佛山2号线

**佛山地鐵 2 號線**是佛山地鐵一條營運中的路線。路線連接佛山中心城區和廣州南站，為第二條開通營運的廣佛跨市地鐵路線，亦是首條由佛山自主建設及營運的地鐵項目。代表色為紅色。

本線也是目前廣佛線網中，唯一一條首末站均採用站前折返的路線。

2 號線分為兩期建設。其中一期線路於 2014 年 6 月開工，2021 年 12 月 28 日開通營運；二期已在 2021 年 1 月獲國家發改委批覆，預計在近期動工。

## 概要

2 號線一期工程起點以地下形式起於南莊站，之後沿紫洞大道、季華一路高架行進，在季華大橋西端過潭洲水道後繼續沿季華二路、季華三路向東，穿石灣公園、沿鎮中路、魁奇路、下穿潭洲水道後沿佛陳公路、文登路繼續向東行進，過佛山一環後由地下轉為高架，繼續沿文登路、規劃林岳大道往東，在陳村水道前高架轉為地下，過陳村水道後路線往東南向行進，由廣州南站西廣場北側接入廣州南站。路線全長 32.41 公里，設湖涌停車場和林岳綜合維修基地。

2 號線二期將會從南莊站引出，途徑南海西樵延長至高明西安，全長 23.5 公里。

## 歷史

### 一期

#### 規劃

在早期規劃中，2 號線走線已大致與現時相同，惟順德段當時沿佛陳公路進入陳村鎮內，再前往廣州新客站（現廣州南站）。後來該段線路北移，改為沿文登路進入南海區林岳再接入廣州南站，而陳村鎮則改為由廣州地鐵 7 號線直接延伸進入。

#### 建設

中國交通建設集團、佛山軌道公司和南車四方（現中車四方）組成的聯合體於 2013 年以民間興建營運後轉移模式獲得佛山地鐵 2 號線一期工程 30 年的特許經營權，其中建設期 5 年、營運期 25 年。聯合體於 2014 年 4 月 8 日出資組建中交佛山投資發展有限公司；2015 年，國開發展基金向中交佛投公司注資；2018 年，中交佛投公司的股權結構調整為佛山軌道 42%、中國交建 28%、國開基金 25%、中車四方 5%。

2011 年 9 月 1 日，佛山地鐵 2 號線進行勘探施工。

2012 年 11 月 6 日，2 號線一期工程正式獲批。在 2013 年 5 月則確定 17 座車站的位置。

2 號線一期工程的前期工程於 2014 年 6 月 27 日正式啟動。2016 年 5 月 16 日，一期工程正式進入盾構施工階段，首台盾構機於當日上午進入登洲站，開始至灣華站區間的作業。2017 年 3 月 7 日，花仙區間右線隧道順利貫通，為全線首個貫通的區間單幅。鋪軌工程則於 2018 年 1 月 8 日正式啟動。

2019 年 11 月 25 日，隨著沙崗站成功封頂，2 號線一期工程佛山境內所有車站完成封頂；剩餘的廣州南站亦於 2021 年 2 月 2 日封頂。而一期工程的隧道於 2020 年 11 月 6 日全線貫通。

2021 年 7 月 31 日，2 號線一期全線進入調試階段。隨後，2 號線一期工程於 12 月 8 日通過竣工驗收、12 月 13 日通過初期營運前安全評估、12 月 15 日正式移交「三權」。

#### 營運

2021 年 12 月 28 日中午 12 時，2 號線一期正式開通營運。

### 二期

2 號線二期於 2016 年末被列入佛山市城市軌道交通（2017 至 2022 年）建設規劃方案當中。2021 年 1 月 7 日，國家發展改革委批覆《佛山市城市軌道交通第二期建設規劃（2021-2026）》，2 號線二期與 4 號線一期和 11 號線一同獲批建設。

## 站點

2 號線一期共設 17 座車站，其中地下站 14 座，高架站 3 座，現時有 4 座為轉乘站。同時有 9 站與近期在建或規劃線路轉乘；二期則設有 10 座車站，其中地下站 5 座，高架站 5 座。

全綫各地下車站均採用統一的白色搪瓷板和紅色色帶進行裝修。另外，2 號線各地下車站出入口繼續採用與廣佛線佛山段各站一致的「玻璃盒」設計，但不再使用「剪紙」裝飾，改為使用仿照傳統窗框的圖樣進行裝飾。

