尼崎築港
西の武庫川河口から東の神崎川河口までの公有水面埋立予定地約52万坪を、西から順番に第一区から第七区に分けて、さらに、第一区・第二区・第三区・第七区は北と南で一号とニ号に分ける。それぞれの区画は幅145m〜60mの運河で区分して深さ7.5mと5.5mと3.5mに浚渫する。約46万坪の錨地は深さ9mと7.5mに浚渫し、外海につながる幅200m長さ約1.2kmの航路は深さ9mに浚渫する。長さ468mの西防波堤と1476mの東防波堤を建設する。1939年(昭和14年)か1940年(昭和15年)に全ての工事を完成する。以上のような計画だった。
1933年(昭和8年)8月から西防波堤の工事を始めたが、1934年(昭和9年)9月に室戸台風で、据え付けたケーソン15個が沈下するという被害を受けた。設計を変更して復旧補強したので工事が約一年遅れた。ようやく1937年(昭和12年)3月に西防波堤が完成した。1939年(昭和14年)から東防波堤の工事を始めたが、重油が不足して作業船が稼働できず、工事が中断してしまった。