ピョウタンの滝
発電所の発注者は中札内村農業協同組合で、監督官庁は札幌通商産業局と北海道十勝支庁(現・十勝総合振興局)であった。設計と工事監理は、発電所の工事経験を持つ土木技術者が札幌通商産業局により斡旋されて担当した。工事は、帯広の土木建築請負業である萩原組(現・萩原建設工業) が担当した。
発電形式は水路式とされ、ダム(堰堤)を建設し、その右岸の取水口から水路で約500メートル下流の発電施設上部まで水を通し、水車を回す方式が採用された。地質調査会社と札幌通商産業局、十勝支庁の河川技術者の立ち会いのもと、ダムと発電所の位置が協議・決定された。 ダムの建設地点は大きな岩が川を狭めている所で、この大岩から右岸方向に堤体を建設するよう設計が行われた。
北海道の河川は冬季には凍結して水量が減少する。ダムの堤体工事は、この冬の渇水期に川を堰き止めて一気に終わらせる計画であった。半川締切工法と呼ばれる工法を用い、ダム左岸にあたる大岩を削って排水路を仮設し、ダム上流にあたる部分に締切堤を設けて建設予定地から水を抜き、コンクリート製の堤体を建設する予定であった。しかし、1952年(昭和27年)春まで行われた最初の年の工事では、基礎となる岩盤が現れる前に河川が増水して締切堤が流されてしまい、工事を完成できなかった。また、工事中の大雨の際、流水によって仮排水路の周囲がえぐられてしまっていた。