福富ダム
しかし、2007年5月22日にダム本体のコンクリート製造プラントの解体作業中に、ベルトコンベアーが作業員3人を乗せたまま落下し、2人が死亡し1人が重傷を負う労働災害が発生している。
福富ダムは2008年9月に完成し、広島県は2009年春から供用開始する予定であった。しかし、供用開始する前提である満水までダムの水を貯めダム本体が水圧に耐えうるかを実証する、試験湛水をしなければならなかったが、2008年夏から2009年冬にかけてダム上流域が少雨のため水がたまらなかったため試験湛水が出来ず、ダムは「未完」状態であった。
その後、湛水が進められ2009年6月4日に福富ダムの満水位まで残り22cmまで迫ったが、梅雨による洪水期に近づいたため放流開始した。この時の貯水率99.6パーセントの試験データを広島県は土木研究所に相談の上で「最高水位時と同等の安全性が確保できた」として2009年10月からの供用開始を決定した。なお福富ダムの完成判断は都道府県営ダムの場合、国の承認が不要で、県の所管事項であった。広島県は1982年に魚切ダムでも貯水率89パーセントの試験データで供用開始を承認したことがある。
2009年10月30日に福富ダムの竣工式が行われた。