プロジェクト計画書
プロジェクト計画書には、次のセクションを含む 。
はじめに:プロジェクトの概要
プロジェクト管理アプローチ:チームメンバーの役割と権限。これは、プロジェクト管理計画のエグゼクティブサマリーを表す
プロジェクトの範囲:プロジェクトの範囲内および範囲外の内容。プロジェクト憲章のスコープ・ステートメントを参照する場合もある。
マイルストーン一覧:プロジェクトのマイルストーン(プロジェクトの進捗状況の評価に役立つ節目)の一覧。この一覧には、マイルストーン名、マイルストーンに関する説明、および予想される日付を入れる。
基準日程と作業分解図:一連の作業とそれらを定義するWBSディクショナリで構成されるWBS、およびプロジェクトの進捗管理のための基準日程。
プロジェクト管理計画:すべてのプロジェクト側面のすべての管理計画
変更管理計画
コミュニケーション管理計画
コスト管理計画
調達管理計画
プロジェクトスコープ管理計画
スケジュール管理計画
品質管理計画
リスク管理計画
人事/人事管理計画
リソース予定表:プロジェクトに必要な主要なリソースと、それらの必要な時間と期間を特定します。
コスト基準:プロジェクトの各段階の予算合計とコストに関するコメント。
品質基準:許容可能なレベルの品質。
スポンサーの承認:プロジェクトスポンサーの文書承認欄