アポロ計画の一覧
アポロ計画では、有人月面着陸の準備段階で、いくつかの主要なミッション要素の順次テストが必要であった。主要なミッションタイプのアルファベット順のリストは、1967年9月にオーウェン・メイナード(英語版)によって提案された 。2つの「A タイプ」ミッションではCSMとサターンVの無人テストが行われ、1つのBタイプミッションではLMの無人テストが行われた。CSMの地球周回軌道における初の有人飛行であるCタイプのミッションは、アポロ7号によって実行された。
リストは、予定よりも早く月周回軌道へのミッションをコミットするというジョージ・ロウ(英語版)の提案に基づいて改訂された。これは、実証済みの宇宙船としてのCSMのステータスとLMの生産の遅れに影響された考えである。アポロ 8号は、地球周回軌道での完全な CSM/LM 宇宙船のテストであるDタイプミッションとしての当初の割り当てから、人類を月に飛ばす「C-prime」ミッションに再分類され、完了すると、中軌道試験のEタイプの目標の必要性がなくなった。Dタイプのミッションは代わりにアポロ9号によって実行された。 Fタイプのミッションであるアポロ10号は、最終テストのためにCSM/LM宇宙船を月に着陸させずに飛行させ、Gタイプのミッション、アポロ11号は、プログラムの中心的な目的である最初の月面着陸を行った。
最初のA-G リストは、後ミッションタイプを含むように拡張された: H型ミッション-アポロ12、13(予定)と14ー精密着陸およびJ型ミッションを実行、アポロ15号、16号、17 号-徹底的な科学的調査を実施。月の拡張月周回軌道監視を要求するIタイプの目標は、J タイプのミッションに組み込まれた 。
Hallion, Richard P.; Crouch, Tom D. (1979). Apollo: Ten Years Since Tranquility Base. Smithsonian Institution. Bibcode: 1979atys.book.....H. ISBN 978-0874745054. https://archive.org/details/apollotenyearssi0000unse