毛利新田
毛利新田(もうりしんでん)は、明治時代に三河国渥美郡牟呂・磯邊・大崎の3か村にまたがる海岸の地先の洲(現在の愛知県豊橋市神野新田町)を干拓した新田である。
現存する神野新田(じんのしんでん)の前身にあたる。堤防の形と位置は神野新田が引き継いだため、毛利新田は現在の神野新田と同じ形状、面積であった。
大工事であるため、毛利祥久は愛知県に監督を請願。これが許可され、県直轄工事扱いとなった。 4月15日 - 愛知県庁は毛利氏よりの願いにより築堤起工式を挙げた。
1889年(明治22年) 7月5日 - 3ヶ所の澪留工事を実施するも大波により2ヶ所が破壊。 7月7日 - 2次澪留工事が完了。 9月14日 - 未曾有の大津波が発生。近隣諸国の新田もことごとく堤防が破壊される。毛利新田も激しく押寄せる波で全て破損。開墾事務所やその他の建造物も全て流滅、作業者数十名が亡くなった。 11月 - 3次澪留工事が完了するも、西風の季節風が厳しく工事が進まない。また、11月26日には季節風による大きな波浪で澪のいくつかが破損。 12月 - 4次澪留工事が完了。
1890年(明治23年) 3月3日 - 主要工事が一段落したため愛知県の監督を解く、後任は毛利配下の桑原へ。 5月 - 数回の天災を克服して堤防が完成。 7月5日 - 民有地さげ渡しの許可が出る。
1891年(明治24年) 10月28日 - 濃尾地震が発生。毛利新田の堤防が破損。
1892年(明治25年) 9月4日 - 暴風雨の波浪により、前年の地震で傷んでいた堤防が壊滅し浸水。多大な被害が発生すると共に死者多数。復旧の目途が立たず新田開発を断念。開墾事業の40万円が損失となった第百十国立銀行の救済は井上馨が取りまとめた。
1893年(明治26年) - 毛利新田に係わる全権利を神野金之助に41,000円で譲渡。