鳥羽港防波堤工事公文書改ざん問題
チリ地震が発生する前にも同様に県の方針として事故繰越を中部地方整備局に打診しており、平成22年2月10日には「ケーソンを船に乗せる(進水)ための起重機船の故障」を理由に申請をするための下打ち合わせを行っているが、これについても虚偽であった。
改竄された平成22年2月12日の打ち合わせ記録の復元データに、ケーソン進水用大型起重機船のギアが1月16日に破損して修理・点検整備に2月16日までかかり、使用予定の他の工事が遅れることにより、玉突きで1ヶ月遅れてしまう旨の工事打合簿が見つかったが、その機重機船は1月下旬に東京湾で使用されていることが朝日新聞の調べで分かっている。
鳥羽港改修工事に係る調査報告書では背景・要因として
不適正な工事手続きと公文書書き換えの2つに共通する要因
不適正な工事手続き固有の要因
公文書書き換え固有の要因
の3つの分類を行ってそれぞれについて言及している。