屯門赤鱲角隧道公路

**屯門至赤鱲角連接路**（英語：Tuen Mun–Chek Lap Kok Link），簡稱**屯赤連接路**、**屯赤路**，屬於港珠澳大橋香港段相關工程一部分，連接新界屯門區第 40 區及離島區大嶼山，市民可以更直接地從新界西北前往東涌、港珠澳大橋香港口岸和香港國際機場。

連接路分為南北兩部分，南面連接路稱**順朗路**（英語：Shun Long Road）。順朗路連接北大嶼山公路往返市區的路段於 2018 年 10 月 24 日與港珠澳大橋同步啟用，通往東涌支路於 2018 年 11 月 30 日開放。

北面連接路稱**屯門赤鱲角隧道公路**（英語：Tuen Mun Chek Lap Kok Tunnel Road），簡稱**屯赤隧道**，於 2020 年 12 月 27 日早上 8 時通車。屯赤隧道通車後，北大嶼山公路和青嶼幹線不再是連接大嶼山和機場的唯一對外道路，亦取消對道路的收費。

屯赤隧道刷新了多項香港紀錄，分別是取代龍山隧道成為香港最長公路隧道、香港首條建設於維多利亞港範圍外並且兩端出入口均位於新界區的海底隧道、香港首條免費的海底隧道、香港首條以鑽挖方式建造（而非以沉管方式建造）的海底隧道、香港首條由法國承建商（香港寶嘉建築）興建的海底隧道，以及香港繼 1972 年通車的紅磡海底隧道後，相隔 48 年後再度由非日本承建商興建的海底隧道。同時，工程中使用的鑽頭長達 17.6 公尺直徑隧道鑽挖機，是世界最大型的隧道鑽挖機。

## 定線

屯門至赤鱲角連接路全長約 9 公里，為雙線雙程分隔車道，共分為南北兩段。南段起始於大蠔附近的一段北大嶼山公路，以約 1.9 公里長的陸上高架橋及約 1.6 公里長的跨海高架橋（順朗路）連接港珠澳大橋香港口岸；北段起始於香港口岸，經約 5 公里長的鑽挖海底隧道 （屯門－赤鱲角隧道 / 屯赤隧道，又稱屯門赤鱲角隧道公路），穿越龍鼓水道，最後到達面積約 16.5 公頃、屯門西南第 40 區望后石內河碼頭旁的新填海區，利用約 0.5 公里的高架行車道橫跨龍門路連接擬在屯門第 46 區即望后石附近興建的公車轉乘站、純電動公車車廠及停泊處（原訂的收費設施拆除），後再連接在蝴蝶灣附近的龍門路及龍富路。

技術上可以在隧道並設鐵路，但是政府表示先以道路規劃優先。

值得一提的是，屯門－赤鱲角隧道底部設有共同溝，是繼 1991 年興建的香港科技大學後，相隔 29 年後再有香港建築工程採納共同溝概念。

在 2007 年的早期設計中，連接路的隧道南面出入口和收費廣場是設於大磨刀，因為當時未有預計有港珠澳大橋香港口岸人工島。

## 工程

屯門至赤鱲角連接路工程相當龐大複雜，包括在海底進行鑽挖、跨越重要航道、工程地點鄰近機場、主要公路和鐵路、常遭遇惡劣天氣、頻繁的颱風以及需滿足環境保育方面的要求等。工程首度採用混合盾構式隧道鑽挖興建，主要目標為減低對中華白海豚等的生態影響，同時降低於建造期間對繁忙的龍鼓水道的海上交通影響，亦可以避免現時供應電力予香港國際機場的海底電纜改道。承建商以一台全球最大，直徑 17.6 公尺，相等於 6 層樓高的鑽挖機（命名為「秦良玉」），建造南行和北行兩條海底隧道管道；比較傳統沉管方法，可以減少棄置 1,100 百萬立方公尺的淤泥。

