欧洲压水堆

**歐洲壓水反應爐**（**EPR**）是一種第三代壓水反應爐（PWR）設計。它是被主要由在法國的 "法瑪通（Framatome）"（2011 年至 2017 年間屬於阿海琺 NP）和法國電力公司（EDF）和德國西門子公司設計和開發的。在歐洲，這種反應爐的設計被稱為**歐洲壓水反應爐**，以及國際化的名稱是**進化動力反應爐**(Evolutionary Power Reactor)，但是現在被阿海琺集團簡單地命名為 **EPR**。

目前有 3 台 EPR 的機組建造中、1 台開始商業運轉，1 部在芬蘭、1 部在法國和 2 部在中國（廣東省台山核電站 2009 與 2010 年動工）。目前芬蘭與法國建造中的 EPR 都遭遇了工期延宕的問題，中國台山核電廠的機組最初預定在 2014、2015 啟動聯網，台山 1 號機在 2018 年 6 月 6 日已啟動併網發電，2 號機預定 2019 年啟動併網。2016 年 9 月，英國欣克利角核准興建 2 座 EPR，預計將於 2025 年完成。

法國電力公司（EDF）承認在建設 EPR 設計方面的重大困難。2015 年 9 月，法國電力公司表示，「新型號」的 EPR 的設計正在進行中，這將更容易的和更便宜的建造。

## 設計

EPR 在國際上定位為第三代反應爐標準，採用壓水反應爐設計，反應爐基礎設計壽命 60 年，每 2 年更換一次燃料束。工程師計畫在提高反應爐安全性之餘，提升反應爐的電力輸出功率至 1,650MW（熱功率 4500 MW），增加其商業競爭力。反應爐燃料棒可採用 5％濃縮的鈾氧化物、再處理鈾或 100％混合氧化物核燃料。

EPR 是 Framatome N4 反應爐（輸出電力功率 1,450MW）和西門子發電部門「Konvoi」反應爐（輸出電力功率 1,290 - 1,400MW）兩種設計的改良進化型號，工程師設計時希望它較第二代反應爐有高效率表現，EPR 較前代反應爐每單位發電量運用的鈾燃料減少 17%，因此可以更有效發揮鈾燃料棒的能量。不過西門子的核能工程部門在 2011 年解散，且西門子公司退出核子工業。

## 奧爾基洛托 3 號（芬蘭）

芬蘭奧爾基洛托 3 號（Olkiluoto 3）電站的建設於 2005 年 8 月開始實施。它最初被計劃在 2009 年上線，但該項目已經遭受了許多延誤，據阿海琺業務預計將於 2018 年才能開始運行 。該電站的電力輸出功率為 1600MW（淨）。該建築施工建造是法國阿海琺和德國西門子公司通過其芬蘭運營商 TVO 的共同子公司 Areva NP 共同努力。西門子公司於 2011 年停止了核電業務。初步成本估計約為€37 億歐元，但該項目已經出現了幾個嚴重的成本增量和延遲。

截至 2009 年 5 月 (2009-05)，該發電站至少延遲工期 3 年半，和超過預算的 50％。阿海琺和電力公司捲入了爭論「誰會承擔成本超支，而現在電力公司將會違約是真正的風險」。 2009 年 8 月，阿海琺宣布為該項目增加€5.5 億歐元的資金，將電站成本增加到€53 億歐元，並在 2009 年上半年剔除了中期營運利潤。

2009 年 9 月，安全殼結構的圓頂被封頂。採購被完成 90％，工程被完成 80％，土建被完成 73％。

2010 年 6 月，阿海琺宣布進一步撥備€4 億歐元，將成本超支至€27 億歐元。 2012 年 6 月的時間尺度下滑至 2012 年底，阿海琺在芬蘭核電站進行初始成本超支，預計將於 2013 年啟動。 2011 年 12 月，TVO 宣布將延期至 2014 年 8 月。 截至 2012 年 7 月，該電站計劃在 2015 年之前開始發電，計劃已經延遲至少 6 年 。 2012 年 12 月，阿海琺的執行長估計成本為€80 億歐元。

2014 年 9 月，阿海琺宣布將於 2018 年開始運營。 在 2017 年 10 月，這個日期被推到 2019 年初，和由於測試延誤，在 2018 年 6 月發電日期又被推到 2019 年 9 月。 2018 年 11 月宣布進一步延遲４個月：常規發電將於 2020 年 1 月開始。

