高雄捷運黃線，又稱高雄捷運都會線，是高雄捷運興建中路線之一，設置 23 座車站，全線皆位於高雄市。黃線路廊最早於 1984 年的規劃案即有類似中運量路線，2001 年長期路網規劃案正式出現輕軌黃線的規劃，早期以光華、民族、建工路為路廊，後來改光華路為民權路，並延伸本館、大埤路至鳥松市區。由於輕軌推行進度緩慢，曾於 2011 年進行公車捷運版本的可行性研究。2015 年輕軌黃線與行駛三多路、澄清路的輕軌棕線合併為輕軌「都會延伸環線」，並結合兩條連結線輕軌青線、輕軌鳳山線一起進行可行性研究。2017 年 1 月，可行性研究案中的青線、鳳山線未獲中央政府核定，而都會延伸環線獲得中華民國交通部原則同意通過。2022 年 10 月 31 日，鳥松機廠動工。

2017 年 2 月，輕軌都會延伸環線重新規畫為地下化的中運量捷運系統，並改名「高雄捷運都會線」，行駛三多、民權、民族、建工、本館路，以及五甲、南京、澄清路的雙路線，並於大埤路合一行駛至鳥松區東北側的坔埔里，並將修改過的可行性研究案重新送審。2019 年 5 月，行政院通過可行性研究案，並由中央補助 803 億元協助興建。同年 6 月開始進行綜合規劃案，並於 2020 年 3 月底提報交通部，2021 年 7 月 14 日通過綜合規劃與環境影響評估，2021 年 12 月 20 日，綜合規劃通過國家發展委員會審查，並陳報行政院建請同意，2022 年 3 月 18 日行政院核定綜合規劃案。7 月 15 日，行政院公共工程委員會通過基本設計案。計畫總經費 1442.37 億元，中央負擔 833.82 億元，高市府負擔 608.55 億元。



歷史

黃線最早見於 2002 年的規劃案，但今黃線北段路線，早在 1980 年代初期高雄市政府工務局都市計畫科委託交通部運輸計畫委員會進行的《高雄都會區大眾運輸系統規劃》，即已出現。在該專案中，高運量 U2 線自澄清湖起，沿著澄清路、本館路、建工街行駛，與今黃線相同，但該線於建工建興路口後即轉建興路（今灣中街）、民族二巷（今灣興街）往西，與今黃線不同。後來 1984 年 12 月運委會完成《高雄都會區大眾捷運系統長期發展建議路網》專案中，則改修訂為中運量綠線，並在建工建興路口後改為續行建工街、民族路，與今黃線相同。但綠線於民族九如路口後即轉向九如路往西，南段路線就與今黃線不同。1985 年交大運輸研究中心的規劃，則又回到運委會當初的高運量 U2 線。

然而，1986 年美國顧問團修訂運委會的報告中，自澄清湖起的路線已經改為行駛澄清路、九如路，民族、建工、本館路已無捷運路線經過。1990 年高雄市政府委託顧問公司進行的《高雄都會區大眾運輸系統調查、分析、改善及捷運系統可行性研究規劃》專案中，亦已無類似今黃線的路線。

輕軌規劃時期

高雄市政府捷運局於 1998 年 12 月委託顧問公司進行《高雄都會區大眾捷運系統長期路網運輸規劃》專案，並在 2001 年 4 月完成路網建議報告報行交通部，隔年 8 月核轉行政院，黃線首見於該計畫。當時計畫從輕軌環線正勤國宅站發車，經預定的多功能經貿園區園道四號（現為五號船渠、光華三路）、成功二路口向東行銜接光華路，經光華路、民族路，再轉入建工路，終於高速公路西側，系統建議採用輕軌，路線全長 9 公里，規劃設置 11 座車站。其一心光華路口至民族建工路口段與當時規劃的藍線共線。機廠與藍線、輕軌環線規畫共同使用，設於瑞南街、凱興街 、前鎮河間的土地（今為 75 期重劃區）。另外專案中也有建議在中山路轉南，從還未興建的多功能經貿園區中央大道至成功路的替代方案。而在該專案中，黃線是市區路網五路線優先度排第四，僅優先於綠線，建議待多功能經貿園區開發後才興建。

