桃園捷運機場線

**桃園機場捷運**，通稱為**機場捷運**、**機捷**，是一條橫跨臺灣臺北市、新北市、桃園市的捷運路線，也是桃園捷運首條營運路線，總工程經費接近新台幣 1,200 億元，由中華民國政府全額出資興建，為臺灣第一個以提供機場聯外交通為主要目的之捷運線、以及第一條有跳站停靠之營運模式的捷運線，不僅服務桃園國際機場之聯外交通，也兼具區域鐵路的運輸功能。營運長度 51.03 公里，為全台最長的捷運線。2017 年 2 月 2 日接受團體搭乘，2 月 16 日開放給民眾試乘，3 月 2 日正式營運。站區及車廂內設有中華電信 Wi-Fi。

該捷運線原為 1996 年起以 BOT 模式籌備的中正機場捷運，但因多方因素中止，2002 年後改由中央政府建設，並合併當時規劃中的桃園捷運藍線路段，在 2009 年委由機場所在的桃園縣（今桃園市）籌組桃園捷運公司來經營。政府自建路線大致沿用原規劃，機電系統則改為鋼輪標準軌距；建設計劃名稱為**臺灣桃園國際機場聯外捷運系統**（Taiwan Taoyuan International Airport Access MRT System）。

該捷運線採用鋼輪路軌系統興建，屬高運量大眾捷運系統。識別色為紫色，但由於機場聯外交通關係，因此路線代號為「A」（代表「機場 - Airport」）。標誌則來自棲息於該捷運線橫亙之林口台地的台灣紫嘯鶇。興建單位為交通部鐵道局（臺北至三重段另交由臺北市捷運局施工）。建設期達到 10 年，最初原計 2010 年完工，但因行經林口台地一段上下坡度極大，沿途隧道、高架橋與彎道設計也相當多，工程與地形造成的建造難點，以至於低估直達車方案、號誌達成率等風險，延誤正式時程，通車經過 6 次變更，使計劃嚴重滯後，預算也增加到新臺幣 1,277 億元；於 2017 年 2 月 2 日試營運、並在同年 3 月 2 日正式營運，較晚動工的中壢延伸線環北站至老街溪站預定 2023 年 7 月完成；老街溪站至中壢車站預定 2028 年完成，受桃園鐵路高架化改地下化影響，目前進度大幅延後。

## 路線概述

機場線全長 53.09 公里，路線設計最高時速為 110 公里，但實際營運最高時速為 100 公里。營運模式分為環北直達車（Express bound for Huanbei Station, with calls at A18 Taoyuan HSR Station and A21 Huanbei Station）（目的地：環北，停靠站：A1－A3－A8－A12－A13－A18－A21）、直達車（Express）（目的地：機場第二航廈，停靠站：A1－A3－A8－A12－A13）、普通車（Commuter）、北段深夜普通車（Airport bound Commuter：A1～A13）（普通車往機場第二航廈，由台北車站發車單程）、南段深夜普通車（Airport bound Extended Commuter：A21～A12）（普通車往機場第一航廈，由環北站發車單程）五種，車體塗裝分別以紫色（直達車）與藍色（普通車）識別。直達車自臺北車站行駛至機場第二航廈（環北直達車增停高鐵桃園站以及環北站），途中僅停靠 5 個主要車站（環北直達車則途中僅停靠 7 個主要車站），路程 34.03 公里，約需 39 分鐘（環北直達車則需 64 分鐘）；普通車則全線各站皆停靠，由臺北車站至桃園國際機場約需 52 分鐘，全程則為 1 小時 22 分鐘左右，兩車種班距皆為 15 分鐘。另外於臺北車站及新北產業園區站提供旅客預辦登機及行李託運服務。

路線沿途橫跨臺北市、新北市、桃園市等 3 個直轄市；自臺北市中正區臺北車站起，沿臺鐵與高鐵隧道北側、鄭州路南側過淡水河後，進入新北市沿環河南路、疏洪東路河堤穿越二重疏洪道後，再沿台一線、新北大道、青山路。進入桃園市後續沿青山路、文化一路、八德路向西行，沿赤塗崎溪出林口臺地，經過桃園國際機場後，沿著新街溪、領航北路、高鐵北路、高鐵南路、中豐北路、中豐路、中正路至中壢車站止。

