南北快速公路

**南北快速公路**（英語：North-South Motorway），是南澳州阿得雷德一條局部運作的快速公路，隸屬 **M2** 幹線，為南北走廊的一部份，穿越阿得雷德的西部地帶。目前，南北快速公路由北部連接路、南道超級公路、利真士道至邊明街段、多倫士道至多倫士河段組成，連接北部市郊滑鐵盧角及西部市郊軒馬士。在多倫士至大靈敦段通車後，將會延伸至南部市郊百福柏，與南部快速公路連接，貫通阿得雷德的南北兩地。南北快速公路自 2010 年起分階段興建，預計需於 2030 年前全線通車。

## 背景

2010 年，澳洲政府透過國家建設計劃（Nation Building Program）出資 5 億澳元，而南澳州政府出資 4.32 億，為阿得雷德興建一條快速公路貫通南北市郊。計劃將原有位於西邊的南道改建成標準快速公路，並連接阿得雷德機場、伊士靈敦鐵路總站、阿得雷德港、外港等阿得雷德各個重要交通樞紐。

2015 年 5 月，南澳州政府公布「十年運輸策略大綱」，計劃在 2025 年之前建成連接南北兩端的「無間斷快速公路」（non-stop motorway），即是一條無交通燈阻隔的主幹道路。公路並不設置任何交通燈、平面交匯路口，以達至長途南北車流更能暢通無阻。

## 路段

南北快速公路被分拆成各個路段落成，截至 2021 年 4 月，南北快速公路尚有一段路段尚未落成：

### 北部連接路

**北部連接路**（英語：Northern Connector）是南北快速公路的最北端路段，連接滑鐵盧角及榮埠，為三線雙程（合共六線）分隔快速公路，全長 15.3 公里，於 2020 年 3 月 7 日通車。北部連接路是南北快速公路之中速度限制最寬鬆的一段，時速限制 110 公里。有別於其他南澳州道路使用瀝青舖設，北部連接路大部份路面都使用混凝土舖設。2016 年 11 月，當局指雖然採用混凝土會增加建造成本，但可以降低未來 30 年的路面維修成本。

2008 年初，正當北部快速公路動工之際，當局提出興建一條四線雙程（合共六線）分隔快速路的**北部連接路**，以連接未來的北部快速公路及南道，沿途設置三個交匯處。計劃亦建議將一段介乎乾河至滑鐵盧角的阿得雷德至奧古斯塔港鐵路設於快速公路的中央分道帶。聯邦政府又提議將北部連接路劃為收費路段，成為自 1847 年南澳州廢除道路收費後的第一條收費公路。

2015 年 9 月 14 日，南澳州州長韋瑟里爾與澳洲總理艾博特宣布斥資 9.85 億澳元興建北部連接路，其中聯邦政府提供 7.88 億澳元。最終設計將四條行車線減至三條、三個交匯處減至兩個、擱置興建鐵路部份，並預留快速公路西邊作未來發展用途。同時又宣布北部連接路為免費道路，但南澳州會成為實施「網絡費」（英語：Network fee）的試驗地；因應交通流量而釐定貨車的牌照費用。

#### 建造過程

政府為了支持本地經濟，在北部連接路的建造招標文件中特別要求需要向 Arrium 採購 7500 噸鋼鐵，並且要求至少一半的地盤工人為阿得雷德北部市郊的僱員，特別是為了以吸納 2017 年因霍頓汽車關閉工廠而被遣散的員工。最終該建造合約由聯實集團取得。

北部連接路前期工程於 2016 年 12 月 6 日展開，由於公路走線需要經過數條主要道路，需要先為原有道路重置方能動工，預計於 2019 年 12 月完成。2019 年 3 月 26 日，滑鐵盧角交匯處率先通車，取代因北部連接路工程而被封閉的道路，作為前往聖喬達的代替路線。另外，原本南道超級公路北端與河港快速公路和梳士巴利公路交匯的南部交匯處都需要重建。2019 年 7 月，南道超級公路北行前往梳士巴利公路一段改用新建引道，舊有引道隨即拆卸，用作連接北部連接路的接駁處。

