香川県立中央病院
香川県は病院事業として、下記の3病院を設置・運営し、公営企業管理局の管轄に置いている。
香川県立中央病院 / 高松市朝日町一丁目2番1号
香川県立丸亀病院 / 丸亀市土器町東九丁目291番地
香川県立白鳥病院 / 東かがわ市松原963番地
香川県は2000年代に入り、手狭で老朽化が著しかった当院の建て替えを計画し、現地大改修案・現地建て替え案・移転案などが検討された。2006年11月に真鍋武紀知事は「可能な限り高松市中心部」への移転新築の方針を表明した。移転候補地は朝日町の日本たばこ産業(JT)高松工場跡地、サンポート、林町の香川インテリジェントパーク、仏生山町の香川県農業試験場の4か所であったが、最終的に朝日町のJT跡地に決定した。その移転先は海沿いの埋め立て地に位置するため、津波・高潮による浸水や液状化等の災害対策が計画に盛り込まれた。立地条件に懸念を残したものの、2011年3月5日に起工式が行われた。しかし、そのわずか6日後に東日本大震災が発生。想定外の津波被害が発生したことにより、計画見直しを求める声が急激に高まった。そして6月10日、香川県は工事の一時中止を表明し、災害対策を再検証することとした。検討会議の結果、20億円の費用を伴った追加対策を行うことになり、10月6日から工事を再開し、11月9日から災害対策の工事を開始した。
完成時期について当初は「2013年度早期」を予定していたが、一連の工事中断や追加対策の影響により「2013年度後半」にずれ込む見込みとなった。