秦文化博物院

**陝西歷史博物館秦漢館**，簡稱**陝歷博秦漢館**，曾計劃用名**咸陽博物院**、**秦咸陽博物院**、**秦文化博物院**，位於陝西省西咸新區秦漢新城窯店街道的一座在建博物館，與秦咸陽城考古遺址公園、秦文明廣場組成大秦文明園。該館最初是作為咸陽博物館的新館開建的，館址原屬咸陽市，但因建設過程中館址所在的西咸新區被劃歸西安市代管，新館歸屬成為問題，建成後遲遲未能布展開放。2022 年，該館被移交給陝西歷史博物館，成為陝歷博的一座分館，稱「陝西歷史博物館秦漢館」，計劃 2024 年 5 月 18 日正式開放。

## 歷史

### 地屬西安前

咸陽博物館開館於 1962 年，位於咸陽市中山街明代文廟舊址內，館內面積、空間有限，不利於博物館展陳，自 1990 年代起就有選址另建新館的動議，但其後三度選址均無果而終。2009 年 3 月 26 日，咸陽市市長莊長興在咸陽市第六屆人民代表大會第一次會議上代表市政府向大會作工作報告，開工建設咸陽博物院被列為 2009 年政府主要工作任務內容。至 2012 年 6 月，咸陽博物院項目已經完成附著物兌付工作。2012 年 6 月 25 日，張錦秋帶領設計團隊到秦漢新城就咸陽博物院內部裝修設計方案進行匯報。

2012 年 11 月 22 日，咸陽博物院項目藉助西咸新區大開發，在秦漢新城窯店鎮秦遺址塬下破土動工，該項目以秦咸陽宮遺址保護和大秦文化展示為主旨，包括秦咸陽宮遺址考古公園、咸陽博物院、秦文化體驗服務區等，咸陽博物院計劃占地 410 畝，建築面積 3 萬平方公尺，總投資約 8 億人民幣。新館建設由秦漢新城管理委員會主管，計劃建成後將使用權交付咸陽市人民政府，其中包括院內綠化、美化、公共部分裝修、安防、技防等在內的主體建設由秦漢新城管委會具體負責完成；而內部陳列、文物庫房、職工辦公環境建設則計劃由咸陽博物院具體負責完成。

2012 年 12 月 30 日下午，咸陽博物院正式開始地基開挖。根據 2014 年招商項目介紹，咸陽博物院位於秦漢新城渭北綜合商務區秦文化園內，占地面積 409 畝，建築面積約 3.7 萬平方公尺，由張錦秋主持設計，總體布局象徵秦朝宮殿「象天法地」的浪漫主義規劃思想，映射北斗七星的布局，建成後將是一座功能完善、技術先進且具有濃郁傳統風格的現代建築。至 2014 年 7 月，咸陽博物院 7 個單體項目中的 4 個項目主體框架已經封頂。博物院原定於 2016 年 6 月建築完工，年底開館，但因土地部分原有私人建築拆除、項目資金等問題，到 2015 年 3 月主體工程僅完成 80% 左右，且進展緩慢。至 2016 年，咸陽博物院已經基本完工，占地 485 畝，總建築 39809 平方公尺，計劃設置秦文化館、漢唐壁畫館、漢兵馬俑館、珍品館和臨展館五個陳列廳，並設有圖書閱覽區、報告廳、4D 電影院等設施。2016 年，秦漢新城管理委員會咸陽博物院建設領導小組辦公室向全國徵集咸陽博物院 LOGO 設計。

2016 年底，秦咸陽宮遺址博物館 2016 年 1 月 21 日發給咸陽市渭城區文物旅遊局的關於其轄區內文物違法建設項目情況的報告被媒體曝光。報告中指出在秦咸陽宮遺址建設控制地帶在建的包括包括咸陽博物院新館在內的 27 個項目均未履行文物審批手續，屬違法建設。隨後，西咸新區秦漢新城管委會回復稱控制地帶內的在建項目均已立即停工，將逐項核查相關手續，按規定處理。