奧爾基洛托 3 號於 2021 年 12 月首次達到臨界狀態。 併網發電於 2022 年 3 月進行。

奧爾基洛托 3 號於 2023 年 4 月開始正常發電。

## 弗拉芒維爾 3 號（法國）

2007 年 12 月 6 日，在弗拉芒維爾核電站 (Flamanville) 為第一個混凝土澆築了示範性的 EPR 反應爐。顧名思義，這將是弗拉芒維爾核電站的第三個核反應爐，和正在建造的 EPR 的第二個反應爐。電力產量將為 1630 MW（淨），該項目計劃涉及法國電力公司約€33 億歐元的資本支出。

從 2005 年 10 月 19 日至 2006 年 2 月 18 日，該項目已提交國家公開辯論。 2006 年 5 月 4 日，法國電力公司董事會決定繼續進行施工。 在 2006 年 6 月 15 日至 7 月 31 日期間，該部門接受了公眾調查，對該項目給予了「贊成意見」。 在那個夏天，場地準備工作開始了。

2007 年 12 月該單位本身開始建設。 預計建設將持續 54 個月。

2008 年 4 月，法國原子能安全委員會（Autorité de sûreté nucléaire，縮寫：ASN）報告說，二次安全殼鋼襯裡檢查的焊縫中有四分之一與規範不符，並且在混凝土基層發現了裂縫。 法國電力公司表示，在建設初期提出的這些問題正在取得進展；然而，5 月 21 日，法國原子能安全委員會下令暫停混凝土澆築。 一個月後，法國原子能安全委員會接受了法國電力公司的糾正措施計劃，其中包括外部監督檢查後恢復了混凝土工作。

2009 年 5 月，Stephen Thomas 教授報告說，經過 18 個月的建設並經過一系列質量控制問題後，該項目「超過預算 20％以上，EDF 正在著掙扎保持按計劃進行。」

2010 年 8 月，監管機構法國原子能安全委員會（ASN）報告了二次密封鋼襯墊上的進一步焊接問題。 同一個月，法國電力公司宣布成本增加 50％，達到€50 億歐元，並且到 2014 年，調試延遲了大約 2 年。

2011 年 7 月，法國電力公司宣布估計成本已上升至€60 億歐元，並且施工完成延遲至 2016 年
。

2012 年 12 月 3 日，法國電力公司宣布估計成本已上升至€85 億歐元。

2014 年 11 月，法國電力公司宣布，由於延遲了阿海琺組件的交付，因此完工將延期至 2017 年。

2015 年 4 月，阿海琺向法國核監管機構 ASN 通報，反應爐容器鋼中發現異常，導致「機械韌性值低於預期值」。 進一步的測試正在進行中。 2015 年 7 月，《每日電訊報》報導，自 2006 年以來，阿海琺一直意識到這個問題。 2015 年 6 月，ASN 發現了冷卻系統安全閥的多處故障。

2015 年 9 月，法國電力公司宣布估計成本已上升至€105 億歐元，反應爐啟動時間推遲至 2018 年第 4 季度。

2016 年 4 月，ASN 宣布在反應爐鋼中發現了其他薄弱環節，阿海琺和法國電力公司回應稱將進行新的測試，但建築工程將繼續進行。

2017 年 2 月，英國《金融時報》稱該項目延遲 6 年，超出預算 72 億歐元，而台山核電站 EPR 反應爐建設的延遲再次促使法國電力公司表示 Flamanville 3 仍按計劃啟動，假設獲得監管機構的批准，到 2018 年底開始運營。 2017 年 6 月，法國監管機構發布了一項臨時裁決，Flamanville 3 可以安全啟動。

焊接質量偏差的發現導致 2018 年 7 月的進度計劃進一步修訂。燃料裝載延遲到 2019 年底（最早在 2020 年開始定期發電），成本從€105 億歐元增加至 109 億歐元。

## 台山 1 號和 2 號（中國）

2006 年，阿海琺與東芝擁有的西屋公司（Westinghouse）和俄羅斯原子能出口公司 (Atomstroyexport) 一起參加了在中國建造四座新核反應爐的首個招標過程。然而，由於阿海琺拒絕將專業知識和知識轉移給中國，阿海琺因此失去了對西屋 AP1000 反應爐的投標。

儘管堅持了以往的條件，阿海琺依然在 2007 年 2 月成功獲得了一筆交易 —— 兩座位於中國南方廣東省台山的歐洲壓水反應爐價值約為 80 億歐元（約合 105 億美元）。。承建商和運營商是中國廣核集團（CGN）。

