上津屋橋
木津川左岸から
上流側河原から
木津川右岸から
左岸から上津屋橋を望む。木津川の河川敷に広がる茶畑からの遠景。
上津屋橋の注意看板。
木津の流れ橋(歌:藤田まこと,作詞:もず唱平,作曲:浜圭介,1981,ワーナー・パイオニア,L-1556W)
1997年(平成9年)の台風9号による流出後の復旧にあたっては、流出時の橋桁の損傷を減らすために全体の半分の区間で20枚程度の橋板を鉄製の棒で固定する「ユニット化」が実施された。
2009年(平成21年)の流出時にユニット化の効果が確認できたため、全区間でユニット化を実施して復旧した。
橋脚は全73基中、久御山町側の17基がコンクリート製となっていた。
2015年(平成27年)11月からの復旧工事は、大規模な全面補強再建のため、総工費は約3億5千万円。木材は所定の条件を満たすものを調達するため北山杉が使用された。橋桁と橋板は39枚で構成され、3枚ずつワイヤーロープで橋脚に固定されている。水位が橋桁に達すると、乗っているだけの橋桁と橋板は浮かび上がり、13ブロックに分かれる。床板は従前の床板を再利用。橋桁は、直径30 - 40 cmの北山杉156本。設計上の流出頻度は5年間に1度の流出を想定し橋面を75 cm嵩上げされた。橋脚はコンクリート製を主体とし、両端の控木は流用可能な松杭は流用された。ただし、コンクリートの部分は着色によって目立たないようにした。流木などの影響低減のため、橋脚の間隔は3.0 - 6.2 m(平均4.9 m)から8.7 - 10.1 m(平均9.1 m)のおよそ倍に広げ、橋脚数が40基となった。工事を早期に完成させるため左岸と右岸に分けて工事が行われ、解体・撤去、下部工設置、上部工設置の3段階に分割されて施工された。