小玉ダム
小玉川第一発電所は小玉ダムから最大3.89立方メートル毎秒の水を取り入れ、最大2,800キロワット、年間688万3,000キロワット時の電力量を発生する。小玉ダムの貯水容量に発電用水は配分されておらず、あくまでも小玉ダムからの利水放流を活用する水力発電所という位置づけである。
小玉ダム建設に向けての予備調査は1972年(昭和47年)に、実施調査は1975年(昭和50年)に開始された。用地取得ならびに補償に関しては1981年(昭和56年)に着手し、1983年(昭和58年)にダム建設を採択、同年度末にダム上下流地域との補償交渉が妥結した。工事はまず1984年(昭和59年)に市道の付替に着手し、1987年(昭和62年)に着工した仮排水路が1989年(平成元年)3月に竣工。同年8月には漁業権への補償が妥結となり、同年10月にダム本体工事が着工。同年12月よりダム基礎の掘削を開始し、1991年(平成3年)4月から1994年(平成6年)にかけてコンクリート打設を行い、1996年(平成8年)にダム本体工事竣工、1997年(平成9年)3月24日に竣工式が執り行われた。試験湛水は1995年(平成7年)11月から開始し、1997年5月にサーチャージ水位に到達。その後水位を常時満水位まで低下させ、同年7月の完了検査を経て、同年8月1日より小玉ダムの供用が開始された。総事業費は353億円。
全長:81.15m
幅員:7.0m
形式:下路式鋼曲弦トラス橋
竣工:1990年度
小川町西小川から高萩に跨がり、いわき市道明神平家ノ前線を通す。小玉ダム建設に伴い水没区間付替のために建設された。ダム景観に考慮され、曲弦トラス橋が2橋連なっている。小玉大橋の総工費は3億8100万円。