臼中ダム
1974年(昭和47年)、富山県が県営臼中ダムの建設を申請し、1975年(昭和50年)4月に砺波農地林務事務所指導課にダム調査係を設け、2年にわたり全体実施設計、水没予定地の丈量測量を行った。1977年(昭和52年)4月、臼中ダム建設事務所を開設した。1978年(昭和53年)4月に建設事務所を福光町(現・南砺市)荒木地内に新築移転し、同月に着工を承認、用地買収に着手した。1979年(昭和54年)の時点では1985年度完成予定としていた。
湛水地域になる臼中集落では、臼中ダム対策協議会と本格的補償交渉を行い、1978年(昭和53年)3月14日に「県営かんがい排水事業および防災ダム事業打尾川地区臼中ダム」建設に伴う用地などの買収補償交渉の調印式が富山県庁特別室にて執り行われた。買収面積は463,880m、補償額は8億8,946万円であった。同年9月12日、臼中村社の春日神社の祭礼に合わせて、閉村式が行われた。その後、村内の集落28戸は1980年(昭和55年)までに移転が完了した。
1978年(昭和53年)9月13日、富山県営総合農用地開発事業立野ヶ原地区完工式と同時にダムの起工式が行われ、1981年(昭和56年)9月30日、仮排水路安全祈願祭が行われ、仮排水路から着手し、1983年(昭和58年)11月8日に建設工事安全祈願祭が執り行われ、着工。当初は1992年(平成4年)3月供用開始を目指していた。