欧州加圧水型炉
2006年5月、建設全体での品質管理問題によって建設が1年遅れることが公表された。この遅れの一部は原子炉建設で未熟な下請けの監督の欠如が原因であった。この遅れはアレヴァNPにとって予想外の業績結果をもたらした。これは技術文書や設計を承認することに対するフィンランドのアプローチの遅れを非難した。
2006年12月、TVOは2010年から2011年に予定されていた建設は予定より18ヶ月遅れると公表し、アレバがこの遅延によって5億ユーロを請求する準備をしていたと報告された。
2007年の6月の終わりに、フィンランドの放射線・原子力安全局(英語版)は、幾つかの安全関連設計と製造に欠陥を発見したと報告した。 2007年8月にさらに建設は航空機の衝突に耐え得る原子炉の補強やフィンランド当局に対する適切な資料の時宜での供給などの建設問題に関連して最大で1年程度遅れたことが報告された。
2007年9月TVOは建設の遅れは「最低で2年」で、予算は予定より25%多くなると報告した。アナリストによるオーバーラン範囲のコスト見積もりは最大で15億ユーロになるとされた。
world-nuclear-news.org/RS_EdF_allowed_to_continue_concreting_2006081.html 2008年6月21日閲覧。
↑ english@peopledaily.com.cn (2004年9月12日). “Foreign energy giants bid for China's nuclear contracts, 12 September 2004, ''People's Daily''”. People's Daily. 2012年4月19日閲覧。
↑ “Signing of Areva EPR order in China delayed – French source”. Forbes. (2007年7月30日). オリジナルの2008年12月15日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20081215151621/http://www.forbes.com/business/feeds/afx/2007/07/30/afx3965097.html 2007年8月1日閲覧。
↑ Nuclear Engineering International. Record-breaking deal for Areva/China Guangdong.
↑ “China, People's Republic of: Nuclear Power Reactors”. PRIS database. International Atomic Energy Agency (IAEA). 2010年7月18日閲覧。
2006年、中国で4基の新型原子炉建設のための入札が行われたが、中国に専門技術の開示することを拒んだため、アレバ SAはこの入札に負け、ウェスチングハウスが建設を行うことになった。2007年2月、アレバは以前と同じ条件であったにもかかわらず、大亜湾原子力発電所での50億ユーロ規模の入札に勝ち、台山原子力発電所に2基の原子炉を建設することになった。現地でのパートナーは中国広東核電集団である。2007年11月、フランスの大統領ニコラス・サルコジは4期目までのEPRを中国に建設することを許可する120億ドルの契約に調印した。
欧州加圧水型炉(英語: European Pressure Reactor、EPR)は原子炉の設計の一種。第3世代の加圧水型原子炉。主にフラマトム(アレヴァNPを経て現在は再びフラマトム)、フランス電力、シーメンスなどが開発した。この原子炉設計は欧州では欧州加圧水型炉(英語: European Pressurized Reactor)と呼ばれ、国際的には進展型原子炉(英語: Evolutionary Power Reactor)とされているが、現在はフラマトムは単純にEPRと呼んでいる。
2011年時点で、4基のEPR炉が建設中である。フィンランドとフランスに1基ずつの2基が建設中であるが、双方でコスト的建設の遅延に面している。さらに中国で2009年と2010年に2基の建設が開始されており、こちらは現状では予定通りに進んでいる。