MGR-1 (ロケット)
オネスト・ジョン・プログラムに対する全責任を引き継いだアメリカ陸軍兵器ミサイル軍 (AOMC) とアメリカ陸軍ロケット誘導ミサイル局 (ARGMA) は、8回の飛行試験の後の同年9月4日にXM50改善型オネスト・ジョン・ロケットの条件つきのリリースを推薦し、同年10月に計画と資金供給の続行が決定された。
しかし、研究開発試験プログラムでXM50ロケットの設計に精度に関する大きな問題がまだ残っていることが判明したため、1958年4月1日にARGMAはスピン安定化システムの見直しを要求し、従来のストレート・スピン・システムの採用を薦めた。この技術的アプローチの変動により、改善型オネスト・ジョン・プログラムは同年9月から1959年2月の約6か月間遅れることになり、研究開発経費の大幅な増大をも招いた。1959年4月9日から5月5日に実施された従来のストレート・スピン・システムによるXM50ロケットの研究開発試射では、水平面精度は許容できることが示されたが、射程精度はなおも問題であり続けた。修正されたXM50ロケットの精度試験が同年6月19日に再開され、同年7月2日に一連の研究開発精度試験の最後の試射が実施され、実験データは戦術兵器として考えた場合にXM50改善型オネスト・ジョンがM31基本型オネスト・ジョンより優れていることを示した。これを受けて同年9月、XM50ロケットは1,020基の1960会計年度調達のために限定生産に指定され、陸軍長官もこれを承認した。XM50ロケットは、1963会計年度の半ばまで限定生産カテゴリーに分類されていたが、1962年12月13日、改善型オネスト・ジョンは限定生産 (XM50) からスタンダードA (M50) に指定された。