2003 年 12 月捷運局再委託顧問公司辦理後續細節設計的《高雄都會區大眾運輸系統工程計畫長期路網規劃作業》專案，並於 2005 年 2 月交通部審定；該計畫中藍線改走大順路，不再與黃線共線，僅交會於建工大順路口。該計畫中將鳳山線、棕線延伸至鳥松，在神農路、神農路 150 巷、大同路、坔埔大排間設置鳥松機廠；也一併將黃線向東延伸，經本館路，並在澄清路、大埤路與此二線共線，抵達澄清湖和高雄長庚醫院，最後於大埤、中正路口路線終止並進入鳥松機廠。路線全長 13.574 公里，規劃設置 17 座車站。在此專案中，黃線優先度排在第五位，評估經濟效益低落，但因益本比大於 1，所以仍建議興建。

後考量於光華路過窄，並且於夜間設有光華夜市，而且無法與紅線轉乘，因此正勤國宅站發車後改經正勤路，小轉彎過獅甲站，再沿民權路至民生路小轉彎接回民族路。此時藍線也已與臨港輕軌整併為環狀輕軌，黃線在建工大順路口與之交會。2009 年 12 月捷運局又委託顧問公司進行《高雄都會區大眾捷運系統路網黃線、棕線及水岸輕軌規劃作業》專案，專案中黃線改由環狀輕軌夢時代站發車，經時代大道轉中山路轉乘凱旋站及獅甲站，其餘路線不變。由於大埤路棕線、黃線、鳳山線三線共線共站，但該段位於郊區，共線效益低；該專案亦另有於本館澄清路口以東改走青年路二段、文龍東路、鳳松路、中正路、大同路進鳥松機廠的方案。然而 2011 年 12 月該專案因其中的水岸輕軌併入環狀輕軌，導致整個專案中途停止，並未完成；隔年 4 月捷運局依法補償顧問公司。

由於輕軌推行進度緩慢，高雄市政府交通局另做了高雄公車捷運的可行性評估；2011 年 11 月《大高雄地區整體公車捷運系統路網可行性研究案結案報告書》中，黃線被列為優先路線之一。因為公車捷運不需要機廠，因此不需要延伸到鳥松來與公車捷運棕線共線使用機廠；加上公車捷運所需路幅較輕軌大，而本館路路幅不大；因此在該報告中，決定將黃線截短，並且因為公車捷運雙節車廂無法像輕軌直接反向行駛，因此在建工大昌路口轉進大昌路，並在大昌、皓東、正忠三條路形成一個環狀，再接回大昌路回程；而南端則多延伸到公車總站前鎮站來轉向。

2015 年 3 月 2 日，高雄市政府捷運工程局局長吳義隆表示：黃線輕軌正在進行可行性評估，部分路段重新規劃為高架化路段；上述路線在抵達澄清湖一帶後，再回到亞洲新灣區，並構成環狀輕軌之後的第二環，並將正式名稱改為「都會延伸環線」。4 月 20 日，吳義隆局長於高雄市議會向議會作業務報告，根據其簡報資料，可看出第二環大致由先前計畫的黃線與棕線構成，並在長庚一帶改走公園路。其中黃線改為用 MA 做編號，設 25 站，棕線改為編號 MB，設 13 站。2015 年底，與顧問公司簽約進行《高雄都會區大眾捷運系統都會延伸環線建設及周邊土地開發計畫可行性研究》專案，該專案還包含了都會延伸環線的兩條配套連接線青線（信義國小站至高鐵左營站）、藍線（時代凱旋路口站至鳥松機廠）。2016 年 9 月，專案提報交通部；11 月交通部審查意見表示運量預測偏低，建議僅提報最優先路線。2017 年 1 月，該專案去除兩連接線的可行性研究報告書原則同意通過。

