ルナ25号
現在のルナ25号の初期計画は1990年代後半に始まり、1998年までに2つの宇宙船の設計評価行われた。
このプロジェクトを復活させようとする試みは2000年代を通して続き、JAXAのLUNAR-A月探査機との併合による国際協力の中止やインド宇宙研究機関 (ISRO) との月探査協力に対する外部からの圧力によって中断された。
2010年代における計画の遅れは、2011年のフォボス・グルントの失敗による大幅な修正と遅延から始まった。
その後の着陸船の開発は、ロシアがエクソマーズ2020のプラットフォームを提供していることや、気象衛星Elektro-L No.2とSpektr-RG望遠鏡の開発者であるS・A・ラヴォーチキン記念科学製造合同のリソースが逼迫していることから遅れていった。
2017年、宇宙船の推進システムが組み立られた。
2023年8月11日、ボストチヌイ宇宙基地からソユーズ2.1bロケットとフレガート上段を使用して打ち上げられた。16日には月周回軌道への投入に成功、21日に着陸予定であったが、19日に軌道遷移のためのエンジン噴射を行った後に通信が途絶。エンジン噴射のパラメータの誤りで予定外の軌道に遷移してしまい、月面に衝突して機体は失われたとみられている。
同年8月21日、ロスコスモスのボリソフ社長はロジア国営テレビのインタビューに対し、84秒間の予定だった軌道修正のエンジン噴射について、停止が43秒遅れて127秒間噴射しつづけたことが衝突の原因であることを明かした。またルナ24号以来、約半世紀にわたり月面着陸が実施されなかったことも要因として挙げた。