アルジェリア東西高速道路
2006年にアルジェリア政府公共事業・交通省高速道路公団(ANA)が共同企業体(JV)へ約3,410億ディナール(当時レートで約5,400億円)で発注し、着工した。
着工直後より測量・設計の不備、資材調達の難航などにより工期が長引き、さらにアルジェリアは国内の内紛により治安が悪化。複数の要因が重なり、政府側の既設工事費の支払いが滞るという問題が発生する。
度重なる追加工事と未払金による損失から、JV側は2014年、国際商業会議所 国際仲裁裁判所(パリ事務局)へ仲裁を申し立てた。
アルジェリア政府側は仲裁よりも当事者間での和解の方針を示し、JV側も交渉を重ねた末、2016年7月26日に工事契約の合意解約を含めた包括和解契約を締結し、仲裁も取り下げた。政府側が未払い金の一部を支払い、約8割まで進んでいた工事は打ち切り、撤退した。