台中捷運綠綫

**臺中捷運綠線**，路線代號為 **1**，是臺中捷運營運中的一條中運量路線，為臺中捷運首條開始營運的捷運路線，也是中臺灣的首條捷運路線，於 2021 年 4 月 25 日通車。

## 簡介

綠線是臺中捷運首條開始興建及營運的路線，也是臺中捷運的三條核心路線之一。路線行經臺中市北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區、烏日區（延伸線則包含彰化縣彰化市），在松竹站和大慶站之間與臺灣鐵路臺中線構成環狀路網。

綠線採用鋼輪中運量運輸系統，全線除北屯總站、高鐵台中站位於地面，其餘所有車站及路段皆高架化。使用車輛由川崎重工及台灣車輛共同承造，2 輛車為 1 列，目前共有 18 列投入使用，車輛基地為北屯機廠。

烏日文心北屯線（北屯總站至高鐵台中站）為綠線最早通車的區間。於 2020 年 11 月 16 日首度試營運，然而數日後的 11 月 21 日發生列車重大故障，於是自 11 月 22 日起暫停試營運；後於 2021 年 3 月 25 日再度開始試營運，並於 4 月 25 日中午 12 時正式通車。

除了已通車的烏日文心北屯線，綠線還有規劃中的彰化延伸線和大坑延伸線，其中的彰化延伸線於 2017 年 3 月 23 日納入前瞻基礎建設計畫之中，修正後於 2023 年 2 月再次提報中央政府審查。

