強萬華至板橋地區整體發展。
* 增加中央政府稅收、提供就業機會及增進國民生產毛額。
* 促進沿線土地使用，提升都市景觀與環境品質，加強民眾對中央政府施政之滿意度。

### 松山南港鐵路地下化工程專案

* * * *

　
: 註：汐止七堵鐵路高架化專案為南港計畫中的高架化部分，詳見台鐵高架化。

為了配合松山車站，松山線、南港線東延段建設及周邊都市更新，南港經貿園區等重大建設，南港專案已經於 1998 年 8 月 27 日奉行政院臺八十七交字第四二三八七號函核准動工興建。1998 年 11 月 1 日開工，於 2011 年 10 月 23 日竣工，總共 12 年 11 個月，目前高鐵南港－汐止橫科基地間隧道計畫擱置中。市民大道於同日（2011 年 8 月 31 日）自基隆路延伸至研究院路。

#### 工程範圍

* 西起基隆路口（松山專案引道），東至七堵，全長為 19.4 公里。
* 基隆路至大坑溪間興建台鐵及高鐵雙軌隧道各一座，各長 5.4 公里。
* 大坑溪至北二高跨越橋興建台鐵汐止段山嶽隧（引）道一座，長 2 公里。
* 松山車站及南港車站均為地下化，並規劃為多目標使用大樓。
* 南港線從南港車站（忠孝東路北側）由地下轉入南港貨場至捷運南港展覽館站（研究院路西側）與鐵路隧道斜交共構；長約 740 公尺由鐵工局代為規劃、設計、施工。
* 松山線松山站，與台鐵松山站組成兩鐵共構。
* 南港線南港站，台鐵南港站與高鐵南港站組成三鐵共構。
* 松山－南港－汐科（不含）間地下化。
* 新建五堵貨場、百福和汐科兩座車站。
* 因應南港調車場、貨場為配合南港專案之實施而遷移到七堵調車場而予以改建。
* 同時一併施作高鐵與捷運相關之設施。
* 松山－南港間地下化鐵路已經於 2008 年 9 月 21 日完工切換啟用。
* 高鐵隧道土建工程 2009 年 10 月完工後，中央政府依照合約交付台灣高速鐵路股份有限公司進場施工機電設施，並設地下營運輔助站。
* 八堵－南港間 3 線化（包含五堵－汐科間單座單軌陸橋及南港－汐科（不含）間單座單軌隧道）。
* 南港車站新建第三月台為北宜新線預留。

#### 計畫效益

* 配合南港經貿園區、高鐵及南港線東延段建設，促進南港地區整體開發過程。
* 客車場、貨場及鐵路沿線路權作為土地開發。
* 移除 15 處平交道，減少交通延滯。
* 將七堵、南港客車場及貨場等三場合併，集中管理、節省人力。
* 減少環境污染，改善市容景觀，提升居民生活品質。
* 消除鐵路兩側城市發展及大眾交通運輸之阻隔，促進土地開發與都市整體發展。
* 順利配合松山線建設，有效紓緩五分埔、饒河夜市交通擁擠及發揮大眾運輸之功能。

## 現況

目前台北鐵路地下化專案**板橋**－**南港**間台鐵隧道及高鐵隧道全線皆已正式通車，高鐵南港－汐止橫科基地間隧道擱置中。

早期計畫將光復、復興兩座緊急停靠站設置成通勤車站（南北隧道各一側式月台），相較於初期設立就是緊急用的西門站（僅北邊一側式月台），這些緊急停靠站裡設有售票亭、廁所等車站設施，然而因為南隧道移交至高鐵的關係而無法進行。

### 車站

### 隧道群

中華民國政府官方資料均將台北市區地下鐵路隧道（台鐵部分）合併稱謂計算，例如 2008 年（民國 97 年）鐵路統計年報資料「表 20 路線建築設備情形（P89）」合計台北地下隧道為 20,960 公尺，並表列為「台鐵隧道**最長者**」。

不過，實際分為以下幾個區段（合計趨近２３公里，22,672 公尺）：

## 註釋

## 參考文獻

* 台北市區鐵路地下工程 工程紀要系列（第一輯～第四輯）
* 松專紀要系列（第一輯～第三輯）
* 萬板紀要系列（第一輯～第四輯）
* 南港紀要第一輯（80.7~86.6） 1999 年 9 月 交通部台北市區地下鐵路工程處

## 參見

* 臺北都會區交通
* 臺鐵立體化
  * 臺鐵地下化
  * 臺鐵高架化
* 交通立體化
* 台灣隧道

## 外部連結

* 交通部鐵道局 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
  * 台北車站鐵路地下化工程專案 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
  * 松山東延鐵路地下化工程專案 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
  * 萬華板橋鐵路地下化工程專案 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
  * 松山南港鐵路地下化工程專案 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）