依存関係 (プロジェクト管理)
依存関係には4つの標準的な種類がある。
終了-開始型、終了してから開始(Finish to start, FS) A FS Bは「活動Aは、活動Bの開始の前に終了しなければならない」(または「Aが終了するまでBを開始できない」)を意味する。 (基礎掘り)FS(コンクリート注入)
終了-終了型、終了してから終了(Finish to finish, FF) A FF Bは「活動Aは、活動Bの終了の前に終了しなければならない」(または「Aが終了するまでBを終了できない」)を意味する。 (最後の章を書いた)FF(本全体を書いた)
開始-開始型、開始してから開始(Start to start, SS)。 A SS Bは「活動Aは、活動Bの開始の前に開始しなければならない」(または「Aを開始するまでBを開始できない」)を意味する。 (プロジェクト作業開始)SS(プロジェクト管理活動開始)
開始-終了型、開始してから終了(Start to finish, SF) A SF Bは「活動Aは、活動Bの終了の前に開始しなければならない」(または「Aを開始するまでBを終了できない」)を意味する。 (新しいシフトが開始した)SF(前のシフトが終了した)
"終了してから開始" は「自然な依存関係」である。スケジューリングの実践基準では、「通常、先行する各活動は、後続の活動(または複数の活動)の開始前に終了する(終了-開始型(FS)関係)。活動を重複させる必要がある場合には、開始-開始型(SS)、終了-終了型(FF)、開始-終了型(SF)の関係から選択する 。可能な限り、FS論理関係を使用するべきである。