### 地屬西安後

2017 年 1 月 22 日，西咸新區被全權交由西安市代管。2017 年 6 月，陝西日報記者觀察文章稱咸陽博物院計劃在年底完成新館建設並搬遷。2017 年 11 月，咸陽博物院就序廳展示設計施工進行公開招標。2017 年 12 月 1 日，咸陽市市長衛華赴咸陽博物院建設工地調研，稱咸陽將與秦漢新城攜手推進咸陽博物院建設，以確保新館在 2018 年底向大西安市民開放。根據媒體報導，咸陽博物院計劃設置秦文化館、漢唐壁畫館、漢兵馬俑館、珍品館和臨展館五個陳列廳，並設置考古發掘、文物保護與修復、文化遺產管理、研究、展示等區域，以及圖書閱覽區、報告廳、4D 電影院、咖啡茶座休憩區等文化服務消費空間和設施。並計劃引入漢俑數字幻櫃，用動態影像讓文物「活起來」，還計劃利用 AR、VR 等技術的使用，提升參觀真實感、體驗感、新穎性，增加觀眾與文物的互動性。鑑於很多觀眾被導航引導至新館建設工地，咸陽博物院於 2019 年 11 月 29 日發布《關於正確導航至咸陽博物院參觀的公告》，稱導航仍沿用「咸陽博物館」即可直達。根據 2020 年 12 月 17 日咸陽市文化和旅遊局在咸陽市人民政府市長信箱的回覆，咸陽方面仍稱其為「咸陽博物院新館」，並稱其「已具備展覽布展條件，待移交後由咸陽博物院布展」。在 2020 年 12 月 22 日咸陽市人民政府督查室在人民網領導留言板回復網友向咸陽市市長冷勁松提出的「咸陽博物館新館何時開放？」的問題時稱「博物館新館建設與歸屬產生問題」，並稱相關部門正在協調。

2020 年 4 月，秦漢新城方面已不再將該館稱為「咸陽博物院」，而使用「秦咸陽博物院」一名。2020 年 4 月，該館的建築和室外景觀基本完成，具備布展條件。2020 年 6 月，秦咸陽博物院「南苑」順利通過竣工驗收。2020 年 9 月，博物院建築、室外景觀及室內公共區域裝修施工均已完成，而布展相關工作則仍在協調。2020 年 11 月，秦漢新城黨委書記、管委會主任楊占文在接受媒體採訪時表示該館「展陳工作火熱進行」。至 2021 年 9 月，秦漢新城方面再將博物館名稱改為「秦文化博物院」。至 2022 年 2 月，博物院已基本建成，而秦漢新城方面的展陳布展工作仍在推進。

### 移交陝歷博

2022 年 8 月 10 日，陝西省人民政府「西咸新區秦漢館移交陝西歷史博物館」專題會議。8 月 11 日，陝西省委組織部、省委編制委員會辦公室等相關部門到西咸新區秦漢新城對陝西歷史博物館秦漢館進行專題調研以研究解決館區移交後機構編制工作問題，陝西省文物局、陝西歷史博物館和西咸新區的相關領導陪同。2022 年 9 月 22 日，陝西省全省文物工作會議在西安召開。2022 年 9 月 29 日，陝西省文物局召開會議傳達全省文物工作會議精神，局長羅文利強調要加快推進陝西歷史博物館分館移交工作。2022 年 9 月 30 日，陝西歷史博物館召開會議傳達學習全省文物工作會議精神，館長侯寧彬要求加快推進秦漢館的建設。

截至 2022 年 9 月底，陝西歷史博物館秦漢館的景觀綠化、4D 影院、雙闕及附屬用房等主體建築輔助配套工程已經完成驗收，但主體建築人防、綠建、節能、竣工規劃條件核實（驗收）及消防備案等專項驗收仍在推進中，展陳設計、藏品展陳等工作也仍在進行中。秦漢館展陳設計規劃主要由陝歷博策展團隊負責，2023 年 1 月 14 日，陝西歷史博物館秦漢館展陳大綱專家研討會在西咸新區秦漢新城舉行，陝西歷史博物館、陝西省文物局、西咸新區黨工委、秦漢新城黨委、秦漢新城管委會、中國博物館協會、中國國家博物館等單位均有專家或代表參會。3 月 15 日，陝西歷史博物館秦漢館陳列大綱評審會召開，陳列大綱以「大歷史小專題」為總體思路，由秦漢文明主題展、「城與陵」專題展、「技與美」專題展、臨時展等板塊組成。根據報導，秦漢館計劃 2024 年元旦前實現試開放，2024 年 5 月 18 日正式開放。

## 建築布局

陝西歷史博物館秦漢館由建築設計師張錦秋主持設計。展館由七個單體建築組成，它們按北斗七星形狀排列，相互之間用架空的連廊相接，其中代表北斗七星中搖光、開陽、玉衡、天權、天璣五星的組成對稱布局，位居主位的「玉衡」代表「秦」，其他六座則代表六國。

對應該館北斗星布局，秦咸陽宮被認為象徵紫微星，兩者的遙相呼應有著暗示歷史文脈延續，以及現代和古代對話的含義。

## 參考