スペースX CRS-3
(2014年3月25日). “Veggie hardware validation test (Veg-01)”. NASA.gov. 2014年4月27日閲覧。
↑ Herridge, Linda (2014年4月10日). “Veggie Will Expand Fresh Food Production on Space Station”. NASA.gov. http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/veggie/ 2014年4月27日閲覧。
↑ Siceloff, Steven (2014年4月18日). “CubeSats Deployed”. NASA.gov. 2014年4月18日閲覧。
↑ “ALL-STAR/THEIA”. Gunter's Space Page (2014年4月24日). 2014年4月27日閲覧。
↑ “KickSat Nanosatellite Mission”. European Space Agency. 2014年5月15日閲覧。
↑ Dorminey, Bruce (2012年11月28日). “First Kickstarter Funded Satellites To Launch In 2013”. Forbes. http://www.forbes.com/sites/brucedorminey/2012/11/28/chipsats-trump-sputnik-first-kickstarter-funded-satellites-to-launch-in-2013/ 2012年12月26日閲覧。
打ち上げはNASAが概念的に計画し、2012年11月時点では2013年9月30日以降で予定されており、9月30日打ち上げであれば3日後の2013年10月2日にISSに係留される予定であった。
2013年3月16日時点で、NASAによる打ち上げ予定は2013年11月28日以降であり、打ち上げ3日後に係留される予定となった。2013年8月には、打ち上げ日は2014年1月15日以降に延ばされ、10月にはさらに2月11日に延期、1月23日に打ち上げは2014年3月1日に再設定され、その後さらに3月16日に遅延した。 この2013年12月から2013年初頭への幾つかの遅延は「Visiting Vehicle」と呼ばれるISSのドッキング部の利用順を決める計画に由来するもので、2013年12月にISSで船外活動を必要とする冷却系の問題が発生したことも打ち上げを先延ばしする原因になった。
2014年3月12日、データバッファリング問題、アメリカ東部宇宙ミサイルセンターの作業問題、新型ドラゴンの設計の運用問題、衝撃遮蔽ブランケットの汚染問題などを含むさまざまな理由から打ち上げは2014年4月2日に再設定された。スペースXは最終的に前倒しすることを決め、ドラゴンに積まれている光学ペイロードに衝撃がないことを信じて遮蔽ブランケットに汚染問題が少ないものを使うことにした。
3月26日、東部発射場のレーダー施設のひとつで火災が発生したことによって更なる延期が公表された。
NASAはスペースXとCRS-3の契約を行い、この中で主要貨物、打ち上げ日時、ドラゴンの打ち上げ時の軌道要素などを決定している。
ISSへの修理材料を含むNASAの資材以外にも、CRS-3ミッションは多数の装置をISSへ運んでいる。
高精細地球観測カメラ(英語版) (HDEV) : 見通しの良い複数の異なる角度から地球を撮影できる4機の商用HDビデオカメラ群。NASAによる宇宙の苛酷環境でどのカメラが最も有用かについての調査も行われる。
OPALS(英語版) : 高帯域幅の宙対地レーザー通信を実証する。
宇宙空間T細胞活動研究 (TCAS) : 「微小重力の影響を受けたヒト免疫系の欠陥」についての研究。
野菜生産装置(英語版) (VEGGIE) : ISSで科学研究、空気浄化、最終的に人間による消費などの目的でのレタスの育成を可能にする。LEDライトと蛇腹型土台の入った植物成長室を含むVeg-01装置の妥当性が試験される。
ロボノート2試験機の足一対 : ロボノート2は2011年のSTS-133の打ち上げ以来搭載されている。
MERCCURI計画 : 地球上とISSに構築された環境の微生物多様性を調べる計画。
nasaspaceflight.com/2014/03/spacex-delay-crs-3-mission-two-weeks/ 2014年3月15日閲覧。
↑ Bergin, Chris (2014年3月26日). “Eastern Range Radar issue delays upcoming Cape launches”. NASA Spaceflight. http://www.nasaspaceflight.com/2014/03/eastern-range-radar-upcoming-launches/ 2014年3月27日閲覧。
↑ “Detailed Mission Information: NROL-67”. NASA.gov. 2014年4月27日閲覧。
↑ Harding, Pete (2014年4月12日). “Spacewalk set to fix external MDM failure on ISS”. NASA Spaceflight. http://www.nasaspaceflight.com/2014/04/imminent-spacewalks-external-mdm-failure-iss/ 2014年4月13日閲覧。
↑ Bergin, Chris (2014年4月4日). “Range Realigns – SpaceX CRS-3 mission targets April 14”. NASA Spaceflight. http://www.nasaspaceflight.com/2014/04/range-realigns-spacex-crs-3-april/ 2014年4月4日閲覧。