為了應付香港社會的長遠發展，港鐵公司一直有發展新鐵路的計劃，以方便擴展其服務範圍，並且提供更完善的服務。其中部份原先由九廣鐵路公司興建及營運的路線，在兩鐵合併後均交由港鐵負責監督工程及籌劃興建，並且以服務經營權批予港鐵營運。此外，港鐵亦積極改善車站及列車上的設施，包括興建新的車站入口及行人通道、翻新車站、興建車站洗手間、增加設備隔音屏障及購置新列車等。



新路線

規劃中的計畫

落實但未開始興建


* █ 屯門南延綫：於屯馬綫屯門站，南延 2.4 公里至屯門南，以高架形式興建，設置第 16 區站（暫稱）和屯門南站。興建延綫的目的是改善屯門市中心南面社區（湖景邨、兆禧苑及悅湖山莊一帶）的鐵路服務及屯門碼頭的連接性，擬議的屯門南站鄰近屯門碼頭及兆禧兩個輕鐵站，可以方便輕鐵及屯馬綫之間的轉乘。預計 2023 年動工，2030 年落成通車。

* █ 東涌西延綫：於現有港鐵東涌綫東涌站，西延 1.5 公里至東涌西站，當年建議於位於東涌逸東邨附近對出近海的地方，落成後將會取代東涌站成為東涌綫的終點站。政府於 2020 年 4 月 7 日宣佈，東涌綫會加設三個站，東涌東、小蠔灣及東涌西。2023 年 1 月 10 日，行政會議批准興建東涌西及東涌東站，預計 2023 年動工，2029 年落成通車。

* █ 北環綫及 █ █ 古洞站：在未來屯馬綫錦上路站，興建一條新鐵路線，接駁到未來東鐵綫古洞站。當中古洞站現尚未啟用，但已預留月台結構，將來配合古洞新發展區落成時使用。北環綫定綫全長 10.7 公里，主要為高架橋，鐵路行車時間約為 10 分鐘。政府預期古洞站 2023 年動工，2027 年落成，而北環綫則 2025 年動工，2034 年通車。
  1. 因應跨境運輸需求的增長，在北環綫增設支線直接連接錦上路站至落馬洲站。
  2. 在凹頭、牛潭尾、新田設中途站。
  3. 延伸北環線至粉嶺北、坪輋、打鼓嶺、恐龍坑、皇后山。

* █ 洪水橋站：就未來洪水橋新發展區，建議在未來屯馬綫兆康及天水圍站之間興建此站。預計 2024 年動工，2030 年落成通車。
1. 此站亦可能成為鐵路研究計畫港深機場鐵路的一個中途站。

長遠計劃構思


* █ 東九龍綫：興建新鐵路線高速連接無軌捷運系統以及觀塘綫彩虹站至將軍澳綫寶琳站，並於彩雲、順天、秀茂坪、寶達設站，經過人口稠密的地區及未來安達臣發展區。此綫因未能連接寶琳站而未能舒緩觀塘綫的負荷，以及當將軍澳綫的列車服務受阻，此綫亦未能作爲替代路線來往觀塘綫。此綫全長約 7.8 公里，初步建議的落實時間為 2024 年至 2030 年。

* █ 南港島綫 (西段)：興建新鐵路線建接港島綫香港大學站及南港島綫（東段）黃竹坑站，為南港島綫的另一部份。乘客可以在香港大學站轉乘港島綫，或於黃竹坑站轉乘南港島綫東段。東段於 2011 年 5 月動工，並已在 2016 年 12 月 28 日啟用，造價為 126 億港元；而西段則在 2013 年「我們未來的鐵路」階段諮詢，諮詢公眾發展方案。港鐵較屬意先興建華富站至黃竹坑站一段，待薄扶林一帶放寬發展密度後，才連接華富站至香港大學站。此綫全長約 7.4 公里，初步建議的落實時間為 2021 年至 2026 年，但政府於 2019 年表示暫未有興建時間表。

