阪神高速14号松原線
具体的な手順は以下の予定である。
仮設橋の敷設(2022年度)
移動作業車により既設橋梁を撤去、搬出(2022–2023年度):移動作業車の中で既設コンクリート橋をワイヤーソーで分割切断し解体。解体した部材を仮設桁上の運搬台車に載せ替え搬出する。既設橋梁撤去後、中間橋脚の一部も撤去する。
新設鋼桁(側径間)の送り出し架設(2023–2024年度):側径間部分の鋼桁は、高速本線上で地組みし、多軸台車を用いて所定の位置まで水平方向に送り出し、所定の高さまで下げて架設する。
新設鋼桁(中央径間)の一括架設(2023–2024年度):中央径間部分の鋼桁は、施工ヤードで地組みしておき、多軸台車を用いて所定の位置まで運搬し、所定の高さまで釣り上げて一括架設する。
橋面工、付属構造物設置(2024年度–)