安坑軽軌
2021年10月、安坑機廠での列車構内試験を開始。
2022年 1月5日 - 本線上での性能試験開始。 2月19日 - 本線地上区間での試運転開始。 7月29日 - 高架区間を含めた全区間での試運転開始。 11月7日 - 連続7日間の試運転で法定監査申請に必要な99%をクリア。 12月11日 - 市政府による初回監査実施。過去に実施された既存路線の環状線や淡海軽軌(緑山線および藍海線)などの監査日程を鑑み、この時点で本路線の2022年内開業は困難となった。 年末 - 開業予定。
2023年 1月14日 - 交通部による最終監査が実施され、開通前の必須6項目を含む計29項目の要改善事項が指摘された。これにより、旧正月(1月22日)連休期間中の開業も事実上不可となった。 1月30日 - 新北市政府は上記要改善事項の対処を完了し、交通部に営業許可申請。 2月2日 - 交通部、営業許可を承認。 2月10日 - 全線プレ開業(13時より運行開始。3月12日までの31日間は10-18時のみ運行、IC利用に限り無料)。 3月6日 - 運行時間帯を終日(6-24時)に拡大し、通常ダイヤとなる。 3月13日 - 運賃収受開始、正式開業。