北部連接路總共需要興建九條行車天橋，南部交匯處共三條，寶利華和滑鐵盧角交匯處共兩條，北部交匯處一條，跨越白加海、乾河、柏立仔河共三條。

### 南道超級公路

**南道超級公路**（英語：South Road Superway），是南北快速公路最早通車的路段，於 2014 年 3 月 13 日通車，連接榮埠及利真士柏，為三線雙程（合共六線）的分隔快速公路，速度限制為時速 90 公里。全長 4.8 公里的南道超級公路，其中北面的 2.8 公里為行車天橋，跨越乾河至阿得雷德港線路軌、歌墨道（Cormack Road），其中在大聯合道、大士道（Days Road）設出入口。北端連接北部連接路，並與梳士巴利公路及河港快速公路交匯；南端連接「利真士道至邊明街段」，與利真士道交界。

#### 興建過程

2009 年，政府宣布在利真士道以北的一段南道興建一條行車天橋，連接梳士巴利公路及河港快速公路。公路造價高達 8.12 億澳元，是南澳州史上最大型的單一投資項目。

區內連接道路工程由土木工程公司 Bardavcol 負責興建。行車天橋設計及興建由 Superway Joint Venture 負責，由浩麟集團、麥馬瀚控股公司、歷德建築合資。南北快速公路出入口連接道路於 2011 年初竣工，當中工程亦包括嘉利保利路（英語：Gallipoli Drive）。行車天橋工程在 2011 年初展開，全段道路於 2014 年 3 月完工。連接河港快速公路的一段匝道率先在 2014 年 1 月 31 日啓用；公路南行段亦緊接在 2014 年 2 月通車，直至 2014 年 3 月 13 日，公路全面通車。

### 利真士道至邊明街段

**利真士道至邊明街段**（英語：Regency Road to Pym Street，簡稱 **R2P**），北接南道超級公路，南接多倫士道至多倫士河段。每邊方向共三條行車線，時速限制為 80 公里，於 2021 年 3 月 26 日通車。

2018 年，多倫士道至多倫士河段正式通車。但連接南部超級公路的一段仍然是尚未升級，南北快速公路亦因此被分成兩段。來往兩段公路必須使用一段長 1.8 公里的的南道，沿途共有兩組交通燈（包括利真士道路口）、行人過路處、以及連接區內道路的路口。2017 年 5 月，州政府宣布計劃斥資 4 億澳元將該段南道升級，讓兩端的南北快速公路連成一線。利真士道至邊明街段於 2019 年初動工，預計於 2022 年中期竣工；就此州政府尋求聯邦政府提供 85% 資金，然而聯邦政府並未有承諾支出。2018 年 5 月 1 日，州政府與聯邦政府達成共識，宣布將會斥資 3.54 億澳元興建餘下的利真士道至邊明街段，為每邊方向三條行車線（合共六線）跨越利真士道路口，由於公路通車後將會切斷區內道路，對區內居民造成不便。工程包括在邊明街附近興建一條行人及自行車道天橋，跨越南北快速公路。

2019 年 7 月 5 日，州政府將利真士道至邊明街段工程判予麥干諾道威、莫麥當奴及奧雅納三個集團。三間公司亦曾參與南澳州其他基建項目，例如屋崙士站的立體化工程。工程於 2019 年底展開，預計於 2021 年 4 月通車。

### 多倫士道至多倫士河段

**多倫士道至多倫士河段**（英語：Torrens Road to River Torrens，簡稱 **T2T**），是一條長 3.1 公里的下通道快速公路（Lowered motorway），而南道位於公路兩邊平行，與區內道路交匯。北接利真士道至邊明街段，南端在軒馬士與南道匯合。公路每邊方向設有三條行車線，速度限制為時速 80 公里，於 2018 年 9 月 29 日通車。