### 轉乘站

**已投入使用**

* **魁奇路站**：轉乘廣佛地鐵。兩線為十字型節點式轉乘，本站廣佛線建造時已作出相應預留。
* **灣華站**：轉乘 3 號線。兩線十字交叉，車站統一設計且土建同步施工完成。
* **林岳西站**：轉乘南海有軌電車 1 號線。本站與南海有軌電車 1 號線為雙島四線順向平行轉乘，建造時已同步實施。
* **廣州南站**：轉乘廣州地鐵 2 號線、廣州地鐵 7 號線、廣州地鐵 22 號線。因原有廣州南站建造時預留的車站結構已改為由廣州地鐵 7 號線使用，佛山 2 號線車站改為在廣州南站西廣場興建，並以站廳長通道連接既有的廣州 2 號線及 7 號線車站。目前轉乘通道尚未建成，需出站轉乘廣州各線。

**未投入使用**

* **荷城站**：轉乘高明有軌電車 1 號線。
* **綠島湖站**：轉乘 7 號線。7 號線為遠期規劃路線，2 號線建造時沒有作出任何預留。
* **智慧新城站**：轉乘 4 號線和 14 號線。2 號線和 4 號線兩線平行，2 號線設計時已考慮 4 號線接入，與張槎站為連續同台轉乘站；14 號線為遠期規劃路線，預留情況未知。
* **張槎站**：轉乘 4 號線。2 號線和 4 號線兩線平行，2 號線設計時已考慮 4 號線接入，與智慧新城站為連續同台轉乘站。
* **石灣站**：轉乘 5 號線。兩線十字交叉，建造時已作出相應預留。
* **花卉世界站**：轉乘 6 號線。兩線十字交叉，建造時已作出相應預留。
* **石洲站**：轉乘 10 號線。10 號線為遠期規劃路線，2 號線建造時沒有作出任何預留。
* **林岳東站**：轉乘南海有軌電車 1 號線和 11 號線。本站與 2 號線月台並不相連，兩線開通初期被標註為兩個獨立車站，不能轉乘；而 2 號線和 11 號線十字交叉，2 號線建設時已為 11 號線作出預留，預計為月台節點轉乘（需經過緩衝層）及站廳轉乘；待 11 號線開通後，可通過 11 號線的地下站廳接駁轉乘至南海有軌電車 1 號線。

## 行車安排

2 號綫目前採取單一路線營運，所有列車皆往返南莊站及廣州南站之間，單程運轉時間約 45 分鐘。目前本線的行車間隔為：高峰期（每日 6:00-21:00）5 分 45 秒，低峰期（每日 21:00-23:30）8 分 22 秒。

路線開通後逢每年春運返程期間，廣州南站往南莊站的常規末班車開出之後，會於 23:45 和翌日 00:45 再開出兩班加班車，供廣州南站夜間高鐵抵站乘客接駁進入佛山市區。加班車中途只停靠林岳西、登洲、魁奇路、張槎，並以南莊為終點站。乘客抵站後均無法轉乘其它地鐵線路，只能出站轉乘其它交通工具。

## 乘客量

2 號線作為佛山市內首條東西向地鐵幹線，大致沿佛山中心城區中南部行走。路線串連起禪城區西部和南部的南莊、張槎和石灣鎮三個鎮街，以及順德區北面的碧桂花城和南海三山新城南部的林岳片區。同時更直接連接廣州南站，成為佛山中心城區前往廣州南站最直接的交通方式之一。

但是因路線未經過中心城區的主要商業區，沿線行經的魁奇路和碧桂花城一帶均以住宅區為主，綠島湖片區的發展仍在起步階段，路線東段沿線現時更仍為鄉郊，僅智慧新城有一定的商業發展。因此現時 2 號線僅以來自沿線住宅區，再加上來往廣州南站的客流為主。這些客流相當一部分都需要通過魁奇路站轉乘，進入廣佛線前往禪桂中心城區乃至廣州市區。再加上 2 號線開通時間尚短，佛山地鐵現時僅開始成網，且市民出行方式長期依賴自駕。因此 2 號線目前載客量僅維持在一般水平，高峰期時段車廂不算擁擠，非高峰期時段更可以隨時覓得座位。

