延岡城
有馬康純の統治38年間に、今日の縣・延岡城下町の原型が完成した。普請本〆は有馬長兵衛、坂部彦兵衛、普請奉行は久能善右衛門、大工棟梁は中井太兵衛 (のちに主税と改名)であった。
(以下は、『国乗遺聞』巻之五、「縣城徭夫之事」「縣城御本丸御修覆之事」による)
1652年 (承応元年) 縣城の修復に取りかかる 3月12日 石垣普請開始 3月19日 三階櫓石垣普請開始 10月 2日 三階櫓柱立て 10月11日 三階櫓棟上げ 11月19日 二階櫓門柱立て 12月 2日 二階櫓門棟上げ、同23日まで仕事休み
1653年 (承応2年) 1月 4日 仕事初め、同8日、普請開始 1月22日 三階櫓・二階櫓・二階門櫓の鎮宅祈祷(祈祷師:宝寿院)
1655年 (明暦元年) 6月 縣城完成
この間の動員人員 大工、鍛冶、木挽、材木、人足の5小屋を組む。 職人は一人あたり年間50日の動員。 人足千石夫は毎日40人、一人につき、飯米7合5尺、賃銀8分を支給。 村夫は、各村から60人ずつ3日間動員。一人あたり、賃銀1文、飯はなし。 水主役は、臼杵郡、宮崎郡の14か村から一人あたり50日。
1656年 (明暦2年) 6月吉日 今山八幡宮に梵鐘を寄進 (初代「城山の鐘」、内藤記念館蔵)
「明暦二年丙申六月吉日...日州延岡城主有馬左衛門佐...藤原朝臣康純」