武漢地下鉄2号線
中国株洲電力機車有限公司製のB形車-6両編成。
車内
車内
LEDモニター
車内テレビ
外見
2006年 11月16日:范湖実験区間工事開始
2007年 9月1日:第1期区間工事が許可された
2008年 1月8日:積玉橋駅工事開始 2月1日:金色雅園駅工事開始 3月1日:常青花園駅工事開始 4月18日:金銀潭駅工事開始 6月24日:循礼門駅工事開始 7月1日:螃蟹岬駅工事開始 8月1日:虎泉駅と名都駅工事開始 8月12日:体育南路駅工事開始 8月19日:虎泉駅から名都駅区間工事開始 8月20日:名都駅から光谷広場駅区間工事開始 9月19日:范湖駅から漢口駅区間に「開拓10号」シールドマシンでシールドトンネル工事開始 10月1日:地下鉄漢口駅工事開始、広埠屯駅から虎泉駅区間工事開始 11月1日:体育南路駅から洪山広場駅区間工事開始 12月1日:光谷広場駅工事開始 12月9日:洪山広場駅工事開始 12月30日:地下鉄漢口駅から范湖駅区間右側工事完了
2009年 1月22日:武漢地下鉄2号線長江トンネル工事開始 2月20日:宝通寺駅から街道口駅区間工事開始 3月1日:宝通寺駅工事開始 3月2日:金銀潭駅から常青花園駅区間工事開始 3月4日:范湖駅から地下鉄漢口駅区間左側工事開始 3月22日:中山公園駅工事開始 5月1日:常青花園駅から金色雅園駅経由地下鉄漢口駅区間工事開始
2010年 9月1日:街道口駅工事開始 10月29日:青年路駅工事開始
2011年 1月6日:常青花園駅、金色雅園駅、地下鉄漢口駅区間トンネル工事完了 3月26日:地下鉄車両30両購入 6月16日:金色雅園駅内から線路設置開始 8月31日:范湖駅から王家墩東駅区間左側工事完了 9月20日:武漢地下鉄2号線長江トンネル貫通 11月2日:王家墩東駅から青年路駅区間工事開始 11月25日:范湖駅から王家東駅区間工事完了 11月27日:広埠屯駅主体工事完了 11月28日:王家墩主変電所主体工事完了 12月5日:付家坡主変電所主体工事完了 12月9日:江漢路駅が周黒鴨の名を載ることに対する議論が出た 12月10日:積玉橋駅から体育南路駅区間工事完了 12月31日:王家墩東駅主体工事完了、全21駅の主体工事はここで全部完了した
2012年 1月3日:循礼門駅から江漢路駅区間工事完了 1月11日:螃蟹岬駅内装工事開始 2月26日:第1期工事全線トンネル貫通 4月1日:長江にある3号連絡通路工事完了 4月20日:最初の車両製造完了 4月26日:全線右側線路設置工事完了 6月20日:全線線路設置工事完了 6月30日:全線電力接続完了 12月28日:正式運営開始
2016年 12月28日:天河空港駅から金銀潭駅までが延伸開業。