## 歷史

### 初期籌劃與 BOT 方案

在 1990 年代初期由於中山高速公路經常出現交通壅塞的情形而拖長旅運時間，加上臺北市市中心與中正國際機場（今稱桃園國際機場）之間，當時只有國道客運作為相互連結的大眾運輸工具。所以，當時的臺灣省政府住宅及都市發展處便開始著手進行機場線方案的規劃。

1993 年新交通捷運股份有限公司將所規劃的方案「中正國際機場至松山機場間新交通捷運線工程環境影響評估書」上報至行政院環境保護署，當時的路線規劃是自松山機場、民生東路、民生西路、台北橋、新北大道，續沿今日機場線至桃園國際機場，但審查未有結論，便不了了之，惟於其替代方案中，已提出今日之三重段與台北車站段路線，僅其方案包含續沿承德路、民權東路至松山機場路段。

1996 年 10 月中央政府決定以民間興建營運後轉移模式（BOT 模式）興建『中正國際機場聯外捷運系統』（線色登錄為紫色），並正式公告徵求民間投資，並開放民間企業投標。

1998 年長生國際開發公司擊敗另外四家競標申請者取得興建「中正國際機場聯外捷運系統」（線色登錄為紫色）的民間興建營運後轉移模式（BOT 模式）之 30 年特許經營權。其規劃路線為臺北捷運西門站－中正國際機場（亦稱長生線），全長 35 公里，預定設立 16 個車站、辨識色為紫色；建設成本預計為新台幣 800 億元、加上區段徵收約新台幣 2,000 億；長生公司所規劃的路線，需要配合六處市地重劃案、徵收兩處區段土地、以及 1,200 公頃的開發案；另有長 1.9 公里、預定設 3 個車站的林口支線；列車與軌道計畫採用膠輪路軌系統並採用雙複線設計、規劃每列車為 6 節車廂，平均時速為 40km/h、約可乘載 450 人；西門站及機場第二航廈站於興建時亦預留相關設計。1998 年 5 月 26 日公布議約結果，由長生國際開發公司成為最優申請者，取得 30 年特許經營權，預計 5 年後（2003 年）通車。

但由於長生公司及其母公司長億集團的財務過度擴張，不時傳出資金週轉問題與融資困難的消息，因此機場線的興建時程一再遲延。2002 年 12 月 31 日長生公司與交通部高鐵局召開會議，達成終止議約的共識，民間興建營運後轉移模式（BOT 模式）正式被宣告失敗，長生公司亦於 2003 年解散。原本中華民國交通部有意尋求當初取得第 2 優先權的中華工程公司接手。然而臺北縣政府要求沿用長生線方案，中華工程則堅持採用當初自行規劃、與高速公路平行、中途設站較少、無土地開發的路線。另因受到地方政治、既得利益團體、土地開發需求等因素，中華工程最終放棄承接。於長生公司解散同年，中央政府即決定收回民間興建營運後轉移權限，改以公務預算自行籌劃興建。

### 中央政府以公務預算自行興建

2002 年底陳水扁政府決定收回民間興建營運後轉移模式，改以公務預算自行籌劃興建。起訖站（A1）改設於臺北車站，終點站則因需要穿越中壢市區而拆遷不易，初期僅到環北站（A21）。改善後的軌道路線、爬升坡度、與車站設置計劃等，大致沿用長生公司原有的路線規劃，政府放棄膠輪路軌系統，並決定改採用鋼輪路軌系統。然機電工程投標廠商之一的加拿大商龐巴迪公司曾提出國外研究報告，質疑其路線在規劃與設計上，似未考慮沿線爬升坡度過大及彎度過彎的問題，進而質疑興建可行性。不過，最後這項極高難度的機電工程計畫，依舊由另一間投標廠商日本商丸紅得標；「三重站－桃園國際機場－環北站」段工程及機電系統亦於 2006 年 2 月 27 日開工，同年 6 月 26 日時任中華民國行政院院長蘇貞昌為機場線工程主持動土典禮。

