東武伊勢崎線竹ノ塚駅付近連続立体交差事業
2019年1月7日に事業認可を変更した。これに伴い、完了年度を2020年度から2023年度に延伸した。変更理由は、下記のとおり。
草加寄りの高架橋を建設した際、線路内に使用した鋼矢板の埋没を確認。撤去するのに時間を要するため。
踏切解消を優先するため、工事手順の変更による残工事に要する期間を延伸。
事業認可変更前の高架化計画は、下記のとおり。
上り急行線:2019年3月。
全線及び踏切解消:2021年3月。