## 歷史及重大缺失

### 主線

* 1990 年，省住都處辦理「臺中都會區大眾捷運系統規劃」。
* 1998 年，省住都處完成「臺中都會區捷運路網細部規劃」及「民間投資省轄捷運系統之作業規範及案例分析」，路線分為紅、綠、藍三線；綠線規劃為大坑至烏日，全線設十七座車站，採用地下化中運量捷運系統。
* 1999 年 7 月，臺灣省政府進行精省，後續規劃轉由高鐵局接手辦理。
* 2001 年，高鐵局完成「民間參與台中都會區大眾捷運系統建設之可行性研究及先期規劃」及「高鐵台中站聯外大眾運輸系統檢討捷運綠線檢討規劃」。
* 2004 年
  * 1 月，高鐵局完成「臺中都會區大眾捷運系統優先路線規劃」，推翻先前省住都處規劃，改採高架化輕軌系統。
  * 3 月 22 日，高鐵局將優先路線規劃陳報交通部審查，並於 7 月 15 日報請行政院核定。
  * 11 月 23 日，行政院核定優先路線規劃，並將計畫名稱修改為「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」，全線設十五座車站與一座機廠；建設經費為新臺幣 287.35 億元，計畫期程為 2011 年 12 月。
* 2005 年 11 月 21 日，高鐵臺中站至北屯大坑地區之 85 路公車路線開通，由統聯客運營運。
* 2006 年 3 月 19 日，於臺中捷運建設協調會中初步確認車站位置，並計畫增設兩座車站（109、112 站）。
* 2007 年
  * 3 月 23 日，高鐵局長龐家驊表示，配合臺中市政府推動水湳經貿園區，增設三座車站（103a、109、112 站）。
  * 9 月 21 日，因原物料上漲及未完成新設場站規畫，高鐵局表示延後動工，完工時間亦仍不確定。
  * 11 月 9 日，臺中市政府通過編列相關預算共新臺幣 14 億元。
* 2008 年 11 月 15 日，交通部、臺中市政府、臺北市政府簽訂烏日文心北屯線建設與營運三方協議書，後續施工由高鐵局移交至臺北市捷運局辦理，接辦細部設計及發包施工監造等工作；臺中捷運後續路網規劃工作由臺中市政府承辦。
* 2009 年
  * 5 月 13 日，行政院核定第一次修正計畫，調整建設經費為新臺幣 513.9 億元，調整計畫期程為 2016 年 10 月。
  * 10 月 5 日，展開先期工程，植栽移植工程動工，委由臺北市捷運局中區工程處負責執行。
  * 10 月 27 日，臺北市捷運局完成「臺中都會區大眾捷運系統路網檢討規劃報告書」，重新檢討 1998 年之路網規劃，路線修改為核心路網紅、綠、藍、橘四線，以及後續路網紫線、核心路網之延伸線五線；綠線核心路網為北屯機廠至彰化市，全線設二十一座車站。
* 2010 年 11 月 6 日，管線遷移工程動工。
* 2011 年
  * 3 月 9 日，機電系統工程決標；因招標延宕 23 個月，造成細部設計進度停滯。
  * 6 月，管線遷移工程承包商因週轉不靈發生財務危機而造成停工；8 月 19 日，管線遷移工程復工。
* 2012 年
  * 10 月，土地徵收被中華民國內政部宣告徵收無效，臺中市交通局提出申復，但內政部指示仍維持原裁定，部分土地徵收作業將一切重來。
  * 12 月，臺中市交通局長林良泰表示，未涉及聯合開發的部份辦理土地徵收，相關土建工程也陸續招標完成，並於隔年動工；聯合開發的部分爭取地主百分百的參與開發，以降低徵收成本。
* 2013 年 5 月，進入實體工程階段，配合主體軌道工程施工；2015 年 4 月 11 日，因故全線停工。
* 2014 年
  * 8 月 19 日，文心路四段與山西路二段交叉路口附近的捷運工程發生首次大型工安意外，施工現場的吊車疑似軸心斷裂，導致機械手臂不慎掉落，砸壞工地旁的餐廳招牌及遮雨棚，幸無人傷亡。
  * 11 月 1 日，臺中市政府與 G5、G6、G8、G8a、G9 站（G9-1、G9-2）捷運共構大樓（土地開發場站）的地主簽訂協議價購契約，僅餘 113 場站的兩位地主未達成協議，市政府已依法報請徵收。
  * 11 月 9 日，綠線電聯車模型車廂守首次在臺中市政府大樓惠中樓旁開放參觀。展出的模型車廂為 1:1 實體比例，一節車廂造價約為新臺幣 2000 萬元；日本川崎重工打造的綠線電聯車由兩節車廂組成，造價約為新臺幣 1.9 億元。一節車廂長約 22.17 公尺、寬約 2.98 公尺、高約 3.78 公尺，載客量達 268 人，一般座位為青綠色，博愛座則為粉紅色，未來將依據民眾使用心得再進行設計修正。
  * 11 月 30 日，六站七處土地開發場站已百分百取得用地，G8 站率先完成土地開發投資案簽約。
* 2015 年
  * 1 月 12 日，時任臺中市市長林佳龍要求捷運工程運用夜間施工及跨單位同步平行作業等方式，藉此提早兩年（2018 年）完工，且全線試營運（但後改成試運轉；試營運可供民眾隨時搭乘，而試運轉則否），同時要求一個月內內縮或拆除文心路的施工圍籬，以解決造成的交通阻塞。
  * 4 月 10 日，北屯路與文心路四段交叉路口附近的捷運工程發生施工鋼梁掉落意外，造成七位施工人員與一位路過駕駛一共四死四傷；隔日，臺北市副市長林欽榮宣佈全線停工。
  * 5 月 26 日，行政院核定第二次修正計畫，調整建設經費為新臺幣 593.37 億元，調整計畫期程為 2022 年 12 月。
  * 7 月 3 日，臺北市政府通知大陸工程負責興建的 CJ910 標、CJ930 標可復工；7 月 6 日，大陸工程承包路段正式復工。
  * 8 月 11 日，臺中市道安會報通過臺北市捷運局修正重提之交通維持計畫，其復工改善計畫也符合勞安法規之要求；遠揚營造負責興建的 CJ920 標達復工標準，經臺中市議會審查通過後，目前已復工。
* 2016 年
  * 3 月 14 日，CJ900 標機電系統工程，完成電力設備「161 KV 氣體絕緣開關設備」(GIS) 之安裝。
  * 6 月 30 日，於文心路一段與公益路二段交叉路口附近，完成最後一支 U 型梁之吊裝作業。