2005 年 9 月 7 日關於中正機場捷運機電系統標總經費約 260 億元的投標案在上午 10 時截止投標前，卻傳出國際大廠之一的加拿大龐巴迪公司對外宣稱將退出競逐行列，並質疑根據高鐵局招標文件內容，未來機場線將有重大安全疑慮；高鐵局則強調一切依程序進行，要求龐巴迪公司有意願就公平競爭，沒意願就別在程序外耍小動作。不過路線「飛天遁地」的結果，導致了未來的通車的嚴重滯後。此外計畫還有變數，依交通部高速鐵路工程局原有規劃**三重站－臺北車站**段為高架路線，但臺北市政府認為高架路線影響都市景觀、土地利用、安全等問題，主張應以地下方式興建。經雙方協調後，臺北市政府表示願意負擔改採用地下化所增加的工程經費，交通部也同意「三重站－臺北車站」段改以地下方式興建，並委託臺北市政府捷運工程局負責該段的設計、施工與臺北市轄段土地開發，土建部份完工後，再交由交通部高鐵局續建。由於該段路線因此延後完工，因此「三重站－桃園國際機場－環北站」段預定將先行通車，而此段因為機場線通車延後，最終結果是一併通車。本段「三重站－臺北車站」段於 2006 年 9 月 25 日正式開工、土建工程則於 2007 年 5 月 2 日舉行動土典禮。藍線桃園國際機場－中壢車站段，已經整併為機場線的一部分，只行駛普通車的路段。

臺北雙子星與機場線臺北車站共構工程則於 2008 年 12 月 31 日正式開工。

2009 年 2 月 13 日交通部宣佈桃園捷運機場線將交給臺灣鐵路管理局經營，但時任中華民國總統馬英九就任後，請交通部高鐵局重新評估臺北捷運公司、臺灣鐵路管理局等鐵路業者經營的可能性，同年 5 月 9 日臺鐵局確定無法經營，交通部高鐵局評估由臺北捷運公司或桃園縣政府成立桃園捷運公司經營。

### 中壢延伸線

2008 年 12 月交通部宣佈機場線於 2017 年延伸至中壢車站。2009 年 5 月 12 日於桃園縣中壢市公所，舉辦「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計劃」機場線延伸至中壢車站的綜合規劃案公聽會。2010 年 3 月 15 日行政院經濟建設委員會討論通過交通部陳報「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢車站規劃報告及周邊土地發展計劃」，設兩站，均採用地下化方式設計，總工程費估約 138.01 億。2016 年因推動桃園鐵路地下化，機場線中壢車站須修改設計向下移動，工期延後 2 年。

另外臺北市政府捷運工程局協助規劃，將原本高鐵局規劃的藍線延伸至八德站（G01），做為與綠線的共同端點站，但桃園市長鄭文燦上台後將中壢車站─八德段改為綠線的中壢延伸線。

2018 年 12 月底交通部審查時，因考量中壢車站（GE07）受限穿越新街溪地形影響，且轉乘需步行 120 公尺等因素，故端點站改為中壢體育園區站。

### 現況

機場線係由中正機場捷運與桃園捷運藍線兩計畫合併而來，前者原規畫以 BOT 模式興建臺北－機場段，後者則為臺灣省政府所規劃的路線。在 2003 年中央政府決定收回自行興建後，桃園捷運藍線的機場－中壢段併入辦理，建設經費為新臺幣 1,138.5 億元。中正國際機場於 2006 年 9 月 6 日改名為臺灣桃園國際機場，原以舊稱定名的計畫名稱亦隨之作出相應修改。但先前簽訂的相關工程契約由於修改不易，表定工程名稱仍維持舊名「中正機場聯外捷運系統」。

