南長野運動公園総合球技場
8月29日、長野市による改修の概算が発表された。予算については当初の60億円程度との試算を上回り、80億円を要することが明らかにされた。これは、当初の計画ではJ2仕様である1万人収容規模としていたが、J1仕様の1万5千人収容規模とすること(芝生の縦方向のサイズを130mに縮小し、その分ゴール裏の座席を新設する)やメインスタンドへの屋根の設置、駐車場の整備等を盛り込んだため大幅に膨らんだ。財源についても国庫支出金38億円を見込み、残りを市債や一般財源にするなどと発表された。
設計・施工については設計施工一体型の公募型プロポーザル方式を採用。工期についても2012年度末までに設計施工者の選定を行い、2013年度末までに設計、現施設の解体を行い工事に着手し、2016年度シーズンからの使用開始を見込むが、業者側からの提案によっては工期が短縮される可能性もあるとした。