台山 1 號反應爐的建設工作於 2009 年 11 月 18 日正式啟動，2 號反應爐的建設工作於 2010 年 4 月 15 日正式啟動。 然後計劃每個單元機組的建設需要 46 個月，顯著比芬蘭和法國的前兩個歐洲壓水反應爐更快速，和更便宜。

1 號反應爐的反應爐反應爐壓力槽於 2012 年 6 月安裝，第二台在 2014 年 11 月安裝。台山 1 號壓力容器由日本三菱重工業進口，法國阿海琺的蒸汽發生器。 第二個壓力容器和相關的蒸汽發生器是由中國的東方電氣和上海電氣公司製造的。

據報導，2014 年的建設延遲了兩年，主要原因是關鍵部件延誤和專案管理問題。

於 2016 年 2 月在台山 1 號進行了冷功能測試，預計 2017 年上半年啟動。台山 2 號計劃於當年晚些時候啟動。 然而，投產日期已於 2017 年 2 月延遲六個月，預計將於 2017 年下半年和 2018 年上半年投入商業運營。

2017 年 12 月，香港媒體報導，一個組件在測試過程中破裂，需要更換。2018 年 1 月調試再次重新安排，預計 2018 年和 2019 年商業運營。

2018 年 6 月 6 日，台山 1 號首次達到臨界狀態。2018 年 6 月 29 日併網發電。2018 年 12 月 13 日商業運營。 台山核電站二號機組 2019 年 9 月 7 日商業運營。

## 欣克利角 C（英國）

EPR 與西屋 AP1000 一起進行了核管理辦公室通用設計評估。臨時設計驗收確認已被推遲，直至福島第一核電站事故的教訓被考慮到。EDF 在 2009 年購買了「英國能源」。EDF 計劃在 4 個新的 EPR 的基礎上，與政府達成電價協議。阿海琺已經與羅爾斯・羅伊斯股份有限公司簽署了戰略合作夥伴關係，以支持 EPR 的建設。2013 年 3 月 19 日，欣克利角 C 核電站的規劃同意已經被給出，但是與英國政府就電價和與私人投資者進行項目融資的困難談判仍有待完成。

於 2013 年 10 月 21 日，法國電力公司宣布就欣克利角 C 廠址興建的核電站達成協議。英國政府就投資合約的主要商業條款達成一致。 最終的投資決定取決於完成其餘關鍵步驟，包括歐洲聯盟執委會的協議。

2016 年 7 月 28 日，在一名董事會成員辭職後，法國電力公司董事會批准了該項目。 然而，第一次德蕾莎・梅伊內閣新政府新任商務，能源和工業戰略大臣格雷格・克拉克隨後宣布政府不會按照預期在未來幾天簽署合同，但將合同延遲到秋季 "仔細考慮這個項目的所有組成部分"。 最終政府批准於 2016 年 9 月。
2017 年 7 月，經過內部審查，法國電力公司宣布了對該計劃的修訂估算，其中包括至少 £1.5 億英鎊的額外費用和最多 15 個月的額外計劃，導致最新的總成本估算為 £196-203 億英鎊（€220-228 億歐元）。

## 未來可能的發電站

### 印度

2009 年 2 月，印度核電公司（NPCIL）與阿海琺簽署了一份諒解備忘錄，在馬哈拉施特拉邦的 Jaitapur 建立了兩座 1650 WM 的反應爐。隨後於 2010 年 12 月簽署了框架協議。

2016 年 1 月，在法國總統弗朗索瓦・奧朗德對印度進行國事訪問期間，印度總理納倫德拉・莫迪發表了聯合聲明。根據聲明，兩位領導人「已商定合作路線圖，以加快 2016 年 Jaitapur 項目的討論。他們的共同目標是在 2017 年初開始實施該項目。」。

2018 年 3 月 10 日，EDF 與 NPCIL 簽署了工業路向協議 (Industrial Way Forward Agreement)，目標是在今年晚些時候進行招標。

NPCIL 有望在 Jaitapur 工廠建造高達 9900 兆瓦的電力，相當於 6 個 EPR。

### 英國

位於英國 Sizewell 的兩個 EPR 單位正處於規劃的早期階段。如果項目繼續進行，預計電力生產最早將於 2031 年開始。

### 法國

2019 年，EDF 計劃選擇一個安裝一對 EPR 反應爐的場地。 Penly 和葛芙蘭是候選場地之一。

## 參考資料

## 參看

* 核電站經濟學
* 各國核能利用情況

## 外部連結

* （英文）官方網頁 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）