CoBRA法
CoBRA法において、工数(E)は、「理想的な開発プロジェクトでは、工数は開発規模(Size)に正比例する」と仮定し、さまざまな工数増加要因によって、現実には大幅な工数増加(コストオーバヘッド:CO)が発生すると考える。
これを数式で表すと以下のようになる。
E = a × S i z e × ( 1 + ∑ i = 1 C O i ) {\displaystyle {E}=a\times {Size}\times (1+\sum _{i=1}{CO}_{i})}
E : 工数
a : 理想的な状態での生産性
Size : 開発規模
CO : 個々の工数増加要因による増加率
COはパーセンテージで求めるため、Size(開発規模)は、プログラムソース行数、ファンクションポイントといった形態を問わない。また、変動要因は全て「工数の増加」につながるものばかりであり、生産性を向上させるような要素を考慮しなくてすむことも、特徴に挙げられる。