此捷運線的臺北車站－中正機場（今桃園機場）路段最初規劃為臺北捷運紫線，原由交通部採用 BOT 模式委託民間辦理，後改為中央政府自行辦理並交由交通部高速鐵路工程局規劃與興建，同時將桃園捷運藍線納入工程範圍（兩案原本皆以今機場第二航廈站為端點），兩線完工通車後將直通運行；營運事宜，經交通部依照《大眾捷運法》的相關規範，採用「指定」方式交由桃園縣政府 2010 年 7 月 6 日成立的桃園捷運公司來負責，並納入桃園捷運系統，惟仍以紫色為該路線的代表色。開行直達車、普通車兩種，其中前者可於 35 分鐘內聯絡臺北車站與桃園國際機場，達到快速輸運旅客之目的。

2018 年 3 月 1 日，部分直達車增停高鐵桃園站及環北站。

### 增設車站

因地方首長與民意代表極力爭取，目前機場線仍在研擬於新北市三重區新設二重站（A2a）（預定地為二重抽水站北側越堤道上方）和泰山區新設塭仔圳站（A5a）（預定地為新北大道五段 / 民生路口）之計劃，主責機關為新北市政府捷運工程局，可行性研究已經於 2017 年 6 月提交交通部。此兩站在機場線的規劃中期便已經在討論內，唯當時因通車時程之壓力而不納入第一期工程，但塭仔圳站之站體預定位置留有較寬的高架橋墩施工預留點。

新北市政府捷運工程局綜合規劃科科長梁俐霜指出，A2a 和 A5a 兩站尚在可行性研究評估階段，初步分析兩站建設總經費約 30 多億元新台幣，中央政府補助比率估計約為三至四成。梁俐霜表示，可行性研究審查通過後才能再送綜合規劃報告，未來發展看中央政府審查進度而定，目前未有明確時程表。

## 年表

**2010 年**

* 10 月：跨越中山高速公路的橋梁吊裝工程開始，於 2011 年 8 月完成橋梁作業。
* 11 月：機電系統工程開始進場作業。
* 12 月 22 日：橫越淡水河、連接三重站及臺北車站的雙圓潛盾隧道完工。

**2011 年**

* 3 月 8 日：於桃園縣境內的機場線高架橋路段完工。
* 4 月 30 日：跨越中山高速公路的橋梁吊裝工程完工。
* 8 月 5 日：在青山段舉行合籠典禮，土建主體結構完成，進入機電工程階段。

**2012 年**

* 8 月：交通部高鐵局表示，依契約廠商應於 2013 年 6 月完成機場捷運三重至中壢段，但因機電系統廠商目前施工進度落後，延後 4 個月，要求核定廠商應於 2013 年 10 月完成。

**2013 年**

* 5 月 7 日：因無法達成 2013 年 10 月通車目標，高鐵局長朱旭請辭獲准，通車日期也延後至 2015 年。
* 11 月 26 日：機場線延伸中壢車站土建工程由大陸工程公司得標。

**2014 年**

* 3 月：中壢車站延伸段動工，由老街溪站址開始施作連續壁工程。
* 10 月 24 日：闢駛桃園捷運機場線先導公車（986 路）。在 25 日時任總統馬英九視察時，時任中華民國交通部部長葉匡時保證將於 2015 年通車。
* 12 月 17 日：完成靜態測試。

**2015 年**

* 1 月 29 日：完成動態測試。
* 3 月 8 日：完成工程。
* 4 月 23 日：首度開放給新聞媒體、立法委員、當地里長試乘。由新北產業園區站試乘到環北站。
* 7 月 17 日：再度跳票，原因為整合需要 9 個月，故通車需延至 2016 年 2 月。

**2016 年**

* 2 月 24 日：交通部高鐵局宣布，機場線臺北車站工程已經完工 。
* 3 月 5 日：在機場線六度延宕後，交通部高鐵局決定依合約求償 25 億元、沒收履約保證金 19 億元等，共向日商丸紅公司求償 72 億元。
* 8 月 5 日：臺北市政府捷運工程局移交機場線臺北車站土建，與三重站（不含）兩站間的高架、地下段土建給高鐵局，高鐵局完成軌道，機電工程一併移交給桃園捷運公司。
* 12 月 2 日：票價正式公布，臺北車站－桃園國際機場間單程新台幣 160 元，也是單趟票價上限（全程票價），直達車與普通車票價一致。
* 12 月 3 日、12 月 4 日：交通部高鐵局初勘。
* 12 月 10 日：票價調降，直達車站 A3、A8 前後 3 公里內同價。
* 12 月 29 日、12 月 30 日：交通部履勘。