中運量規劃時期

2017 年 2 月 14 日，高雄捷運黃線路線重新規劃，預定採用地下型式之中運量捷運系統，路線也與過去的黃線不同，結合了棕線、鳳山線以及綠線五甲段，成 Y 字型路網，共線段以 Y 為編號，西側段以 YA 編號，東側以 YB 編號，總計 26 站；預估經費 1430 億，並向行政院爭取本計畫納入「前瞻基礎建設計畫」。3 月 23 日，行政院宣布高雄捷運黃線納入「前瞻基礎建設計畫」，並命名為「高雄捷運都會線」。3 月 27 日，捷運局將修改為地下化捷運系統並提報高雄捷運都會線可行性研究報告送至交通部審核，其中民權五福、五甲南昌、澄清青年等路口站點及前鎮區公所、澄清湖棒球場站取消，五甲南正路口站點北移到鳳南路口，澄清湖風景區大門口站點南移至正修科大，原走鳥松濕地北側改為南側，並改為全以 Y 編號，總計 21 站。4 月 5 日，行政院核定前瞻基礎建設軌道建設納入「高雄捷運都會線計畫」。5 月 12 日，交通部函送審查意見予市府。5 月 19 日，第二次提報予交通部審查，由於路線倉促設計，所有交會路線均設計為站外徒步轉乘，造成大眾不滿，捷運局表示將會再修正為站內轉乘。10 月 5 日，交通部函送審查意見予市府。11 月 10 日，第三次提報予交通部審查。12 月 20 日，交通部辦理黃線現勘。12 月 22 日，交通部召開黃線初審會議。

2018 年 1 月 2 日，交通部函送初審會議紀錄予市府；年初，建工大豐路口站點東移至高速公路以東以便轉乘銀線，民權四維路口略北移至苓雅路口，並於三多市場處增設站點，澄清文衡路口南移至寶業滯洪池西側，正義車站南移至台鐵以南，衛武營站南移至橘線以南。2 月 27 日提送黃線初審會議予交通部審查。3 月 7 日，交通部函請高鐵局辦理審查作業。5 月 16 日，交通部召開第一次黃線審查會議。6 月 5 日，交通部函送審查會議記錄予市府。6 月 21 日，提報審查會議予交通部會議審查。7 月 19 日，將鳥松機廠東移 1.36 公里至位於坔埔里的鳥松第三公墓，並於新的機廠處新增站點，總經費估算調整為 1438 億元，比原 1455 億元少 17 億元。捷運局表示，新規劃機廠用地多為公有，大幅減少徵收費用，所以整體費用可望降低，相關計畫正由交通部審核中，設定期程比原先預期晚一年，如果可行性評估過關，會設法在綜合規劃、環評、都市計畫變更等層面同步進行，以縮短整體工期。9 月 12 日，交通部召開第二次審查會議，原則通過可行性研究，待完成報告後轉報請行政院核定。11 月 23 日，交通部函轉行政院國發會核定可行性研究。

2019 年 1 月 8 日，中華民國國家發展委員會召開審查會議，會議結論同意通過，並建議行政院同意黃線可行性研究報告。3 月 20 日，提報可行性研究報告書定稿本予行政院核定。5 月 24 日，行政院核定可行性研究，宣布補助 800 億元。

2019 年 6 月 3 日，由世曦工程顧問公司得標辦理綜合規劃案。9 月 5 日及 11 日，分別於鳥松區、鳳山區舉辦黃線綜合規劃作業初步成果說明會。12 月 20 日，高雄市政府捷運工程局進行綜合規劃作業並辦理說明會及公聽會，蒐集各方意見結果，鳳山區除原規劃的五甲路外，另有建議行經保泰路為替代方案，捷運局將針對兩方案由顧問公司委託世新大學進行問卷調查。