* 2017 年
  * 1 月 10 日，於日本川崎重工之兵庫工廠舉行綠線電聯車出廠典禮。
  * 2 月 5 日，兩列綠線電聯車及八座轉向架等附屬設備運抵臺中港，後於 2 月 12 日運抵北屯機廠。
  * 8 月 12 日，綠線電聯車開始於高架軌道上進行實車介面測試。
  * 11 月 30 日，十八列綠線電聯車全數運抵北屯機廠。
* 2018 年
  * 6 月 30 日，臺中市交通局公布各站正式名稱。
  * 8 月 29 日，800 路文心捷運快線公車開通，由中鹿客運營運。
  * 10 月 31 日，開始試運轉，交由捷運公司進行機電系統功能驗證，無法提供一般民眾隨時自由搭乘。
* 2019 年
  * 12 月 16 日，捷運公司接管機廠與 18 輛列車。
* 2020 年
  * 2 月 3 日，捷運公司接管所有車站與全線路軌，並開始進行訓練測試。
  * 4 月 7 日，車站編號由原本「**G**」開頭，改為「**1**」開頭。
  * 5 月 7 日，交通局更改其中七站有爭議的站名。
  * 6 月 11 日，連續 7 天系統穩定性測試 99% 達標。
  * 8 月 7 日：臺中市政府辦理捷運綠線初勘作業。
  * 8 月 24 日：臺中市政府向交通部申請履勘，並通過 18 站名初審。。
  * 9 月 10 日：交通部鐵道局辦理形式審查
  * 9 月 14 日：召開第一次履勘前置會議
  * 9 月 19 日：營運組履勘委員現勘
  * 9 月 20 日：機電組履勘委員現勘
  * 9 月 23 日：土建組履勘委員現勘
  * 10 月 14 日：召開第二次履勘前置會議
  * 10 月 25 日：辦理履勘
  * 11 月 6 日：取得營運許可。
  * 11 月 16 日至 12 月 15 日：為期一個月試營運持悠遊卡、一卡通、icash2.0 可免費搭乘；營運時間為每日 07 時至 20 時，12 月 7 日至 15 日營運時間為每日 6 時至 24 時。
  * 11 月 21 日：當日上午因列車故障導致大慶 - 高鐵台中站間停駛，後查明為發生「車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，屬於重大故障，須檢測所有列車，自 11 月 22 日起暫停試營運。
  * 12 月 14 日：由於列車連結器軸心斷裂原因尚未釐清，北捷局及川崎重工提出之解決改善方案未獲中市府滿意。因此宣布，原定 12 月 19 日通車將延後，營運時程未定。
* 2021 年
  * 3 月 10 日：經停駛 109 日，擴大檢修發現「牽引裝置軸心的垂直、水平面都要有伸縮空間，有 8 輛列車的垂直 ±6 度軸心被卡死」是斷裂關鍵，中捷公司要求北捷局、川崎重工要重新設計，經捷運故障審查委員會，學者專家 6 次會議確認安全後，捷運綠線將再度試營運。
  * 3 月 25 日：再度開始試營運，為期 30 天。
  * 4 月 23 日：試營運結束，30 天累計運量超過 200 萬人次。
  * 4 月 25 日：正式通車。
* 
* * * *

### 延伸線

* 2012 年 10 月 29 日，臺中市交通局委託鼎漢國際工程顧問有限公司辦理「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究」，並於 2014 年 4 月 18 日完成。
* 2013 年 11、12 月，臺中市交通局辦理可行性研究說明會及公聽會，增設一座車站（G19a 站），全線設六座車站。
* 2014 年 9 月 30 日，臺中市交通局將可行性研究報告陳報交通部審查；交通部於 12 月 3 日回覆審查意見。
* 2016 年
  * 2 月 2 日，經依審查意見完成修正，臺中市交通局第二次將可行性研究報告陳報交通部審查；交通部於 3 月 28 日辦理綠線延伸線現場會勘，以及於 3 月 31 日召開初審會議。
  * 11 月 14 日，經依審查意見完成修正，臺中市交通局第三次將可行性研究報告陳報交通部審查。
* 2017 年
  * 3 月 23 日，行政院宣布彰化延伸線納入前瞻基礎建設計畫之中。
  * 4 月 5 日，行政院院臺經字第 1060009184 號函核定前瞻基礎建設軌道建設納入「臺中捷運綠線延伸彰化計畫」。
  * 6 月 7 日，經依審查意見完成修正，臺中市交通局第四次將可行性研究報告陳報交通部審查；交通部於 10 月 31 日回覆審查意見。
  * 12 月 6 日，經依審查意見完成修正，臺中市交通局第五次將可行性研究報告陳報交通部審查；交通部於隔年 3 月 12 日回覆審查意見，請臺中市政府與彰化縣政府協調確認部分議題，並更新審查要點檢核表。
* 2018 年
  * 4 月 2 日，臺中市交通局召開協調會議，並達成共識。
  * 5 月 18 日，經依審查意見完成修正，臺中市交通局第六次將可行性研究報告陳報交通部審查。
* 2019 年
  * 3 月 5 日，臺中市交通局召開協調會議，並達成共識
  * 3 月 21 日，臺中市交通局第七次將可行性研究報告陳報交通部審查
  * 5 月 10 日，交通部將辦理召開可行性研究審查，會後決議請市府依據與會委員意見修正後再送交通部審查。
  * 5 月 16 日，召開工作會議討論後續報告修正方案。
  * 6 月 12 日，請北捷局研商延伸線機電整合議題。
  * 6 月 17 日，召開工作會議討論後續報告修正方案。
  * 7 月 12 日和 8 月 13 日，召開工作會議討論後續報告修正方案 。
  * 9 月 30 日，預定可行性研究報告修正後再次送至交通部審查。
  * 11 月 7 日，預定可行性研究報告修正後交通部預計 1 個月內審議。
  * 12 月 13 日，交通部召開可行性研究複審會議，審查後決議彰化段退請地方政府研議協調並整合意見再送審，另大坑段審查後須進行檢討修正，並與彰縣府與彰化市公所取得共識後，將大坑段與彰化段分開提送已加速後續審議流程。。
* 2020 年
  * 5 月 21 日，完成可行性研究修正版並提交交通部審查，其中內容變更為終點站延伸至金馬站（與台鐵彰化市鐵路高架化計畫中的金馬車站共站）。
  * 7 月 1 日，交通部核定可行性研究報告

