欧州加圧水型炉
フラマンヴィル原子力発電所での実証EPR炉建設は2007年12月6日に起工された。同発電所3機目の原子炉であり、世界で2基目のEPRである。電気の出力は1630MWeを予定しており、計画ではフランス電力 (EDF) からの33億ユーロの資本支出も含まれている。
2005年10月19日から2006年2月18日には計画は国家の公開討論に提出された。
2006年の5月4日、EDFの取締役会で建設継続の決定が行われた。
2006年の6月15日から7月31日にかけて、原子炉は公的な取調べを受け、計画に「好意的な評価」が与えられた。
2006年の夏、準備作業が始まった。
2007年12月建設が始まった。工期は54ヶ月が予定されていた。
2009年5月、ステファン・トーマス(英語版)が建設開始18ヶ月たち、品質管理問題の連続の後、計画は「20%以上予算を超過しており、EDFはスケジュールを保つのに苦労している」と報告した。
2010年EDFは予算が50%増えて50億ユーロになり、試運転は2年送れ2014年になると発表した。
2011年7月、EDFは建設費用が60億ユーロに拡大しており、完成は2016年にまで延びると発表した。
org/NN-Startup_of_Finnish_EPR_pushed_back_to_2013-0806104.html 2010年6月28日閲覧。
↑ Nuclear Engineering International. Flamanville 3 concrete poured.
↑ “EDF Official Site – Flamanville 3”. Edf.fr. 2012年4月19日閲覧。
↑ “Public inquiry commission favors plan to build Flamanville-3 EPR” (link to article). Nucleonics Week (05-OCT-06). 2008年6月17日閲覧。
1 2 Tara Patel (2010年8月30日). “French Nuclear Watchdog Says EDF Has Problems With Flamanville EPR Liner”. Bloomberg. http://www.bloomberg.com/news/2010-08-30/edf-has-welding-problems-at-flamanville-epr-reactor-french-watchdog-says.html 2010年8月31日閲覧。
↑ “EDF delays Flamanville 3 EPR project”. Nuclear Engineering International. (2011年7月20日). http://www.neimagazine.com/story.asp?
lYQc 2008年6月17日閲覧。
↑ Areva-Siemens sees Olkiluoto 3 reactor operational in summer 2011, CNN, 31 December 2007.
↑ “3-year delay expected at Finnish nuclear plant”. International Herald Tribune. (2008年10月17日). http://www.iht.com/articles/ap/2008/10/17/business/EU-Finland-Nuclear-Plant.php 2008年10月17日閲覧。
↑ Peggy Hollinger (2008年10月16日). “Areva in talks with TVO over EPR delays”. Financial Times. http://www.ft.com/cms/s/0/a144c686-9b9d-11dd-ae76-000077b07658.html 2008年10月17日閲覧。
↑ Suoninen, Sakari (2008年12月31日). “Finland nuclear reactor costs headed to arbitration – TVO”. Reuters. http://uk.reuters.com/article/oilRpt/idUKLV55678920081231 2009年1月5日閲覧。
1 2 U.K. Expert: U.S. is Not Losing International 'Race' on Nuclear Power With France and Other Nations