由於在海床下進行鑽挖工程需要面對強大水壓，因此工程需要使用高達 6 倍大氣壓的加壓方式進行。

## 效益

屯門至赤鱲角連接路能夠提供來往新界西北與大嶼山最直接的路線，連接港深西部公路、新界西北的港口後勤用地、屯門內河碼頭、環保園、港珠澳大橋香港口岸、香港國際機場、擬建的大嶼山物流園以及北大嶼山新市鎮等發展項目。路線通車後，由屯門南出發往香港國際機場的車程將可以縮短 22 公里，並由未通車前的約 30 分鐘行車時間縮減至 10 分鐘，還可以騰出現有的屯門公路、汀九橋、青嶼幹線及北大嶼山公路等容車量，支援物流業，提供來往香港國際機場及北大嶼山新市鎮的另外一條主要陸上通道（例如 2008 年 6 月香港暴雨，北大嶼山公路被雨水和泥石完全淹浸接近一整天，機場對外交通只能依靠鐵路；另外，在 2015 年 10 月 23 日受汲水門大橋封閉事件影響，汲水門大橋須全線封閉以進行緊急檢查，使大嶼山對外陸路交通完全癱瘓數小時，市民只能依賴渡輪服務進出大嶼山及機場，島上的嶼巴須途經東涌道前往東涌和機場，十分不方便），並且鞏固香港國際機場作為國際及區域航空樞紐的地位。

此外，屯門至赤鱲角連接路落成後，由屯門市中心乘坐計程車或者駕駛私家車來往香港國際機場僅需要 15 分鐘，比較未通車前約半小時減少一半耗時，車程大幅縮短使單程計程車收費已經可以節省逾百港元，加上乘客將會毋須支付計程車使用青嶼幹線的雙程附加費用（30 港元），只需要支付使用屯門至赤鱲角連接路的單程附加收費（曾預算約 10 港元），因而合共節省逾 120 港元（其後在 2019 年施政報告中，政府宣佈當此公路全線開通後，青嶼幹線與此公路均改為免費道路）。計程車業界預計從新界西北出發的前往香港國際機場的服務將會大幅增加，減少乘客的經濟負擔外，同時能夠提高位於新界西北的計程車司機的收入，並且節省不少時間。

惟由於屯門至赤鱲角連接路北邊出口只接駁望后石圓環，接駁快速公路的屯門西繞道興建計劃已經取消，改以走線相似的屯門繞道代替（於藍地交流道接駁，預計 2036 年通車），加上北邊出口緊鄰屯門內河碼頭，日間不少貨櫃車、重型車輛使用周邊道路如龍富路、龍門路、皇珠路，因此通車後加劇區內交通負荷，而在連接路通車後，龍富路、皇珠路已不時出現車龍。

## 交通

屯門、天水圍、洪水橋及元朗來往機場及北大嶼山的公車路線所有路線均已改行此路。另外，新田、古洞、上水及粉嶺來往機場、東涌的機場及北大嶼山公車路線，部分會改經屯門至赤鱲角連接路，另一方面，屯門曾咀靈灰安置所已於 2020 年 5 月 15 日啟用，屆時將開辦三條特別公車路線服務該處，其中一條會取道屯門至赤鱲角連接路、北大嶼山公路及青嶼幹線往返青衣站，預計 2022 年投入服務。
因路程縮短，大部分路線車費下調，其中往來屯門及洪水橋的 A 線，減幅近一半（改道前為 HK$27.7，改道後為 HK$15），有望吸引乘客轉投。惟往來元朗及天水圍的 E 線，車費維持不變。不過，往來元朗的機場公車服務將擴展至錦田及八鄉一帶。

於北面連接路 2020 年 12 月 28 日（通車後翌日）凌晨起，屯門及洪水橋機場公車已率先改道。而元朗、天水圍機場公車於 2021 年 6 月 20 日凌晨起改道，而新田、古洞、上水及粉嶺機場公車只得 E43 取道此路，其他路線則視乎情況再作安排，避免導致連接路屯門入口附近一帶交通擠塞。

### 南行

### 北行

### 屯門赤鱲角隧道轉車站公車轉乘計劃

龍運巴士設有屯門赤鱲角隧道轉車站八達通轉乘優惠，機場及北大嶼山公車路線的乘客於指定時間內使用同一張八達通卡，可於屯門（只限於車費與赤鱲角隧道轉車站相同的公車站）或大嶼山（任何能接駁第二程路線的公車站）轉乘以下路線（同一路線或用 "/" 劃分的組別除外）。