* █ █ 北港島綫：此綫是東涌綫及將軍澳綫的延綫，增設添馬、銅鑼灣北二站。同時，為了紓緩鐵路擠擁，於 2013 年「我們未來的鐵路」第二階段諮詢，顧問提出了兩個可行方案。
  1. 「交匯」方案：將現時東涌綫由香港站向東及現時將軍澳綫由北角站向西延伸至添馬。將軍澳綫則於添馬及北角之間連接會展及銅鑼灣北兩站。
  2. 「換綫」方案：延伸現時東涌綫，由香港站向東連接以上三站，再與港島綫（炮台山站至柴灣站）一段合併。而將軍澳綫則由現時北角站，另挖隧道連接天后站，再與港島綫西段合併。天后站至炮台山站一段港島綫現有隧道將不再使用。現時「換線」方案將不實施。

於《鐵路發展策略 2014》，政府有意採用「交匯」方案，此方案無須將現有港島綫分為兩段，初步建議的落實時間為 2021 年至 2026 年。


* █ 港深機場鐵路：是香港及深圳一條計劃中的高速跨境鐵路，香港第 4 條過境直通鐵路。鐵路連接香港國際機場和深圳寶安國際機場。目前，香港規劃署與深圳市規劃局正在合作對此計劃進行研究。 根據深圳市規劃局在 2007 年 7 月編制的「深圳市軌道交通規劃」，該城際線屬遠期規劃，會在深圳西部的前海灣出發，經蛇口半島，橫過深圳灣（香港稱后海灣）。進入香港之後，在新界西北部分支，一支線通往香港國際機場，另一支線則連接香港中心區（即港島中環一帶）。 深圳地鐵 11 號綫將會在前海灣站附近預留向南延伸至香港的條件。但香港當局較早前以經濟效益不足為由，不接納此方案，然而在 2019 年 5 月，香港本土研究社表示從《深圳市綜合交通「十三五」規劃》等文件中顯示出深圳方面打算重啟深港西部快軌的計劃。同年 7 月，廣東省政府公布的《粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020 年）》 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）當中披露「與香港合作推動深港西部快速軌道的論證和規劃建設」，本土研究社表示種種跡象顯示中國政府對興建快軌仍未「死心」，憂慮計畫會變成跨境大白象工程。2020 年 7 月 30 日，國家發展改革委批覆的《粵港澳大灣區（城際）鐵路建設規劃》中，港深西部快軌為「遠期及遠期研究城際鐵路計畫」。

過往研究的鐵路計畫


* █ 屯荃鐵路：由屯門站、屯門西站經三聖站、掃管笏站、青龍頭站、深井東站、灣景站至荃灣西站，計劃以高架橋，比屯馬綫快 13 分鐘，並以屯門站及荃灣西站與屯馬綫轉乘。田北辰備悉屯荃鐵路造價高達一千億元，加上成效不高，因此政府決定暫時不考慮興建。

* 小西灣綫

* 中環南站

* 東大嶼線

* 百勝角站

* 慈雲山站

* 廣東道站

* 西部外走廊鐵路

* 中九龍綫

* 港口鐵路線

* 啟德環保連接系統

* 第五條過海鐵路

* 黃埔自動輕便運輸系統

* 跑馬地站

* 九龍電車系統

其他

2021 年施政報告

2021 年，時任行政長官林鄭月娥發表的施政報告中，研究將新界北部打造成「北部都會區」，同時亦向政府建議興建鐵路連接東鐵綫和屯馬綫，包括將北環綫擴展。


* █ 東鐵綫（白石角站、羅湖南站以及遷移羅湖站） ：於教大運動中心附近興建東鐵綫白石角站，並探討將東鐵綫伸延至深圳羅湖並在深方設立「一地兩檢」口岸，以及在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站。

* █ 北環綫：北環綫向北伸延，經落馬洲河套地區的港深創新及科技園接入深圳的新皇崗口岸；北環綫由古洞站向東伸延，接駁羅湖、文錦渡及香園圍一帶，再南下經打鼓嶺、皇后山至粉嶺。

* 港深西部鐵路：連接洪水橋、廈村至深圳前海。

* 尖鼻咀至白泥自動捷運系統：探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，以帶動該區和流浮山的發展。

