尼崎築港
昭和恐慌の最中の1930年(昭和5年)3月に、第四区と隣の中浜新田から埋め立て始めた。蓬川が狭かったので、東京湾埋立から小型の浚渫船田島丸を雇船して三ヶ月間作業してから、ようやく浚渫船武庫丸を用いて、約15万坪の埋立を1934年(昭和9年)に完了した。1937年(昭和12年)3月に防波堤と護岸が完成すると第四区が竣工認可された。関西共同火力発電への第三区一号埋立地売却が決定すると、第四区の工事を中断して、1931年(昭和6年)3月から工事を始めて、同年中に約6万坪の埋立を完了し、護岸と防波堤が完成した1935年(昭和10年)12月に竣工認可された。第三区二号地の約8万坪は、1934年(昭和9年)2月から1938年(昭和13年)まで埋立工事をし、岸壁が完成した1942年(昭和17年)7月に竣工認可された。第二区・喜左衛門新田・四郎兵衛新田・砂浜寄洲の約12万坪は1935年(昭和10年)6月から1940年(昭和15年)までで埋め立てを完了したが、防波堤が未完成だったので、認可されたのは戦後の1948年(昭和23年)だった。第一区は1935年(昭和10年)から1937年(昭和12年)までで南の護岸工事を完成したが、西の護岸は戦後に完成した。第一区の埋立工事は最後まで行わなかった。第五区は1940年(昭和15年)に埋立を始めたが電力不足のために5500坪で中止して放棄した。