長坂用水
開削は宝永2年(1705年)、以前は犀川左岸大橋下流千日町から取水、北石坂町(野町)で増泉方向と三馬方向に分水されていた。現在は下菊橋付近で取水している。
524083; 136.6774500 (深谷)
御坊田落とし : 北緯36度31分28.5秒 東経136度40分42.9秒 / 北緯36.524583度 東経136.678583度 / 36.524583; 136.678583 (御坊田落とし)
大桑水門 : 北緯36度31分38.76秒 東経136度40分53.7秒 / 北緯36.5274333度 東経136.681583度 / 36.5274333; 136.681583 (大桑水門)
小寺の坂/水門 : 北緯36度31分42.84秒 東経136度40分55.32秒 / 北緯36.5285667度 東経136.6820333度 / 36.5285667; 136.6820333 (小寺の坂/水門)
株坂落し : 北緯36度31分56.70秒 東経136度40分21.18秒 / 北緯36.5324167度 東経136.6725500度 / 36.5324167; 136.6725500 (株坂落し)
長坂用水開発の労務費として銀300百貫(銀300×1000文)が支払われた史料と、用水工事の5年後に延べ3519人を動員して実施された修繕工事の総人件費が2903.9文であったとする史料がある。この二つの史料から、如何に長坂用水開削工事が大規模だったかが分かると同時に、要した工期を計算できるとする文献がある。当時の一日あたりの労務費を2903.9文÷3519人=0.825文(0.000825貫)、動員総人数を、300貫÷0.000825貫≒363,636人とするもので、大変興味深い。この文献は、長坂用水の開削工期が1年でなく、少なくとも3年を要したことを史料に基づいて証明しようとしているのだが、文献中では、工期と人数/日を仮定して、動員人夫数36万人を逆算で確認することまでは試みていない。しかし、工事に応じられる徒歩通勤可能な人夫は石川郡(浅野川以南、手取川以北)内でも近隣諸村に住む農夫に限られること(寛文5年の石川郡の家数は2500戸)、当時の稲は晩生なこともあり、雪解けから晩秋までを、畦塗り、粗起こし、代掻き、種まき、田植え、草取り、刈り取り、脱穀・臼スリ、俵詰・出荷等の各作業に追われ、冬季は縄ないや米俵編みに従事するなど、農閑期と言える期間は現代農業に比べると皆無に等しいため、従事可能月数が多くないことを考慮すれば、延べ動員数36万人から、工事期間は足掛け4年(寛文11年春の完成時に通水しているので実工期には少なくとも3年)になることを文章で暗示している。
長坂用水(ながさかようすい)は、加賀藩が金沢市野田山山麓の丘陵農地の灌漑を目的に、犀川の支流である内川の中流部左岸(金沢市小原町)を取水口として、1671年(寛文11年)に完成させた水路(疏水)である。
長坂用水土地改良区 が管理している。
野田山西北の長坂地区を流れることから命名されたが、別名雀谷(すずめだに)川とも呼ばれる。