光州マンション外壁崩落事故
事故後、建設労組光州全南本部が作業日報を公開。この日報により35階-38階の床コンクリートの養生期間が冬場にもかかわらず6-10日ほどであったことが判明した。これは本来必要とされる養生日数の半分ほどであり、十分なコンクリート強度が出ないうちにさらに上層のコンクリートを打設していたことを示唆するものであった。
2022年3月14日、国土交通部現代産業開発マンション崩壊事故建設事故調査委員会は調査結果を発表。事故の原因について工事の任意変更、コンクリート施工品質管理不良、施工管理・監理機能が総体的に不十分であり、人災であったことを発表した。