2022 年施政報告


* 交椅洲人工島鐵路：連接港島西、大嶼山及新界西北。

* 中鐵綫：興建第 12 條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬綫的載運壓力。

* █ 將軍澳綫南延綫：將軍澳綫向南延伸至將軍澳第 137 區，優化該區的交通配套。

東鐵綫車站翻新及美化工程

港鐵公司決定把東鐵綫 12 個車站進行翻新及美化工程，以融入大自然為設計主題，並更新大廳及車站設施提升服務。

由於東鐵綫沿線大多位於郊區，港鐵決定以大自然為設計主題，如大廳引進自然光照明、改善通風以節省電力、牆身和地面統一採用自然顏色的石材等。車站的客務中心、標誌、廣告燈箱、月台座椅、以至車站通告格式等，都會使用和港鐵系統其他路線相同的設計。港鐵表示會聘請顧問評估各車站，以便訂出具體的改善計劃。進行翻新及美化工程的車站包括東鐵綫紅磡站至上水站。

港鐵於 2008 年 9 月在東鐵綫 12 個車站進行中期美化工程，耗資 1 千萬元為每個車站加上主色調及花卉圖案，配以車站所處地區的著名地標作為牆身背景。而月台柱上會加上書法字，使乘客更容易辨認所身處的車站。中期美化工程於 2008 年 12 月完成，為日後以「融入大自然」的大型翻新工程的前奏。

港鐵已率先在旺角東站、沙田站及大埔墟站進行小型的改善工程，其中旺角東站在 2009 年完成。於 2015 年底亦已翻新上水站及粉嶺站，而火炭站則將於 2016 年年底完成翻新。

增設地面至大廳電梯工程

港鐵公司會於多個港鐵車站增設連接地面至大廳的電梯，方便乘客進出。其中金鐘站及鑽石山站分別配合南港島綫及沙中綫工程。其他未有連接地面至大廳的電梯的車站將會陸續加設，炮台山站的方案研究考慮改建現有兩部位於港鐵炮台山站 A 出入口旁連接地面至平台的政府站外電梯，向下延伸至港鐵炮台山站車站大廳。

已完成工程

1. █ 西灣河站：加設牆為透明玻璃站外電梯，連接聖十字徑地面及車站大廳。建造工程已於 2011 年 11 月展開，於 2015 年 12 月 14 日落成啟用。
2. █ █ 荔景站：於 B 出入口旁加建站外電梯，連接荔景邨仰景樓及車站大廳。建造工程已於 2014 年 2 月展開，於 2016 年 5 月 6 日落成啟用。
3. █ 尖沙咀站：A1 出口會進行重建工程，將加設電扶梯及電梯。建造工程已於 2012 年年尾展開，於 2016 年 5 月 7 日落成。
4. █ 筲箕灣站：於 B1 出入口前、瓊山里旁加設站外電梯連接地面及車站大廳。建造工程已於 2014 年 4 月展開，於 2016 年 12 月 21 日落成啟用。
5. █ █ █ █ 金鐘站：於 E 出入口樂禮街夏慤花園旁加設站外電梯連接人行天橋、地面及車站大廳擴建部分。建造工程已於 2011 年 7 月展開，於 2016 年 12 月 28 日落成啟用。
6. █ █ 油麻地站：於 D 出入口對面加建站外電梯連接地面及車站大廳。建造工程已於 2013 年 7 月展開，於 2016 年 12 月 29 日落成啟用。



噪音緩解工程


* █ 何東樓隔音罩安裝工程：將在御龍山和火炭鐵路大樓附屬樓以北的位置安裝一幅面積達 600 立方公尺隔音簷蓬，亦在火炭鐵路大樓附屬樓以南亦會安裝石屎牆及隔音板。建造工程已於 2013 年第 2 季展開，於 2016 年中竣工。

* █ 東涌沿線隔音屏建造工程：沿東涌下行綫並以東涌東及（往欣澳方向）將會建造一幅約 180 公尺長的懸臂式隔音屏。另外，在迎禧路附近的一幅露天牆上，將會建造一幅約 60 公尺長的垂直隔音屏。建造工程已於 2014 年第 2 季展開，並於 2016 年竣工。



參考資料



外部連結


* 鐵路發展策略 2000 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）

* 鐵路發展策略 2014 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）