KDJ-ONE
しかし、出荷開始時期を迎えた2015年7月に、量産筐体の設計に時間がかかっており数か月出荷が遅れるという案内がされる。
同10月。量産設計筐体がFCCテストを通過できていないという案内。生産はさらに三か月以上遅れると発表される。
同11月。量産設計筐体の問題は徐々に改善されているという案内。生産開始までは二カ月程度の時間が必要と発表。
2016年1月。FCCテスト通過と金型作成が完了まで、さらに二カ月程度の時間がかかると発表。
同年3月。いまだにFCCテスト通過が出来ていないとの案内。部材調達についても時間がかかると発表。
同年5月。6月中にはFCCテスト通過を目指したいとの案内。FCCテスト通過後に金型作成、大量生産に入ると発表。
同8月31日。FCCテストの"通過の見込みが立った"との発表あり。6月中に目指すとされたFCCテスト通過は、現時点でも通過はしていない模様。
量産についての業者選定に入っているというアナウンスもあるものの、具体的な出荷スケジュールについては言及されず。
生産の遅れ従い、2015年春の「M3春」での出品を最後に、公にハードウェアの公開はされておらず、メディアに取り上げられることも無くなった。
同社のWebサイト等からも、ハードウェア事業に関する記載は無くなっている。