宇奈月ダム
このダム工事に伴い、1981年(昭和56年)12月から1988年(昭和63年)にかけて黒部峡谷鉄道本線の付け替え工事が実施され、1986年(昭和61年)8月から1993年(平成5年)12月にかけて引湯管の付け替え工事が実施された。
ダム本体工事は基本計画告示が1982年(昭和56年)3月で、用地買収完了が1985年(昭和60年)2月、起工式が同年11月6日であった。1987年(昭和62年)10月に本体建設工事が発注された後、1988年(昭和63年)に基礎掘削開始、1993年(平成5年)8月にダム初打設式を実施、1994年(平成6年)5月24日に定礎式、1998年(平成10年)9月30日のダム本体コンクリート打設完了、2000年(平成12年)2月28日の湛水式、2001年(平成13年)6月 - 7月の国内初の連携排砂、連携通砂を経て、2001年(平成13年)3月に完成させた。同年10月3日にはダム竣工式が実施された。
放流中の宇奈月ダム
宇奈月発電所
宇奈月発電所内部
宇奈月ダム上流の新柳河原発電所