龍鳳 (空母)
1933年(昭和8年)4月12日 - 横須賀海軍工廠で起工。 11月16日 - 進水
1934年(昭和9年)3月31日 - 竣工。横須賀鎮守府籍。そのまま予備艦となり工事続行。 7月1日 - 呉鎮守府籍に転籍。
1937年(昭和12年)8月 - 日中戦争により一時的に第3艦隊付属となり上海方面に進出する。
1938年(昭和13年)9月5日 - 第一艦隊・第一潜水戦隊に編入。 9月8日 - 第一潜水戦隊旗艦。 10月 - 中国方面進出。
1939年(昭和14年)3月 - 中国方面進出。 8月 - 南洋方面進出。 11月15日 - 予備艦となる。
1940年(昭和15年)11月15日 - 第六艦隊・第一潜水戦隊に編入。
1941年(昭和16年)4月10日 - 第六艦隊・第二潜水戦隊に編入。 5月3日 - 第二潜水戦隊旗艦。 9月3日 - 第三潜水戦隊旗艦。 10月2日 - 第三潜水戦隊旗艦を解かれる。 11月 - 南洋方面進出。 12月4日 - 呉入港 12月20日 - 第三予備艦。横須賀工廠で空母への改装工事に入る
1942年(昭和17年)10月20日 - 舞鶴鎮守府籍へ転籍。 11月30日 - 軍艦大鯨から軍艦龍鳳と改名。第三艦隊編入。 12月11日 - トラック島に向け横須賀出港。 12月12日 - アメリカ潜水艦の雷撃で被雷 12月16日 - 横須賀海軍工廠にて損傷箇所の修理。
この歪みのためにスクリューシャフト取付に必要な軸心見透しができなかった。また、日中の太陽の熱で暖められた上甲板が、夜になり冷えてくると収縮し船体の前後端が上方にひっぱられ、鋼板がきしみ夜泣きのようにキーンと甲高く響いていたという。この歪みを解消するためいくつかの方法が試みられるがうまくいかず、ついに船体の切断が行われる。艦尾を自重によって下降させようやく歪みを矯正。この切断部はリベットにより連結された。これらの努力により起工後わずか7ヶ月という短期間で進水した。しかしこの時、大鯨はまだスクリューシャフトを通していなかった。進水式の日程は昭和天皇に知らされており、工事を急ざるを得なかった。 10月28日、横須賀海軍工廠に大鯨艤装員事務所を設置する。11月16日、大鯨は進水した。 横須賀工廠はただちに最上型巡洋艦3番艦「鈴谷」の建造準備に入り、同艦は大鯨と同一船渠で12月11日に起工した。
大鯨は進水直後にドック入りしてふたたび軸心見透しを行った結果、歪みの除去が十分でなく、船体の切断箇所を中甲板まで広げて同一箇所で再切断、また艦首部にも切断箇所を設けリベットにより再結合された。 起工翌年の1934年(昭和9年)3月31日に大鯨は竣工し、横須賀鎮守府籍となる。ただし予算上の問題のための形式上のものであり、居住設備の艤装が一部未了、電気配線が一部仮設のまま、主機の運転も済んでいなかった。 大鯨艤装員事務所を撤去したものの、そのまま大鯨陸上事務所と改名した。予備艦となって引き続き工事を続行。同時に友鶴事件の対策工事も行い、固定バラストの搭載などを行った。空母改造を秘匿するために最上甲板(空母時の飛行甲板)に搭載の予定だった短艇類は一部を残して艦尾に移動させた。