太空探索科技公司南德克萨斯发射场

**太空探索技術公司南德克薩斯發射場**（英語：SpaceX South Texas Launch Site），又稱**博卡奇卡發射場**（英語：Boca Chica launch site），也被暱稱為「**星港**」（英語：Starbase，中國大陸亦譯作「**星際基地**」），是一所位於德克薩斯州的航太發射和實驗中心。它靠近布朗斯維爾市的博卡奇卡村，隸屬於從事商業外太空飛行的太空探索技術公司（下文簡稱為『SpaceX』）。其用途是：「為 SpaceX 提供一個獨立的發射場地，進而為公司的商業運載能力提供更大的空間。並滿足其未來所需的密集發射窗口。」

這是世界上第一座商用「外太空軌道發射設施」。它最初的設想是用作獵鷹 9 號運載火箭，獵鷹重型運載火箭，發射載具，以及可重複使用的次軌道發射載具提供服務。然而在 2018 年，SpaceX 改變了計劃，聲稱這裡將成為星艦的專屬發射場所。

從 2012 年到 2014 年期間，SpaceX 在美國就 7 個潛在的商用發射地點進行了考察。而這片緊鄰德克薩斯州布朗思維爾市的波卡其卡海灘被評為最佳方案。2014 年 7 月上旬，環境協商和評估最終完成，SpaceX 於 2014 年 8 月 4 日正式宣布將要在波卡其卡海灘，建設一座全新的商用發射場。

2014 年 9 月舉行了奠基儀式，2015 年後期開始填土固沙，首次發射預期在 2018 年的年底，或 2019 年初。當發射場正式啟用時，它就成為繼前三個從美國聯邦政府租賃的發射場之後，SpaceX 的第四個火箭發射設施。

## 歷史

SpaceX 和州政府官員，有關商業發射場地的私下討論始於 2011 年。總裁伊隆・馬斯克在 2011 年 9 月 29 日的一次演說中曾提到用於商業用途的發射設施。

### 發射場地的選址和環境影響評估

早在 2012 年 4 月，5 個潛在的候選地點被公布，包括阿拉斯加、加利福尼亞、佛羅里達、德克薩斯州和維吉尼亞。

2012 年 9 月，喬治亞和波多黎各也加入申請行列。喬治亞的聯合發展部門曾於 2012 年 11 月投票一致通過在大西洋海岸「建設一個用於垂直和水平發射的航太發射中心」。波多黎各在當時的提議是退役的羅斯福路海軍基地。

德州的卡梅倫縣政府曾提出「在計畫開始之前，我們需要對整個領域進行環境影響評估」。而這個計畫的環境影響評估，取決於美國聯邦航空總署（FAA）。2012 年航空管理局的商業航太運輸辦公室對提議中的德州南部地區啟動了環境評估程序。到了 2013 的年初，雖然佛羅里達、喬治亞等地仍在參與競爭，但是德克薩斯在所有參選地中凸顯出優勢。於此同時，德州的立法機構擬定了，針對發射期間的噪音限制的規定，並且分析了商用外太空飛行可能導致的其它危害。2013 年 5 月 7 日，航空管理局在布朗思維爾國際技術教育和商業中心，面向公眾頒布了一項關於德州南部的環境影響評估草案。公眾對此草案的評論截止於 6 月 24 日。

2014 年 7 月上旬，航空管理局聲明，「由 SpaceX 提議建設的波卡其卡發射場及周邊設施，對當地的環境不會有顯著的影響。」這個最終的評估促使 SpaceX 於 8 月向航空管理局提交了許可證申請。申請內容包括使用波卡其卡發射場及周邊設施，用於發射獵鷹 9，獵鷹重型運載火箭，龍推進器，以及可回收式的外太空設備。

### 土地收購和施工

航空管理局的環境影響評估認定了三塊土地。截止到 2014 年 7 月，SpaceX 收購了大約 41 英畝，其中 12.4 英畝用作 "火星橋" 指揮中心，距離發射場以西，兩英里的波卡其卡村，並裝修兩座公寓。。在此基礎上，SpaceX 租用了緊靠德州 4 號高速東面出口的 56.6 英畝土地，其中的 20 英畝用於垂直發射平台以及周邊設施。與此同時，SpaceX 提交了在發射場安裝太陽能小型發電設備的申請。

