三隅発電所
1978年11月 - 地元への建設申し入れ
1980年4月 - 昭和55年度施設計画に発電所計画を計上
1982年7月 - 第88回電源開発調整審議会で発電所計画が承認、国の電源開発基本計画に組入れ
1992年3月 - 発電所計画における出力の変更(1号機100万kW、2号機40万kW)
1993年12月 - 第125回電源開発調整審議会において計画変更承認
1995年1月 - 1号機着工
1998年6月 - 1号機の運転開始
2001年3月 - 2号機の着工および運転開始時期の繰延べ(2004年6月着工、2007年7月運転開始予定)
2004年3月 - 2号機の着工および運転開始時期の繰延べ(2014年度着工、2017年度運転開始予定)
2011年3月 - 2号機の着工および運転開始時期の繰延べ(2024年度以降着工、2027年年度以降運転開始予定)
2015年2月27日 - 2号機の着工および運転開始時期の前倒し(2018年11月着工、2022年11月運転開始予定)、発電所計画における出力の変更(2号機100万kW)
2018年11月1日 - 2号機着工
2022年11月1日 - 2号機の運転開始