目前 2 號線日均客流維持在八、九萬人次的水平。2023 年 5 月 1 日當天，2 號線客流量達到 14.6 萬人次，創歷史新高。

## 列車

2 號線列車為 B 型車 6 節編組，製造商產品型號為 **SFM53**，設計速度 100 km/h，初期配屬 25 列車，編號從 **02x001-002** 起至 **02x049-050** 止。首列車於 2019 年 6 月 26 日在中車四方的佛山高明基地正式下線，該列車亦為首輛在佛山境內製造的地鐵列車。列車外觀以紅色為主色調，輔以黑白兩色，車門則為金屬灰色；車門上方設有 LCD 動態地圖，車廂內的 LED 燈帶可隨列車室外光線自動調節亮度。

## 事故及問題

### 「2・7」透水坍塌重大事故

2018 年 2 月 7 日晚 19 時許，綠島湖至湖涌右線盾構區間 1.35 km 處的盾構機尾部突發透水，工人嘗試堵漏未果；20 時 40 分左右，現場透水面積擴大，導致隧道管片變形及破損，引發地面季華西路三十多米路段坍塌，造成 11 人死亡、1 人失蹤、8 人受傷，直接經濟損失約 5,323.8 萬元。該段工程的建設單位為中交佛山投資發展有限公司，總承包單位為中交第二航務工程局有限公司，監理單位為廣州軌道交通建設監理有限公司。

廣東省政府事後成立調查組，對事故進行調查，調查報告於 2018 年 7 月 30 日正式發布。調查組認定事故的直接原因如下：

> 
> 一是事故發生段存在深厚富水粉砂層且臨近強透水的中粗砂層，地下水具有承壓性，盾構機穿越該地段時發生透水涌砂涌泥坍塌的風險高； 
> 二是盾尾密封裝置在使用過程密封性能下降，盾尾密封被外部水土壓力擊穿，產生透水涌砂通道； 
> 三是涌泥涌砂嚴重情況下在隧道內繼續進行搶險作業，撤離不及時； 
> 四是隧道結構破壞後，大量泥砂迅猛湧入隧道，在狹窄空間範圍內形成強烈泥砂流和氣浪向洞口方向衝擊，導致部分人員逃生失敗，造成了人員傷亡的嚴重後果。
> 
> 

調查組對 33 名責任人員提出了處理意見。其中，1 名在事故中遇難人員被免予追責，2 名企業人員已被公安機關立案偵查並採取強制措施，1 人另案處理，其餘企業及政府公職人員被建議給予相應的黨紀政務處分和問責處理。

### 其他建設事故

* 2018 年 7 月 28 日晚 8 點 40 分左右，花仙區間 2 號聯絡通道施工中發生漏水，造成佛山市順德區文登路（大都村段）地面塌陷，面積約 300 平方米，無人員傷亡。
* 2019 年 6 月 16 日凌晨，湖綠區間段聯絡通道冷凍法作業過程中隧道發生漏水，現場未造成人員傷亡。事故導致季華西路（禪秀路至一環橋底）雙向交通臨時封閉。

### 車內噪音過大

2 號線開通後，便一直有乘客反映稱列車行駛時車內噪聲過大。《南方日報》記者使用噪聲計測量發現，在石梁 — 灣華區間，車廂內噪聲瞬間值超過 100 分貝；列車加速、減速階段，噪聲值也維持在 85 分貝左右，並伴隨有尖銳的嘯叫聲。實測結果已超出《城市軌道交通列車噪聲限值和測量方法》規定的「地下地鐵客室內噪聲限值為 83 分貝，地上地鐵客室內噪聲限值為 75 分貝」。記者同時在其他路線區間測量發現，廣佛線噪聲瞬時值未超過 85 分貝，大部分時間保持在 75 分貝；使用與 2 號線相近型號列車，但已針對噪音問題作出改善的 3 號線，噪音維持也有 80-95 分貝，但瞬間值未超 100 分貝。佛山地鐵回應時承認有收到乘客對噪聲相關的反饋，並指主要集中在花卉世界 — 灣華區間和石灣 — 張槎區間。佛山地鐵亦稱正推動列車降噪項目立項，並研究制定降噪措施。

## 註釋

## 參考資料

## 外部連結

* 維基共享資源上的相關多媒體資源：佛山地鐵 2 號線
* 中交佛山投資發展有限公司 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）