依存関係 (プロジェクト管理)
活動Aと活動Bは、活動Aの後に遅延が最大X以下で活動Bを開始する、という場合、"最大" タイプの関係があると言われる。 "最大"タイプの関係によってシミュレートされた実際の例:
トレンチの支保工は、必ずしも掘削直後ではなく、一定の時間内に行う必要がある。そうしないと、トレンチが崩壊してしまう。
赤ちゃんの予防接種は、出生直後ではなく、一定の時間内に行う必要がある。
パスポートの更新は、現在のパスポートが発行されてから、有効期限が切れる前に行う必要がある。
請求書の支払いはすぐに行う必要はないが、発行後一定の時間内に行う必要がある。
"最大" タイプの関係がプロジェクト管理ソフトウェアに実装されることはめったにない。おそらく、この機能を使用すると、矛盾する依存関係を簡単に作成できないからである。