**2017 年**

* 1 月 25 日：交通部核發桃園捷運公司營運許可，同時由桃園捷運公司宣布通車營運計畫。
* 2 月 2 日至 3 月 1 日：為試營運期，2 月 2 日至 2 月 15 日為受邀請團體試乘，2 月 16 日至 3 月 1 日為個人自由試乘，每日發放 2 萬個號碼牌，憑號碼牌可於當日免費進出各站自由搭乘，營運時間為上午 8 時至下午 4 時左右發出最後班次列車，下午 5 時收班。此外，持有中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空當日飛機票之旅客，則可以憑票於臺北車站體驗預辦登機手續（限起飛前 3 小時航班）之外，領取預辦登機試乘券後搭乘機場線。
* 3 月 2 日：在時任中華民國副總統陳建仁主持通車典禮之下，機場線臺北車站－環北站段正式通車營運，第 1 個月票價以 5 折優惠，4 月 2 日恢復原價。
* 3 月 5 日：正式通車後首度單日運量破 10 萬人。

**2018 年**

* 3 月 1 日：首度進行列車時刻調整，部分直達車延長增停高鐵桃園站、環北站。
* 5 月 15 日：第二次進行列車時刻調整，自環北站發車之直達車提早一分鐘發車，增加高鐵桃園站停站時間。
* 10 月 1 日：全線票價調降 10 元。
* 12 月 31 日，因應桃園跨年晚會移師至高鐵桃園站前廣場，機場線於跨年期間實施跨夜疏運措施，於每年 12 月 31 日上午 06:00 至隔每年 1 月 1 日晚上 23:00 間，營運模式參考台北捷運跨年 42 小時不打烊模式下，普通車於跨年期間連續 41 小時不打烊（班距：15 分鐘），直達車則於跨年期間維持現有營運時刻表。（此跨夜疏運措施後續跨年期間皆延續。）

**2020 年**

* 1 月 31 日：桃園國際機場於機場線新北產業園區站啟用市區預辦登機服務。

### 預定時程

**2023 年 7 月**

* 環北站～老街溪站完工通車。

**2025 年**

* 機場第三航廈站營運。

**2028 年 7 月**

* 老街溪站～中壢車站完工通車。

**2030 年**

* 中壢車站～中壢體育園區站完工通車。

#### 工程進度

## 車站

 

### 靠站模式

備註 1：環北直達車（停靠站：A1－A3－A8－A12－A13－A18－A21），僅限尖峰時段及假日 13:00～18:00 且 A1 從台北車站整點發車適用（由於首班平日環北直達車為長庚醫院站 06:06 發車，因此平日 06:00 台北車站之直達車則不適用，維持往機場第二航廈）。

備註 2：深夜機場普通區間車（北段停靠站：A1－A13 各站皆停、南段停靠站：A21－A12 各站皆停），於全程末班車發車後加開 2 班目的地機場之普通車（北段：台北車站 23:22、23:37 發車，南段：環北站 23:22、23:37 發車）。