2020 年 3 月中，五甲路原案以約四分之三的支持率勝出。同月底，綜合規劃案正式提報交通部審查。7 月 13 日，交通部函送審查意見予市府。8 月 7 日，第二次提送綜合規劃報告書予交通部審查。9 月 22 日，捷運局於鳳山行政中心召開環境影響說明書公開會議，並公布預計工期約 6.5 年。10 月 12 日，提送環境影響說明書予環保署審查；交通部函送審查意見予市府。11 月 3 日，第三次提送予交通部審查。

2021 年 2 月 5 日，辦理綜合規劃現勘；2 月 19 日，交通部召開黃線初審會議，3 月 3 日，第一次召開環境影響評估說明書初審會議；交通部函送初審會議紀錄予市府。3 月 11 日，環保署函送初審會議記錄予市府。3 月 22 日，提送初審會議予交通部審查。4 月 21 日，第二次召開環境影響評估說明書初審會議，送至環評大會，4 月 28 日，環保署函送初審會議記錄予市府。7 月 14 日綜合規劃與環境影響評估同時通過；9 月 29 日，交通部函轉國發會審議。12 月 20 日國發會核定綜合規劃案
2022 年 1 月 28 日，提送綜合規劃報告書定稿本予行政院核定。

2022 年 3 月 20 日行政院核定綜合規劃案。3 月 22 日，提送基本設計報告書予行政院公共工程委員會。4 月底，公告公開展覽捷運都會線 YM01（機電標）、YC01（土建標）、YT01（軌道標）。5 月 19 日，辦理第一次公告招標 YM01（機電標）。5 月 27 日，辦理第一次公告招標 YC01（土建標）&（YT01 軌道標併入土建標）。6 月 6 日，辦理基本設計現勘。7 月 6 日，YC01（土建標）流標。7 月 15 日，行政院公共工程委員會核定基本設計報告書。7 月 28 日，YM01（機電標）流標。7 月 29 日，辦理第二次公告招標 YM01（機電標）。8 月 17 日，二次公告招標 YM01（機電標）辦理評選作業，評選委員會評選出「德國西門子交通運輸股份有限公司台灣分公司」、「新加坡科技電子有限公司」及「施泰德鐵路股份有限公司」聯合承攬團隊得標；稍後，新聞發布顯示施泰德負責電聯車製造、西門子移動（Siemens Mobility）負責提供無線電交通控制系統，新加坡科技電子有限公司負責該專案的設計、施工和整體管理。10 月 31 日，YM01（機電標）其中的機廠統包工程進行動工，當天舉行動土祈福典禮。11 月 10 日，辦理第二次公告招標 YC01（土建標）& 辦理第一次公告招標 YT01（軌道標）。2023 年 1 月 YT01（軌道標）共有 3 家廠商投標，由最有利標廠商「森業營造」得標，軌道統包工程的公告工程費 42.4 億元。



車站

此路線起於鳥松神農路，經大埤路、澄清路、本館路、建工路、民族路及民權路，迄於三多五路；另由澄清路、國泰路、南京路及五甲路迄於鎮中路前鎮高中，路線總長度為 22.91 公里。設置 1 座高架車站、22 座地下車站與 1 座機廠。營運模式包含全程車（Y15-Y5-Y1-Y5-Y23）以及區間車（Y15-Y5-Y23）兩種。

轉乘站


* 高雄高工站：轉乘環狀輕軌。因兩線票制不同，預計爲出閘轉乘。

* 民族站：轉乘台鐵民族站。黃線建設時預計將會增設 170 公尺轉乘通道相連接。

* 信義國小站： 轉乘橘線。橘線建設時未作出預留，黃線建設時預計將會增設 225 公尺轉乘通道相連接。

* 三多商圈站：轉乘紅線。紅線建設時已預留原規劃棕線的換乘空間（在三多圓環正下方），惟棕線規劃已取消，現預留空間將給黃線使用，預計爲十字型島島節點轉乘；若建成啟用，將成爲除美麗島站以外轉乘最爲方便的一站。