## 車站與路線

### 烏日文心北屯線

起自北屯機廠，以高架型式沿松竹路至北屯路口前跨越臺鐵臺中線，續沿北屯路、文心路、文心南路前進，在轉入建國北路後軌道大致與臺鐵臺中線平行，並沿建國北路、建國路直至高鐵臺中站專用區設置終點站。

路線全長 16.71 公里（高架段 15.94 公里、地面段 0.77 公里），全線設高架車站十六座（舊社站至烏日站）、地面車站兩座（北屯總站、高鐵台中站），共十八座車站，並於松竹路一段北側、旱溪西路三段西側設置一座具五級維修功能之北屯機廠。建設經費共為新臺幣 593.37 億元，其中工程費用為 485.93 億元，土地徵收費為 107.44 億元（由地方政府負擔）；工程費用中央政府補助 328.34 億元，地方政府自籌 265.03 億元（包含地方政府負擔 157.59 億元及自償性經費 107.44 億元），整體自償率為 12.06%。

### 彰化延伸線

彰化延伸線全長 6.59 公里。路線起自高鐵臺中站，以高架型式與臺鐵臺中線平行至成功西路及高鐵路間跨越臺鐵臺中線，續沿中山路至榮泉路口轉行榮泉路，跨越烏溪至金馬東路，終點站設於金馬站，將與台鐵彰化市區鐵路高架化建設計畫中的金馬車站共站。全線共設高架車站五座（120 至 124 站）。計畫經費 199.79 億元。

### 大坑延伸線

大坑延伸線全長 2.49 公里。路線起自舊社站，全線以高架型式沿松竹路前進，終於經補庫附近。全線設置高架車站兩座（101、102 站）。計畫經費 77.69 億元。

## 營運資訊

### 乘車票價

* 電子票證與現金購票亦同

### 營運時間

* **平均班距**：[1]

註：12 月 31 日延長營業至 1 月 1 日 02:00

## 相關條目

* 臺中捷運
* 台中捷運藍線
* 臺中機場捷運
* 崇德豐原線（台中捷運紅線）
* 捷運（MRT）
* 輕軌捷運系統（LRT）
* 城市軌道交通

## 註釋

## 參考文獻

* 臺中都會區大眾捷運系統路網檢討規劃構想 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館），臺中市政府交通局
* 臺中都會區大眾捷運系統路網 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館），臺中市政府交通局
* 臺中都會區大眾捷運系統後續路網規劃工作執行計畫書 (定稿本) （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館），臺中市政府交通局
* 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究（2014 年版） （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館），臺中市政府交通局
* 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究（2014 年版）交通部審查意見彙總表 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館），臺中市政府交通局

## 外部連結

* 臺中市公共運輸及捷運工程處 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 臺中捷運出口查詢 | 捷近 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館） 離目的地最近的捷運站出口查詢
* 臺中市政府捷運工程處 > 公佈欄 > 工程督導視察情形 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 臺北市政府捷運工程局 > 捷運興建中路網 > 臺中捷運烏日文心北屯線 > 路線說明 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 臺北市政府捷運工程局 > 捷運興建中路網 > 臺中捷運烏日文心北屯線 > 施工現況 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 臺北市政府捷運工程局 > 捷運興建中路網 > 臺中捷運烏日文心北屯線 > 機電現況 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 臺中市政府捷運工程處 > 公佈欄 > 電子相簿 >CJ910 區段標施工情形 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 臺中市政府捷運工程處 > 公佈欄 > 電子相簿 >CJ920 區段標施工情形 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 臺中市政府捷運工程處 > 公佈欄 > 電子相簿 >CJ930 區段標施工情形 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 臺中市政府捷運工程處 > 公佈欄 > 電子相簿 > 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線各場站外觀 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 臺中市政府捷運工程處 > 公佈欄 > 電子相簿 > 臺中 MRT 電聯車造型亮相 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）