備註 3：老街溪站尚未通車，通車後 A21－A22 區間僅普通車一種。

### 號誌系統

### 站內配線與月台形式

## 列車運行方式

**桃園機場捷運目前營運模式：**

* 主要營運模式：
  * 「台北車站－環北」全程普通車：為普通車標準營運模式（停靠站：A1－A21，每站皆停）。
  * 「台北車站－機場第二航廈」直達車：為直達車標準營運模式。由於 A13 機場第二航廈站以南區間無追越設計，因此利用 A14 機場第三航廈站的預留空間作為折返用途（停靠站：A1－A3－A8－A12－A13）。
* 輔助營運模式：
  * 「台北車站－環北」全程直達車：為直達車延長營運模式。俗稱「環北直達車」，於尖峰時段整點（平日 06:06 - 長庚醫院發車、07:00、08:00、16:00、17:00、18:00，假日 13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00）開行之直達車，目的地由原先 A13 機場第二航廈站再駛入 A18 高鐵桃園站及 A21 環北站（停靠站：A1－A3－A8－A12－A13－A18－A21）。
  * 「台北車站－機場第二航廈」區間普通車：為夜間紅眼航班而設計的北段區間車，營運範圍為直達車標準營運模式相同，唯一不同的是各站皆停靠，抵達 A13 機場第二航廈站後回送至青埔機廠，發車時間為 23:21、23:36（停靠站：A1－A13，每站皆停）。
  * 「環北－機場第一航廈」區間普通車：為夜間紅眼航班而設計的南段區間車，營運範圍只到機場第一航廈，抵達 A12 機場第一航廈站後回送至蘆竹機廠過夜，發車時間與北段區間車同為 23:22、23:37（停靠站：A21－A12，每站皆停）。
  * 「山鼻－台北車站」早晨區間普通車：為早晨時段增加通勤便利性而增設的區間車，由 A10 山鼻站發車，發車時刻 07:22，假日停駛（停靠站：A10－A1，每站皆停）。

**桃園機場捷運未來營運模式：**

* 「台北車站－老街溪」全程普通車：為中壢延伸線通車後普通車未來延伸營運模式（停靠站：A1－A22，每站皆停）。
* 「台北車站－機場第三航廈」區間普通車：為夜間紅眼航班而設計的北段區間車，營運範圍為直達車未來延伸標準營運模式相同，唯一不同的是各站皆停靠，抵達 A14 機場第三航廈站後回送至青埔機廠，發車時間為 23:21、23:36（停靠站：A1－A14，每站皆停）。
* 「機場第一航廈－老街溪」區間普通車：為接駁直達車旅客而設計的南段區間車，參考北捷淡水信義線「北投－大安」區間車的模式下所設的模式，營運範圍為機場第一航廈－老街溪，抵達 A12 機場第一航廈站後回送至蘆竹機廠待命，發車時間與全程普通車交錯發車（停靠站：A12－A22，每站皆停）。
* 「台北車站－機場第三航廈」直達車：為直達車未來延伸營運模式（停靠站：A1－A3－A8－A12－A13－A14）。
* 「台北車站－高鐵桃園站」直達車：為直達車未來延伸暨高鐵桃園站增設預辦登機服務、A18 高鐵桃園站第 1 月台擴建工程（標案編號：ME07A 標）竣工啟用之日起的營運模式（停靠站：A1－A3－A8－A12－A13－A14－A18）。

## 使用列車

* 普通車 - 4 節編組 x24 列（20 列已交付，4 列未交車，全編載客車廂）
  * 編組：101～120（121～124 未交車）
    * 承造商：川崎重工（101、118～124）、台灣車輛（102～117）
* 直達車 - 5 節編組 x18 列（11 列已交付，7 列未交車，4 節載客車廂 + 1 節預辦登機行李車廂）
  * 編組：201～211（212～218 未交車）
    * 承造商：川崎重工（全數）
* 編組方式：有別於台北捷運採用 1 組 3 節，串成 2 組 6 節為 1 列（C381 型第 1 編組：←象山端 1501-2501-3501-3502-2502-1502 淡水端→），動力單元為 4M2T（單組為 2M1T，Mc-T-M2+M2-T-Mc），支線專用車則採用 1 組 3 節為單編 1 列（C371 型 3 系溫泉彩繪列車編組：←新北投端 1399-2399-3399 北投端→），動力單元為 2M1T（Mc-T-Mc）方式營運。機場捷運列車編組則因應 A6－A7 的台北盆地與林口台地之間以及 A9－A10 的林口台地與桃園台地之間的特殊地形而以全編動力車構成。
  * 普通車為 11xx-12xx-13xx-14xx，動力單元為 4M0T（←中壢端 DMC1-MC1-MC2-DMC2 台北端→）。
  * 直達車為 21xx-22xx-23xx-24xx-25xx，動力單元為 5M0T（←機場端 DMC-MC1-MC2-MC3-DMB 台北端→）。

