安八スマートインターチェンジ
安八町などが計画していた、当スマートインターチェンジの連結許可申請に対して、2013年(平成25年)6月11日に国土交通大臣が設置を許可した。
2007年(平成19年)の計画当初は、休止中の安八バスストップの路盤を有効活用し建設費を抑えるため、名神高速道路の南と北それぞれに出入口を設置する計画で、2011年(平成23年)の完成を見込んでいた。しかし、南側の出入口が集落に近いことを理由に中地区住民の反対が強く、しばらく設置計画は進展していなかった。
安八町は、2012年(平成24年)4月に北側の出入口に一本化することを地区住民に提案し、2012年(平成24年)10月に開催された「(仮称)安八スマートインターチェンジ地区協議会」で実施計画案の了承を得た。新しい計画では名神高速道路の本線上に接続路を架橋することになるため、スマートインターチェンジとしては大規模なものとなった(建設時点)。この工事は名神リフレッシュ工事の時期に合わせ、2017年(平成29年)5月16日に夜間通行止めを行い実施された。当初は2017年(平成29年)3月供用開始予定であったが、想定以上に地盤が弱いため工期が遅れた影響により、1年遅い2018年(平成30年)3月に変更となった。
2018年(平成30年)3月24日に供用を開始。利用可能車種はETC搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入可となっている。
スマートICの開通により所要時間の短縮効果のほかに、スマートIC開設計画を発表した2007年以降16社の企業進出と約700人の雇用創出の効果が出ている(2019年時点)。また、IC周辺には工業団地が造成される予定となっている。