SLIM
↑ “SLIM 小型月実験機構想”. JAXA. 2015年4月21日閲覧。
↑ “MBCニュース | H2A47号機打ち上げ成功 日本初の月面着陸目指す小型実証機「SLIM」など軌道投入 鹿児島”. www.mbc.co.jp. 2023年9月7日閲覧。
1 2 “日本初の月面着陸機、30年度に打ち上げへ”. 産経ニュース (2015年4月19日). 2015年4月19日閲覧。
↑ “日本初の月面着陸計画...無人機3年後打ち上げ”. 読売新聞. 2015年4月20日閲覧。
↑ “JAXAはどのような構想を描いているのか...スリム計画を関係者に聞く”. 産経ニュース (2015年5月11日). 2015年6月5日閲覧。
↑ “SLIM Project 概要説明資料”. 宇宙航空研究開発機構. 2023年8月25日閲覧。
↑ “日本初の月面着陸機、今年から開発スタート 「世界に先駆け高精度技術目指す」”. 産経ニュース (2016年1月1日). 2016年2月3日閲覧。
↑ “JAXA:「SLIM」19年度打ち上げ目指す”. 産経ニュース (2015年6月3日). 2015年6月5日閲覧。
↑ “小型ロケット「イプシロン」、政府が19年度の打ち上げ1機中止”. 日本経済新聞 電子版 (2017年8月27日). 2017年10月21日閲覧。
↑ “JAXA、月面探査機の打ち上げ2022年に1年延期”. 毎日新聞 (2020年5月23日). 2020年7月14日閲覧。
SLIMは当初、3年という短期間での打ち上げが計画されたが、探査機がほぼ完成した後にも外的要因により繰り返し打ち上げが延期された。
当初は2018年度にイプシロンロケットで打ち上げる計画が示された。
その後まもなく、確実に計画を実行できるように2019年度の打ち上げを目指すことになった。
ところが2016年のX線天文衛星ひとみの喪失事故により後継機を打ち上げる必要が生じたことから、予算捻出のためイプシロンロケットの打ち上げが減らされることになり、SLIMは2021年にH-IIAロケットで打ち上げ予定のXRISMとの相乗りで打ち上げられる見通しとなったが、そのXRISMの開発も難航したことから、さらに2022年度に延期された。
XRISM側の不備が解決した後にも、H3ロケットを優先的に打ち上げることになった影響から射場や日程の都合で2023年度(5月頃)にずれ込んだ。しかしそのH3ロケットも打ち上げに失敗した影響から同年8月以降に延期された。