建設費算出・積算に関する用語集
努力 (Effort) - タスクまたはプロジェクトを達成するために行われる作業。所要時間の目安になる。
都市コスト指数 - 参照:立地コスト指数。RSMeansは都市コスト索引表を公開している。
土工 (工種)
土工計画 - おもに造成地など面的に広範な土地における機械土工の施工計画。のように土量計算表・土積計算表、土工数量計算表、土工補正計算書、土量配分計画表、切土・盛土数量再掲表・盛土不適土計算表・曲線部土量計算表などにまとめておく 土量計算 - 当該工事で発生する土の産出量把握のための計算。原地形図と造成計画図から土量計算を行い、土量分布を把握し、最適な土量配分が作成される 土量配分 - 当該工事の土量計算にあたり、工事概要を把握した後、土工計画を立案する際に把握しておく土量の流れ。流れを把握しやすいよう土量配分図という図で表しておく。土量配分が決定すると、搬土経路を設定して、土質別の搬土距離が求まる
土量配分
土工配分図 - 土工計画に基づき切土と盛土残量を柱状図に表したもの。配分の試行錯誤を繰り返すと非常に煩雑となるため、図式的に解いて合理的に配分する。これを利用すると簡便で合理的な土量配分計画を作成できる。累加土量をグラフ状にプロットするとマスカーブとなる
土量変化率 - 土砂は地山の状態から掘削すると、ほぐした状態(ルーズ状態)となり体積が増加、運搬中はルーズ状態で、盛り場で締固めると体積が減るという観念があるため、変化の率を定めて対応している。
非生産的時間 - 支払われるが作業の生産には寄与しない作業時間。例:安全会議、旅行時間、片付け時間、片付け時間など
非肉体労働 - 肉体労働として分類されていない人々によって行われた仕事。肉体労働も参照
費
BIM
ビジネス・ワンホールディングス
標準歩掛 - 歩掛のうち、標準的に使用される歩掛(下記参照)
オープンショップ(Open shop) - 雇用や継続的雇用の条件として、労働組合に加入したり財政的に支援したりする必要がない職場。オープンショップは、メリットショップとしても知られている。
建設費算出・積算に関する用語集。
端数処理 単価表の場合単位〇〇あたりの単価を作成するためのものであり、10の累乗のあたり単価(例:100平米あたり等)ではない変則数字での場合(例:234立米あたり等)割戻した単価は通常、端数調整がいる。単価表で作成された「単価」は、各発注者ごとの積算基準により、有効数字でまるめて端数調整(四捨五入と切り捨てがある)したものが「単価」となる。
範囲(プロジェクト管理におけるプロジェクトの。Scope) - そのすべての製品とその要件または機能の合計。
廃棄物コンサルタント業務の標準的内容と積算資料(案) - 一般社団法人日本廃棄物コンサルタント協会が廃棄物関連コンサルタント業務のうち、廃棄物処理に関する基礎調査・計画業務、処理施設整備における調査・計画・設計業務について、それぞれの標準的な業務内容と報酬積算例を整理して定めた積算基準
発生材売却費控除 - スクラップなど発生材が売却できる場合、間接工事費の取り扱いは各発注機関において決められている。処分に係る経費が業者負担のマイナス計上となると、処分量・作業量が多くなるほど経費が安くなるという事態が生じるため、国発注の工事においては、工事現場で発生したスクラップについては現場発生品として監督員に引き渡し別途売り払う手続きがとられている場合がある。また発注者によっては費用はすべての諸経費(共通仮設費対象額、現場管理費対象額、一般管理費等対象額)の対象外とし、諸経費対象額からの控除ではなく、工事価格の算出時に控除する(工事価格計 = 工事原価 + 一般管理費等 − スクラップ費用分)としているところもある。なお、金額の端数処理・有効数字は発注者各自の定める基準書による