国立競技場の建て替え
2015年7月17日の計画白紙発表後、竹田恒和JOC会長は、プレオリンピック(プレ大会)の五輪前の開催(新国立を五輪本番で利用する陸上とサッカー)を希望した。立候補ファイルには2019年11 - 12月と2020年2 - 4月に「テスト大会」を記載していた。
8月25日に来日したジョン・コーツIOC調整委員長(IOC副会長の一人でもある)は遠藤五輪相に、2020年1月までの完成前倒しを申し入れ、旧計画案の活用や2016年10月の着工も希望した。五輪放送サービス(OBS)の場所変更が生じた場合の観客席減少などの懸念を、既に8月上旬に表明していた。今回は、招致プレゼンにて各国選手ら(約1万2000人)が入場行進後に着席して観覧できることを約束した点、カメラ前の座席など(シートキル)は使えない点なども挙げた。
当初の竣工予定を2020年春としたものの、8月28日の「新整備計画」では、「工期短縮目標は2020年1月末を期限」と書かれた。
国立競技場将来構想有識者会議。女性メンバーは皆無だった(WGには数名いた)。
計6回(2012年3月6日・7月13日・11月15日、2013年11月26日、2014年5月28日、2015年7月7日)開かれ、2015年7月23日に解散した(メンバーだった舛添都知事自身が在り方に疑問を呈してもいた)。
「施設建築」「スポーツ」「文化」の下部組織3ワーキンググループ(WG)から、コンペ前に計128項目の要望が寄せられ、電機メーカーなどから最先端技術の導入案も集まった。なお、民主党政権下の有識者会議(第1 - 3回)資料は、ほぼ未公開だった。ザハ案が決定した第3回の「議事録(要旨)」は公開されていたが、2015年8月に完全版の「発言録」を自民党行革本部が入手し開示した。
工事記録
2016年9月17日撮影明治神宮外苑アイススケート場より見る(着工3か月前)
2016年10月31日撮影明治神宮外苑アイススケート場前より見る(着工2か月前)
2017年3月3日撮影東京体育館より見る(着工3か月)
2017年5月6日撮影東京体育館より見る(着工5か月)
2017年7月2日撮影東京体育館より見る(着工7か月)
2017年9月2日撮影東京体育館より見る(着工9か月)
2017年11月4日撮影東京体育館より見る(着工11か月)
2018年1月21日撮影東京体育館より見る(着工13か月)
2018年3月30日撮影東京体育館より見る(着工15か月)
2018年5月20日撮影東京都庁展望室より見る(着工17か月)
2018年8月21日撮影東京体育館より見る(着工20か月)
2018年10月22日撮影仙寿院交差点より見る(着工22か月)
2019年3月19日撮影神宮第二球場前より見る(着工27か月)
2019年5月30日撮影東京都庁展望室より見る(着工29か月)
2019年6月25日撮影明治神宮外苑アイススケート場前より見る(着工30か月)
2019年8月29日撮影聖徳記念絵画館前より見る(着工32か月)
2019年9月22日撮影仙寿院交差点より見る(着工33か月)
2019年10月24日撮影Gゲート(青山ゲート)