APR-1400
新古里での最初の商用APR-1400原子炉は、2007年9月に承認され、2008年10月(3号機)と2009年8月(4号機)に建設が開始された。新古里3号機は当初2013年末までに運転を開始する予定だったが、一部の試験に合格しなかった安全関連の制御ケーブルを交換するため、3・4号機の両方のスケジュールが約1年遅れた。韓国の新古里でさらに2基のAPR-1400ユニット(5・6号機)の建設が2014年に開始される予定だったが、2016年12月の時点で計画は確定していなかった。
2つの新しいAPR-1400、新ハヌル1・2号機の建設は、2012年5月(1号機)と2013年6月(2号機)に始まり、1号機は2017年4月に完成する予定。新ハヌルでさらに2台のAPR-1400が2014年に承認され、2017年に建設が開始される。
2017年5月の文在寅大統領選挙後、KHNPは新ハヌル3・4号機の設計作業を中断し、2017年7月に新古里5・6号機の建設工事を3ヶ月間中断した。政府が任命した委員会が国の将来の原子力政策について議論するために会合した期間。文在寅大統領は2017年3月、大統領選挙運動中に原子力エネルギーの段階的廃止を求める合意に署名した。2017年10月、委員会は新古里5・6号機の建設を進めることを勧告した。文在寅大統領は委員会の決定を支持すると発表したが、新たな建設は許可されないと付け加えた。新ハヌル3・4号機の運命に疑問を投げかけた。
2020年4月現在、新古里1・2号機と新ハヌル1号機は稼働しており、新ハヌル2号機には燃料が積まれている。