益田美都道路
1975年度 - 美都町都茂地区2.0kmの用地着手
1976年度 - 益田市吉田地区(起点~益田市大谷町)3.2kmの用地着手
1977年度 - 美都町仙道地区(美都町朝倉~美都町仙道)0.9kmの用地着手
1978年度 - 美都町上仙道地区(美都町仙道~美都町都茂)4.0kmの用地着手
1978年12月 - 美都町都茂地区が開通・供用開始
1980年度 - 美都町二川地区(美都町都茂~終点)5.7kmの用地着手
1980年12月 - 仙道地区0.9kmが開通・供用開始
1981年度 - 大谷地区(益田市大谷町~益田市久々茂)3.1kmの用地着手
1982年9月 - 益田市吉田地区開通・供用開始
1984年3月 - 美都町上仙道地区開通・供用開始
1987年12月 - 益田市大谷地区開通・供用開始
1989年度 - 美都町笹倉地区(益田市久々茂~美都町朝倉)3.9kmの用地着手
1991年10月 - 美都町二川地区が開通・供用開始
1996年12月18日 - 美都町笹倉地区が開通、全線開通・供用開始
全部で7つの工区に分けた上で事業が進められた。