#### 備註

* 上述轉車收費由 2022 年 12 月 11 日生效
* 12 歲以下小童（用小童或個人八達通）次程轉車時為上述轉車收費的一半
* 65 歲或以上長者（用長者或個人八達通）及 12 歲以下合資格殘疾兒童（用「殘疾人士身分」個人八達通）為 HK$2 或上述轉車收費的一半（以較低者為準）（次程為 A 線則為上述轉車收費的一半）
* 12-64 歲合資格殘疾人士 (用「殘疾人士身分」個人八達通) 及 60-64 歲香港居民 (用「樂悠咭」) 為 HK$2 或上述轉車收費（以較低者為準）（次程為 A 線則為上述轉車收費）
* 有關轉車費必須使用同一張八達通於指定公車站轉乘另一條同一方向的路線，方可享此優惠，若以現金轉車的乘客或於其他公車站乘搭其他路線必須於轉車時繳付車上所列的收費（特別註明除外）。使用此轉乘優惠的乘客不可同時享用於九龍、港島、沙田及北大嶼山互轉另一條線的八達通轉乘優惠
* 上述轉乘組合接受以非接觸式 Visa、萬事達卡、銀聯卡、JCB、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、AlipayHK「易乘碼」及銀聯雲閃付「乘車碼」繳付車資。惟使用此等付款方式必須使用同一張信用卡或同一個行動支付帳戶，亦不能受惠於劃一 $2 票價優惠及公共運輸費用補貼計劃。

## 爭議

由於工程複雜，設計及施工曠時，工程造價也估計約需 200 億港元。2011 年 11 月，運輸及房屋局最新估算為屯門至赤鱲角連接路餘下工程包括高架橋和隧道等，按照付款當日價格計為 280 億港元 2013 年，運輸及房屋局最新估算為 500 億港元。

另外，隧道並不是完全筆直，在接駁填海區的地方有明顯移位情況。

此外，由於計劃中的屯門西繞道沒有同步興建，導致元朗公路、屯門公路、皇珠路和龍富路成為交通樽頸。尤其是公車重組計劃第二階段實施以後的情況更為明顯，由於大部份往返元朗區的公車路線改經上述道路，縱使此舉動令行車距離縮短，但相關路段在繁忙時間塞車頻繁，令整體行車時間增加，引起元朗區議會要求相關路線在繁忙時間甚至全部班次回復行經大欖隧道。

此外，由於其附近的屯門赤鱲角隧道轉車站並**沒有通道前往地面望后石一帶**，往返大嶼山及望后石的市民無法直接前往，需在下一站轉車，反之亦然。

## 軼事

### 「墜機標誌」路牌

2020 年 10 月，道路硏究社發表《【咁唔老黎？】首塊「墜機標誌」路牌登場》文章，指屯門蝴蝶灣一塊新安裝的轉頁式路牌，並在屯門赤鱲角隧道全綫封閉時會轉換成改道資訊；指示駕駛者於圓環掉頭，改道經屯門公路前往東涌、珠海及澳門。而路牌上的飛機標誌亦因此 180° 向下旋轉，被指為像「墜機標誌」般。

根據英國路牌設計指引《Traffic Signs Manual: Chapter 7》，飛機標誌可以旋轉至與路線同一個方向，但絕對不能指向水平綫以下。如果路線向下傾斜，飛機標誌仍需保持水平綫以上，視乎情況旋轉至左或右。雖然根據運輸署指引《運輸策劃及設計手冊》，只有提及飛機標誌可以旋轉；但未有提到能否向下傾斜。道路硏究社認為，這些基礎設計理應跟隨英國做法。不容許飛機標誌向下，不但是避免出現「墜機」情況之外，亦是保持標誌的辨識度。

此外，該路牌仍有其他設計及排版問題。涉事路牌屬於**地圖路牌**（英語：Map type sign）；根據英國標準「現時所在道路」線條必須貼到最底顯示，以便駕駛者知道其身處位置及行駛方向。但該路牌的掉頭線長度比本身「現時所在道路」更長，有機會混淆駕駛者。該轉頁內容僅適用於屯赤隧道封閉時，代表前往大嶼山、澳門、珠海的車輛需要改行屯門公路。惟路牌排版將「東涌」和「珠海及澳門（經屯門公路）」分開；造成一個錯覺是，以為只有往珠海及澳門方向的車輛，才需折返改經屯門公路，但實際上往東涌亦是相同方向。

由於事件在網上引起頗大迴響，該路牌的飛機標誌在貼文發布四小時內隨即被黑色貼紙遮上。蘋果日報、香港 01、東方日報、星島日報、成報、頭條日報、詩華日報亦隨即報導及跟進。

運輸署在翌日回覆傳媒指，香港的路牌設計指引參考了不同海外國家的做法。現時在路牌上指示前往機場的駕駛路線一般以飛機標誌表示，並指向該駕駛路線的行車方向，但沒有明確指引適用於圓環掉頭的特例情況。運輸署得悉公眾對此路牌的意見，現正與路政署檢視路牌的設計和優化方案，包括文字及標誌的安排。

