キャンベラ駅
センバワンの東部に位置しておりイーシュン(英語版)の住宅街やSungei Simpang Kiri(英語版)という川に近く、開業前にはおよそ17,000世帯が恩恵を受けると予想された。
キャンベラ・リンクを横断する人道橋によって3階建てのショッピングモールであるキャンベラ・プラザ(英語版)と接続している。このショッピングモールは複合(英語版)・公共交通指向型開発の一環として住宅開発庁によって計画されたものである。
建設費用は当初2億2800万シンガポールドルとされた。2015年4月27日、陸上交通庁と中国建築のシンガポール支社は新駅の設計・建設について総額9000万シンガポールドルの契約を締結した。2016年3月26日に着工されたが、その直前である3月22日に保守作業員2名が列車に轢かれて死亡するパシール・リス鉄道事故(英語版)が発生していた。この事故によって作業員に対する安全の確保が急務とされ、陸上交通庁およびSMRTの判断によって営業終了後に線路を封鎖した上で屋根をはじめとした駅各部の作業を行う事となった。
駅構造の4割が完了した2017年9月、深基礎(英語版)工事およびホーム板の鋳造が開始された。2018年5月には、55%の工事が完了しており、屋根もほとんど設置されていた。2019年5月18日から20日にかけ、72メートルの渡り線が駅北側に設置され、駅での折り返しができるようになった。これは2015年7月7日に発生した停電のような輸送障害が発生したときに影響を小さくするため整備されたものである。
2019年5月20日に運輸大臣のカウ・ブーン・ワン(英語: Khaw Boon Wan)が駅を訪問し、同年11月2日に開業すると発表した。開業当日はカウによって記念式典が執り行われた。