最上小国川ダム
1991年度 予備調査(県単)着手
1995年度 実施計画調査(補助)着手
2008年度 ダム建設事業(補助)として新規採択
2012年度 工事用道路及び仮排水路トンネル転流工の着工
2014年度 堤体工事の着工
2015年度 放流設備工事の着工
2016年度 堤体コンクリート打設開始(2016年10月)、通信警報観測設備工事の着工
2017年度 定礎式の開催(2017年6月)
2018年度 堤体コンクリート打設完了(2018年11月)、ダム管理棟完成(2018年12月)
2019年度 試験湛水(2019年12月~2020年2月)、堤体工事・放流設備工事・通信警報観測設備工事の完了(2020年3月)
2020年度 運用開始(2020年4月24日)