Open Workbench
つまり、Open Workbench上でのスケジュール計画では、タスクの完了に必要な見積もり工数(時間)と担当リソースが週に何時間稼働できるかの情報からスケジューリングが決められる。一方MS Projectでは逆に、タスクの期間によって必要なリソースの工数を見積もる。この理由により、両製品ではタスクへのリソース時間配分の方法も異なる。Open Workbenchはリソースの稼働可能な時間をベースにタスクへの時間配分をするのに対して、MS Projectは次に空いている時間単位をブロック単位でタスクに配分する。
作成したファイルは独自フォーマットである.rmpファイルの他、他のツール(MS Projectなど)と互換性のあるxmlファイル形式でも保存できる。 また、下記で紹介するCA Technologies社のCA Clarity PPMのアカウントを持っていればサーバー上に保存することも可能である。