PERT
PERT図 (PERT chart) は意思決定を支援するツールである。PERT図の最初のドラフト版では、イベントに10ごとの番号(10, 20, 30, など)を付け、間に後からイベントを挿入できるようにする。
連鎖するイベントはPERT図上では作業でリンクされる。作業は、上図のように矢印で表す。
イベントは論理的系列になっており、先行するイベントが完了しない限り作業を開始することはできない。
計画立案者は、どのマイルストーンをPERTイベントとするかを決め、それらの「適切な」順序を決める。
PERT図は多数のサブタスク毎にも描かれ、全体として複数ページになることもある。
後続イベントが特定のPERTイベントに続いて完了可能な最速時間(期日)。
タスクが遅延しても後続タスク(フリーフロート)またはプロジェクト全体(トータルフロート)に遅延を及ぼさない余裕時間。スラックもこれと同義に扱われることがある。
タスク完了に必要な最大時間。プロジェクトが崩壊するほどではないが、全てが予想より悪く進行した場合の見積。