シェナブ橋
また、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により更に延長された。2021年2月、2022年12月に竣工予定と発表された。
1994年 - USBRLプロジェクトが開始
2002年7月 - 未開通区間の敷設を国家プロジェクトとして宣言
2003年 - 未開通区間の整備開始
2004年8月 - シェナブ橋の建設開始
2008年9月 - プロジェクト全体の工事中止
2009年6月 - 鉄道委員会による安全性再評価と敷設再認可
2010年 - プロジェクト全体の工事再開
2012年7月 - シェナブ橋の工事承認
2013年 - ルート変更案の廃止
2017年11月5日 - 橋梁両岸の基礎工事完了、アーチや橋桁などの建設開始
2019年8月 - 工程の80%が完了、2020年に竣工予定と発表
2019年11月 - 工程の83%が完了、2021年3月に竣工予定
2020年1月 - 開業予定が2021年12月に延長、新型コロナウイルス感染症の世界的流行による延長
2021年1月 - 同年3月までにアーチが竣工予定と発表
2024年2月 - 鉄道の運行を開始する予定