### 列車運用

## 服務

### 預辦登機及直達車限定行李託運

臺北車站、新北產業園區站與機場第二航廈站設置有行李處理設施，方便搭機旅客提前完成登機報到。而高鐵桃園站亦預留有行李處理系統之空間，於未來擴充使用。機場第三航廈站於第三航廈啟用後，由現行第二航廈卸載行李改為第三航廈處理。

* 運送方式
* A1 臺北車站、A3 新北產業園區（2022 年 4 月起至今）：直達車行李專用車廂運送。
  * 行李處理完畢後，裝送至專用行李櫃後隨即運送至直達車第 5 節車廂，該車廂為市區預辦登機服務行李專用車廂，車門配置為 5 對車門（無窗戶），左側為行李櫃固定停放區（附設輸送帶），可載運 13 個專用行李櫃，右側則設置緊急出口通道，供緊急避難時以及北上直達車駕駛換班、調換方向時使用。
* A3 新北產業園區（預辦登機服務啟用初期）：委託台灣宅配通、宅急便代運。
  * 由於新北產業園區站預辦登機服務啟用初期僅設置報到櫃台、行李託運大廳側輸送帶，尚未設置專用上下櫃登車區域，於啟用初期期間委託物流業者提供行李託運代運業務進行運送作業。

### 行李放置區

每一節直達車廂設置三個行李架或座椅下方空間，可供乘客置放行李；每一節普通車廂設置二個行李架，以供乘客置放行李。

### 普通車限定自行車乘車服務

為便利自行車民眾搭乘捷運的便利性，自 2020 年起，提供開放自行車乘車服務，自行車民眾可搭乘電梯及無障礙坡道，向詢問處購買「人車同行票」（票價：新台幣 80 元），僅限搭乘普通車並僅限於頭尾車廂之 1-1、1-2、4-2、4-3 號門上下車。

* 開放區間
  * 機場捷運全線（僅限普通車）
* 開放車種
  * 普通車
* 開放車廂之車門
  * 普通車第 1 節（1-1、1-2 車門）及第 4 節（4-2、4-3 車門）
* 服務時間
  * 平日上午 10:00～下午 16:00，晚上 22:00～營運結束
  * 假日全日
* 下述車站為不開放車站及車種名單
  * 機場第一航廈站
  * 機場第二航廈站
  * 機場旅館站
  * 直達車全線各站之所有班次

### 航班資訊顯示系統

航班資訊顯示系統包括航班資訊顯示系統及報到櫃檯顯示系統兩大子系統，可顯示離境和入境之最新航班資訊，臺北車站、新北產業園區站、長庚醫院站及高鐵桃園站設有此系統。報到櫃檯顯示系統設於臺北車站與新北產業園區站之所有預辦登機報到櫃檯，顯示航空公司代理之名稱、航空公司名稱、及目前分配之報到櫃檯等。