同年 9 月 22 日，發射場破土動工。承擔建設管理的，是剛剛完成甘迺迪太空中心發射平台 39A 的，SpaceX 自己的管理隊伍。據他們所說，「波卡其卡的地面建築將於 2015 年下半年開始施工」。2014 年 9 月下旬，火星橋指揮中心圍起了柵欄，兩座可移動建築就位。承包商和供應商的競標日程於 2015 年 2 月開始。

發射場的整體設計藍圖於 2015 年 3 月完成。輸電網絡由當地電力營運商提供，飲用水將由卡車運抵基地，由水循環系統處理。並於 7 月提交申請，建設一座稱為太陽城的光伏電站。

填土固沙工程需要採集 240 萬立方米的新土，並於 2015 年 10 月至 2016 年 1 月，由卡車運抵建設工地。

2016 年早期，SpaceX 執行官英語：Gwynne Shotwell 指出，由於地表的不穩定性，建設被迫延期。她說：「以兩年的固沙工作為基礎，地面建築才能開始施工，並且費用也需要增加。」而首期的固沙工作於同年 5 月才完工，因此整體建築不會在 2017 年之前完工，首次發射預期在 2018 年後半年。

2017 年，兩座衛星接收天線會被安裝在發射場，用於龍飛船載人太空飛行計畫。

## 經濟影響

2013 年的經濟預測指出，SpaceX 會投資約一億美元用於籌建此設施。並期望於 2024 年創造 500 個工作崗位。

## 發射中心概況

此發射場將成為 SpaceX 的自主經營的第一個發射中心。除此之外，他們還租用了美國政府的卡納維拉爾角空軍航太發射平台 40、范登堡航太發射平台４，以及改造中的甘迺迪太空中心發射平台 39A。

星港擁有兩個亞軌道發射台，但現已改爲地面測試平台、用於測試星艦綜合飛行的軌道級發射台 A 及正在籌劃的軌道級發射台 B。

星港位於德州卡梅倫縣，布朗斯維爾市以東 17 英里，飛行區域覆蓋墨西哥海灣。星港將用作測試星艦原型艦的性能，並將於未來用於發射不同酬載至太空，以及用於火星任務。

這個發射地點緊靠德州 4 號高速東面出口，軌道發射場有多個燃料儲藏罐、用於堆疊星艦上級至超級重型推進器上的綜合發射塔、發射平臺及正在建造的聲音抑制系統。

Stargate 控制中心位於發射場以西兩英里，毗鄰博其卡村。囊括五座組裝建築 (低倉 (Low Bay)、中倉 (Mid Bay)、高倉 1 (High Bay)、高倉 2 (Mega Bay) 及高倉 3 (Mega Bay 2))、一座大型零件組裝工廠 (Star Factory)、衛星及無綫電接收站及酬載裝載場。

基於該地區鄰近加勒比群島以及眾多的海上鑽井平台，發射升空的火箭將受限於特定的飛行線路。SpaceX 聲稱，他們已計算出把通信衛星發射到地球同步軌道的最佳飛行線路。

## 星艦飛航計畫

SpaceX 的星艦是一個可重複使用的兩級運載飛船。簡介及現役星艦請見 SpaceX 星艦，詳細星艦發展歷史請查看 SpaceX 星艦研發歷史，星艦至今的綜合飛行測試記錄請參閲星艦任務列表。

## 相關設施

位於博卡奇卡，毗鄰發射指揮中心的星際門是一個由布朗思維爾經濟發展委員會，SpaceX 和德州大河谷大學（前德州大學布朗思維爾分校）三方聯合建設的設施。

## 相關

* 航太發射中心
* 太空探索
* 軌道科學公司

## 參考

## 外部銜接

* 維基共享資源上的相關多媒體資源：SpaceX 星港
* SpaceX gets preliminary FAA nod for South Texas launch site （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）, _Waco Tribune-Herald_, 16 April 2013.
* Lone Star State Bets Heavily on a Space Economy（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）, _New York Times_, 27 November 2014.