## 時間軸

* 2007 年，時任行政長官曾蔭權透過《2007 至 2008 年度香港行政長官施政報告》公布落實興建屯門至赤鱲角連接路。
* 2007 年 12 月 10 日，政府向立法會建議工程（代號 825TH）的一部份提升為甲級，以進行勘測及初步設計工作，作價 8,860 萬港元。
* 2008 年 1 月 11 日，財務委員會通過工程的勘察及初步設計的撥款申請。
* 2008 年 5 月，路政署展開工程的勘察及初步設計的工作。
* 2009 年 6 月 12 日，路政署就工程根據《城市規劃條例》刊憲。
* 2009 年 8 月 21 日，路政署就工程根據《道路（工程、使用及補償）條例》刊憲。
* 2009 年 10 月 23 日，環境保護署批准環境影響評估報告。
* 2009 年 11 月 4 日，環境保護署發出環境許可證。
* 2010 年 8 月，路政署委託獨立專家為工程的土力設計及建造進行檢討。
* 2010 年 11 月，建議方案分別諮詢了屯門區議會及新界鄉議局，並得到他們接受建議的走線方案。
* 2011 年 2 月 28 日，環境保護署發出新的環境影響評估研究概要。
* 2011 年上半年，向立法會提交南面填海工程及餘下工程的詳細設計的撥款。
* 2011 年 10 月 18 日，行政長官會同行政會議核准根據《城市規劃條例》下的赤鱲角分區計劃大綱草圖，根據《道路 (工程、使用及補償) 條例》授權進行屯門至赤鱲角連接路的道路工程。
* 2011 年 11 月 18 日，獲得立法會財務委員會通過屯門至赤鱲角連接路及屯門西繞道的詳細設計、工地勘測及前期工程的撥款，共 19 億 960 萬港元。
* 2011 年 11 月，詳細設計展開。
* 2013 年 6 月 7 日，立法會財委會通過撥款 447 億 9,840 萬港元用以興建屯門至赤鱲角連接路。
* 2013 年 6 月，位於屯門至赤鱲角連接路南面的高架道路段工程展開。
* 2013 年 8 月，位於屯門至赤鱲角連接路北面的海底隧道段工程展開。
* 2017 年 3 月 10 日，位於屯門至赤鱲角連接路南面的高架道路段命名為順朗路。
* 2017 年 3 月 17 日，路政署回覆傳媒指工程因人工島出現飄移和走線因需要避免碎石樁而需要修改等需要延期，經過口岸填海海堤下的走線需要降低約 10 公尺，以避免穿過該處的碎石樁。
* 2017 年 10 月 15 日，屯門至赤鱲角連接路隧道內牆壁疑爆裂，造成大量地下水湧入管道內，工程人員搶修超過半分鐘後成功止住水流湧出。
* 2018 年 10 月 24 日，南面連接路順朗路往返市區路段與港珠澳大橋同步啟用，往返東涌路段則於 11 月 30 日啟用。
* 2019 年 2 月，北面連接路海底隧道兩台隧道鑽挖機抵達赤鱲角豎井，標誌隧道雙線均已貫通。
* 2019 年 10 月 16 日，政府在施政報告中宣佈，此公路北段開通後將為免費隧道。
* 2020 年 4 月 7 日，行政長官會同行政會議將位於屯門至赤鱲角連接路北面的隧道命名為屯門 - 赤鱲角隧道。
* 2020 年 11 月 6 日，位於屯門至赤鱲角連接路北面的海底隧道路段命名為屯門赤鱲角隧道公路。
* 2020 年 12 月 27 日，上午 8 時，北面連接路屯門赤鱲角隧道公路正式通車，代表著屯門至赤鱲角連接路南北兩端全線啟用。行政長官林鄭月娥、運輸及房屋局局長陳帆等於前一日乘坐開蓬公車主持開幕禮。

## 相關事件

* 2020 年 12 月 30 日，屯門赤鱲角隧道活門故障彈起。
* 2021 年 1 月 1 日，北面連接路發生嚴重交通意外。一輛貨櫃車駛至龍門路圓環失控側翻，貨櫃車司機受傷。
* 2021 年 6 月 28 日，香港暴雨期間，屯門赤鱲角隧道往屯門管道因發生水浸一度封閉。

## 相關條目

* 青嶼幹線
* 港珠澳大橋
* 青龍大橋（已歸入規劃中的 11 號幹線）

## 參考文獻

## 外部連結

* HZMB 港珠澳大橋 - 香港工程項目網站 : 屯門至赤鱲角連接路 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 路政署 - 屯門至赤鱲角連接路及屯門西繞道 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 屯門至赤鱲角連接路在香港公車大典上的條目
* 屯門至赤鱲角連接路在香港道路大典上的條目