* 旅運中心站：轉乘環狀輕軌。因兩線票制不同，預計爲出閘轉乘。

* 正義站：轉乘台鐵正義站。因台鐵正義站距黃線正義站較遠（約 500 公尺），黃線建設時預計將會增設 380 公尺轉乘通道相連接。

* 衛武營站：雖然橘線建設時有預留原規劃棕線的轉乘空間，惟現時已取消規劃；但當初棕線預留的位置是在三多路上，而現時規劃的黃線則是建設在澄清路上，從而導致兩線的轉乘距離過長（有近 400 多公尺），黃線建設時將會增設 450 公尺轉乘通道。

* 前鎮高中站：轉乘紅線。紅線建設時未作出預留，黃線建設時預計將會增設 30 公尺轉乘通道相連接。



工程進度



延伸線

前鎮漁港延伸線

在《高雄都會區大眾捷運系統都會線建設及周邊土地開發計畫可行性研究》中規劃有前鎮漁港延伸線，分為兩方案。方案 A 延著鎮中路以及其直線延伸的民房地下穿越，至新生路設站（大致為今大博鋼鐵公司處），再延著新生路往南，在漁港東二路轉進前鎮漁港設站。路線採疊式設計，共 2.3 公里，經費 131.3 億。方案 B 則為進前鎮高中站前就轉進中山路，並轉進漁港路至新生路，並在約今漁港路加油站處設站，其後轉進新生路，剩餘路線與方案 A 相同。路線亦採疊式設計，共 2.5 公里，經費 137.4 億元。由於兩線經過人口均只有五千人左右，且造價昂貴，以及路幅問題，因此在該可行性研究案中評估暫不推動。

2022 年 3 月 20 日，行政院長蘇貞昌宣布爭取黃線延伸到前鎮漁港。2022 年 4 月 11 日，交通部日前核定補助「高雄都會區大眾捷運系統前鎮漁港聯外軌道運輸規劃案」新台幣 756 萬元，補助市府捷運局辦理捷運黃線前鎮高中站延伸至前鎮漁港路網規劃，規劃完成後，將再辦理可行性研究。運局預估，捷運黃線延伸前鎮漁港案，長度約增加 2.5 公里，新增 2-3 站，經費約增加 150 億元。

屏東延伸線

2018 年 11 月，高雄市捷運局委託顧問公司進行《高雄捷運延伸屏東整體路網、可行性研究、綜合規劃及環境影響評估》專案，評估四條路線，包含已有的大寮屏東線、林園東港線，並增加高屏第二東西向快速公路興建時共構捷運，以及由黃線延伸的方案。由黃線延伸的方案，從神農路站點還未進鳥松機廠站點前岔出往東北延伸，繞過仁美、水寮北側，從竹寮跨過高屏溪，穿過屏東基地南機場，終於台 3 線，轉乘屏東市區輕軌。最後該專案評估未達建設門檻。



先導公車與接駁車

2018 年 4 月 1 日，高雄捷運黃線先導公車黃 2 線開通，沿黃線的澄清五甲線和鳥松段行駛，由港都客運營運。12 月 1 日，黃 1 線開通，由漢程客運營運，路線全長 29.4 公里，每日 64 車次，行經長庚醫院、澄清湖、正修科大、高雄科大、十全果菜公司、捷運信義國小站、高雄高商、四維行政中心、捷運三多商圈站與輕軌旅運中心站，發車時段為平日上午 5 時 30 分至晚間 10 時，尖峰 15 分 1 班，離峰 20 至 25 分 1 班。



車輛

25 列具有 GoA4 自動化級別的 3 節車廂電聯車由施泰德鐵路製造；2022 年，據該製造商時任副首席執行官 Ansgar Brockmeyer 稱，車體將以鋁製成，車輛設計將針對高溫（攝氏 45 度以上）高濕環境，列車將在瑞士聖馬格雷滕廠區製造。



參考資料



外部連結


* 高雄市政府捷運工程局─捷運黃線 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）

* Google Maps 版地圖。 
註：此地圖黃線站名除與紅線、橘線及環狀輕軌轉乘站外均為原創站名，請小心閱讀。