2013 年，南澳州工黨政府與聯邦工黨政府宣布，將一段長約 4 公里，介乎多倫士道至多倫士河的南道進行升級工程。計劃將原有四線雙程（合共四線）的南道擴闊成六線雙程的快速公路，下通道兩旁則興建兩條雙線支路（Service Road）以連接原有區內道路；快速公路將以下通道形式穿過嘉雲治道和港口道地底，亦同時將與外港線交匯的平交道升級鐵路天橋，令車輛能避開地面繁忙路段。工程於 2015 年動工，並於 2018 年底完成。

原有地下公路的北端與多倫士道交匯，為一個交通燈號管制路口。當局考慮到該處交通繁忙，在 2015 年 12 月宣布修訂設計，將地下公路向北延長 750 公尺，繼續以下通道形式穿過多倫士道路口後才返回地面，而無需追加撥款或延期通車。

### 多倫士至大靈敦段

**多倫士至大靈敦段**（英語：Torrens to Darlington，簡稱 **T2D**）是南北快速公路最後一段尚在規劃階段的道路。當此路段落成後，會將南北快速公路向南延伸，與南部快速公路連接，代表全長 78 公里的 M2 幹線全線貫通。早於政府倡議興建南北快速公路之先，因為詩福線與己連拿奴電車都與南道平面交匯，導致多倫士至大靈敦的一段擠塞問題日益嚴重。跨越交加道和詩福線平交道的**愛瑪信行車天橋**（Emerson Overpass）於 1985 年通車，亦興建一條支路接駁原有平交道。但隨著詩福線在加密班次，繁忙時間都需要長時間封閉平交道予連續幾班列車通過，高峰期間甚至需要關閉平交道達 20 分鐘。由於平交道支路車流越來越多，甚至車流倒灌回南道；反而成爲南道的樽頸位，不少車輛都被支路車輛阻塞而無法使用跨越鐵路軌的行車天橋。而 2009 年落成的**嘉利保利下通道**（Gallipoli Underpass）穿越澳紐軍團公路地底；同時又將己連拿奴電車改以天橋形式跨越南道，儘量減少車流量極高的平面路口。由於上述工程僅被視為臨時解決方案，只將一兩個主要路口立體化並沒有根治問題。但多倫士至大靈敦的一段南道有不少歷史建築，無法像其他路段以收地形式擴闊成快速公路，故此段的南北快速公路長期處於概念規劃階段。

直至 2018 年 8 月，政府提出多倫士至大靈敦段首個方案，建議在該段南道地底興建地底行車隧道。以連接南北快速公路和南部快速公路。2020 年，州政府提出修訂方案，與其他南北快速公路現有路段一樣，以平面、架空、地下公路部份組成；在部份無法擴闊的路段以鑽掘式和明挖回填式隧道在地底穿越。2020 年 8 月開始進行岩土工程研究。而庫務司盧國拔在 2020 年南澳州財政預算案中公布首選方案，將路段分為兩段。第一階段為大靈敦至澳紐軍團公路的一段，興建一條長 4.3 公里的鑽掘式隧道以及一長 1 公里的地下公路；第二階段爲布萊德曼路至西非百敦道（West Thebarton Road）與建一條長 2 公里的鑽掘式隧道，而餘下路段則為地面公路。目前估計多倫士至大靈敦段造價 89 億澳元，工程不早於 2024 年動工。

## 出口及交匯處

## 圖集

* * * * * * *

## 參考文獻

## 參見

 澳洲道路主題

## 外部連結

* 國家建設計劃
* 南北走廊官方網站 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 北部連接路工程官方網站 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 南道超級公路工程官方網站 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 利真士道至邊明街段工程官方網站 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 多倫士道至多倫士河段工程官方網站 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）
* 多倫士至大靈敦段工程官方網站 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）