川島大橋
復旧は国の権限代行による災害復旧事業によって行われている。2021年(令和3年)10月27日から国による復旧作業が開始されている。
復旧は被災した橋梁の撤去、歩行者用の仮橋、本復旧(新橋設置)で進行されている。同年12月1日から橋脚及び上部構造部の撤去、及び下流約300 mの位置(笠田町公民館南の旧・笠田渡船跡付近に該当)に歩行者用の仮橋の建設に着手した。
歩行者用の仮橋(川島大橋歩行者用仮橋)は長さ395 m(左岸仮設用仮橋199 m、応急組立橋174 m、右岸仮設用仮橋22 m)、歩道幅員4 m。2022年(令和4年)8月26日に供用が開始された。
新橋は既設橋を撤去し、同じ位置に設置。また、被災原因の除去、早期復旧を図る(撤去と同時進行で新橋の橋脚基礎部の工事を行うなど)ため、鋼2径間アーチ橋を採用となる。計画では全長約360 m。鋼2径間連続アーチ構造とし、アーチ部の高さは最大約20 mとなる。2022年(令和4年)12月1日に着工。新たな橋の完成は4~6年後(2026年(令和8年)から2028年(令和10年)予定)を目指している。
旧橋の上部構造物は2023年(令和5年)2月に撤去が完了。最後に残っていた橋脚(P1)及び川島松原町側の構造物も同年11月に撤去された。