丸山川
上流より記載
愛宕川
入宇田川
五反目川
本郷川
塩井戸川
畑川
沓見川 梅澤川
一方で受益地へ早期配水するための幹線用水路工事には1969年(昭和44年)度より着手し、総延長27,700mを1973年(昭和48年)度までに整備する計画であった。しかしながら用水路事業の竣工は実際には1979年(昭和54年)3月31日まで遅れ、総事業費は36億6917万円となった。土地改良事業の発足当初は10年計画として推進されたが、以下の理由によって遅れたとされている。
ダムの予定地域内の住民の反対が強く、用地取得に長期間を要した。
地域内にあった県道や農林道の付け替え工事に難航し、計画通り進捗しなかった。
用水路工事において実際の地質が悪かったことから中途変更を行い、掘削トンネルにコンクリートで巻き立てを行う等の手間が生じた。
国が事業費の半分を補助するところ、一時的に大規模助成が困難となっていた。
この安房中央ダムの整備に並行して、県営圃場整備事業が推進された。事業の発端は、東隣を流れる温石川流域の岩糸地区にて水利活用のための耕地整備要望が出され、単独事業として調査測量を進めていたところ周辺の土地改良区が共同施行を申込み規模が拡大したことによる。