* * *

## 票價

* 直達車或普通車由臺北車站至機場第一航廈站或機場第二航廈站的票價是 150 元。
* 其他優惠票種：
  * 單程優待票：本國籍 65 歲以上民眾、領有身心障礙證明人士及其陪伴者一名，出示有效身分證件或身心障礙證明，折扣為 5 折（未滿 1 元一律進位，例：25 元打 5 折後為 13 元）。
  * 兒童票：本國籍滿 6 歲以上、未滿 12 歲民眾，出示有效身分證件（含健保卡、護照等），折扣為 8 折。
  * 團體票：10 人以上，折扣為 8 折。
  * 定期票 ：
    * 月票，折扣為 7 折，計算方式為 42 趟（一日往返兩趟，計價 21 日），有效期限為 30 日。
    * 雙月票，折扣為 6.5 折，計算方式為 84 趟（一日往返兩趟，計價 42 日），有效期限為 60 日。
    * 季票，折扣為 6 折，計算方式為 126 趟（一日往返兩趟，計價 63 日），有效期限為 90 日。
    * 四月票，折扣為 5 折，計算方式為 168 趟（一日往返兩趟，計價 84 日），有效期限為 120 日。
* 一日票：320 元／張，啟用當日於營運結束前可不限次數搭乘，買斷制
* 冬季一日票：280 元／張，購票另贈商家優惠卷，須在購買當日完成啟用，當日不限次數搭乘，2017/12/15 至 2018/3/5 限定發售
* 使用電子票證及信用卡，在桃園機場區間內進出（機場第一航廈站（A12）、機場第二航廈站（A13）及機場旅館站（A14a）），享有免費搭乘優惠。
* 機場線來回票加台北捷運 48 小時票，聯票 520 元；機場線來回票加台北捷運 72 小時票，聯票 600 元。
* 預計 2023 年 7 月納入北北基桃 1200 公共運輸月票使用範圍。
* 預辦登機：臺北車站（A1）及新北產業園區站（A3），免費提供預辦登機服務及行李託運服務。乘客可在航班起飛前 3 小時辦理預辦登機及行李託運服務，臺北車站（A1）提供中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空、亞洲航空（不含日本亞洲航空）、國泰航空以及國泰港龍航空自助報到機及自助行李托運機服務，新北產業園區站（A3）僅提供中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空自助報到機及人工預辦登機櫃檯服務。。

## 班距

* **營運時間**：06:02～00:28（ █ 普通車）、06:00～22:41（ █ 直達車）
* **平均班距**：
  * 平常日（週一至週五）
    * █ 普通車：15 分鐘一班
    * █ 直達車（尖峰時段）：15 分鐘一班（06:00～09:00、17:00～19:00）
    * █ 直達車（離峰時段）：30 分鐘一班（09:00～17:00、19:00～營運結束，22:00 後無直達車）
  * 例假日（週六、週日及國定假日）
    * █ 普通車：15 分鐘一班
    * █ 直達車：30 分鐘一班（22:00 後無直達車）
  * 跨年期間（每年 12 月 31 日～隔每年 1 月 1 日，普通車連續 41 小時不打烊，直達車則維持原營運時刻表）
    * █ 普通車：採取長達 41 小時不收班（12/31 06:00～1/1 23:00），7.5 分鐘～15 分鐘一班（視人潮適時加密至 7.5 分鐘一班）
    * █ 直達車：維持現有營運時刻表（12/31 當日維持 22:00 準時收班）

## 相關資料

### 運量

下表為桃園捷運全系統各月 / 全年平均日運量。

### 造價

原本的總預算是約新臺幣 936 億元，機電工程由高鐵局發包，約新臺幣 260 億元。

## 相關

* 機場聯絡軌道系統
  * 機場聯絡軌道交通列表
    * 台灣機場聯絡軌道交通列表
      * 高雄捷運紅線
      * 臺北捷運文湖線
      * 臺中捷運機場線
* 桃園捷運
* 桃園捷運公司
* █ 普通車
* █ 直達車
* █ 環北直達車

## 註釋

## 參考資料

### 引用

### 網頁

## 外部連結

* 機場捷運 Google Map 版網頁 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）（繁體中文）
* 交通部高速鐵路工程局捷運工程處 -> 民眾服務 -> 桃園捷運系統機場線各車站出入口示意圖、中文文宣簡介以及英文文宣簡介（繁體中文）
* 桃園大眾捷運股份有限公司 -> 乘車指南 -> 路網圖（繁體中文）
* 交通部鐵道局北部工程處（繁體中文）
* 臺北市政府捷運工程局 興建路線 - 臺灣桃園國際機場捷運（繁體中文）
* 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站建設計畫 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）（繁體中文）
* 桃園機場捷運車廂外殼已經放置於川崎兵庫工廠 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）（日語）
* 機場捷運 紫色直達車內裝曝光！北車加設行李托運處 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）東森旅遊雲 2014-10-26（繁體中文）
* 桃園市政府 - 捷運工程局 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）（繁體中文）