大屋根 (大阪万博)
1968年8月25日 - 1969年7月31日:構造部材制作。
1968年8月24日 - 1969年11月30日:躯体工事。
1968年10月26日 - 1969年2月28日..電気設備工事。
1969年6月14日 - リフトアップ工事開始。
1969年6月23日 - 8月9日 - リフトアップ作業実施。
1969年7月26日 -1970年2月28日 空中展示部門工事。
1970年3月1日 - 31日 - 測定装置工事。
1978年7月 - 大屋根含むお祭り広場解体。
出典 :