福島第一原子力発電所3号機の建設
当初1970年1月着工の予定であったが、実際の 工事着手は1970年8月、以来1974年8月1日に燃料装荷を開始するまで、各工程に要した期間は概略下記のようになった。
土木・建築工事:約24ヶ月
機器配管類据付主体工事:約14ヶ月
配管・電線類据付工事/系統試験の併行工事:約6ヶ月
系統主体試験:約4ヶ月
上記工程全体での延長期間は約4ヶ月と報告されている。上記工程を原子炉圧力容器第一次水圧試験から燃料装荷まででカウントすると約11ヶ月となる。これを分析評価すると逃がし安全弁を米国からの輸入品より国産品に切り替えたことによる改造工事、および被曝低減対策に伴う改造工事が長期化に寄与しているという。
燃料装荷後核加熱試験に入ったが、1975年2月、米国プラントにてECCS配管に応力腐食割れが発見されたため、非破壊検査を追加実施し、約1ヶ月試験を中断した。
先に運開した2号機でLRPMの振動によりチャネルボックスが損傷するトラブルがあった。