柯維納馬路交通樞紐，位於澳門氹仔中心區賽馬會旁的大型交通樞紐，其設施包括輕軌站、地下停車場、巴士轉乘站、社區中心和一系列的架空行人道。



歷史

規劃與公開咨詢


* 2010 年 9 月，政府正式提出於氹仔柯維納馬路（賽馬會前臨時停車場一帶）打造集輕軌、巴士、的士、停車場和步行系統於一身的「交通樞紐」，當時初期計劃於 2011 年招標，爭取與澳門輕軌同步在 2014 年落成，作為澳門首個大型交通樞紐。

* 2010 年 10 月 3 日，政府就該交通樞紐規劃與興建進行的公開咨詢結束。期間跨部門協調小組透過網際網路、展示亭和說明會等多渠道，收到超過三百份居民對交通樞紐規劃的問卷意見，在推介期間舉行的說明會中，亦取得不少與會者提出的口頭意見和問題，居民踴躍發表意見和建議，冀藉此完善澳門交通運輸系統及其配套設施，提昇居民出行效率。此外，協調小組透過郵政服務向氹仔全部郵箱派出近 29,000 份交通樞紐的宣傳小冊子，務求讓廣大居民都了解交通樞紐的具體規劃內容，形象化地向居民展示有關項目之規劃狀況。 協調小組設於柯維納馬路休憩區的展示亭，擺放了設有問卷的小冊子，供居民閱覽交通樞紐規劃的同時，亦透過問卷了解居民對細部設計方案的意見，收集居民對柯維納馬路的公共運輸改善，周邊綠化和社區設施的意見。綜合意見所得，居民普遍關注交通樞紐的施工期、施工期間對該區交通的影響及臨時交通措施、地面巴士站的通風設備、社區設施的應用和增加綠化面積等。

公開招標


* 2011 年 12 月 7 日，「氹仔柯維納馬路交通樞紐第一期建造工程」進行公開招標競投，截標日期為 2012 年 2 月 7 日。承攬工程為氹仔柯維納馬路交通樞紐建設地下旅遊巴士停車場、地面交通換乘樞紐及上蓋社區中心，最長施工期為 849 天。預料工程可帶來約 200 個本地就業職位。

* 2012 年 2 月 8 日上午，「氹仔柯維納馬路交通樞紐第一期建造工程」於運輸基建辦公室開標，共 17 間公司參與競投，造價由澳門幣 3 億 6 仟 72 萬 2955 元至 6 億 2 仟 900 萬元不等，其中有 16 間競投公司的標書獲得接納，1 間有條件接納，最長施工期為 849 日。工程包括興建花園平台、社區設施和綠化廣場，並建有旅遊巴停車場，以及於地面層中央車道增設一個巴士轉乘站。

動工與興建


* 2012 年 5 月起，配合工程開展，運輸基建辦公室與交通事務局分階段取消氹仔柯維納馬路賽馬會前地露天停車區咪錶車位，並陸續進行工地圍封。前期工程包括進行管線遷移、樁基礎建設、開挖、橋墩建設等各種建築工作。

* 2012 年 8 月 7 日上午 10 時，政府跨部門於氹仔柯維納馬路賽馬會前地舉行「氹仔柯維納馬路交通樞紐第一期建造工程」動土儀式，多名運輸工務範疇政府官員，以及多名政府部門領導主管、工程界、建築業界、交通運輸界、離島社團代表均出席該儀式。交通樞紐西面地下層設有可容納 59 個旅遊巴停車位的旅遊巴停車場；地面層為公共巴士總站，設有 19 個車位，供巴士停泊及上下客之用；並設有社區設施、步行廊道及綠化空間，工程同時亦針對該區水浸的問題，提升排水能力。

* 2014 年上旬至中旬，交通樞紐開挖工程展開。

* 2015 年 3 月 20 日，柯維納馬路進行接駁街渠工程，介乎盧伯德圓形地至廣東大馬路之間的一段需要封閉，期間原先由盧伯德圓形地進入柯維納馬路的多條巴士路線需改道行駛，工期為 21 天。

啟用


* 2019 年 12 月 10 日，澳門輕軌氹仔線通車，但交通樞紐設施仍未開放。

* 2019 年 12 月 28 日，位於地面層的巴士轉乘站啟用。

* 2022 年 5 月 4 日上午 10 時，位於交通樞紐地下之重型客車停車場正式對外開放，停車場出入口均設於靠近名門世家一側的柯維納馬路，提供 58 個停泊位。重型客車停車場泊位按時段收費，上午 8 時至晚上 8 時，每小時或不足 1 小時收費 12 澳門元，其餘時段每小時或不足 1 小時收費為 6 澳門元；此外亦設部份月租泊位，該停車場由澳門輕軌股份有限公司管理。



樓層分佈



公共運輸設施

巴士

旅遊巴

交通樞紐內設有旅遊巴停車場，設有 58 個泊位。按時段收費，上午 8 時至晚上 8 時，每小時或不足 1 小時收費 12 澳門元，其餘時段每小時或不足 1 小時收費為 6 澳門元；此外亦設部份月租泊位，該停車場由澳門輕軌股份有限公司管理。

輕軌

私家車及機車停車場

尚未開放，詳情將於公佈開放後更新。



爭議

交通樞紐由規劃、建設到啟用後引發不少爭議，包括啟用日期不斷延後，運作情況和配套設施不完善，引起不少社會人士澳門街坊總會、離島社區咨詢委員會和立法會議員關注。

規劃定位模糊

2010 年 9 月 13 日，政府就該交通樞紐規劃舉行諮詢會，有出席團體代表批評政府，對交通樞紐概念模糊，希望政府能清晰交通樞紐定位。出席的澳門工會聯合總會代表批評政府對相關規劃概念不清晰，以為在輕軌站下設有巴士站、的士上下客點這種輕軌配套的規格，便是交通樞紐，希望政府清晰交通樞紐定義，以便日後規劃其他交通樞紐時作更好規劃和配套。跨部門小組當時解釋，柯維納馬路交通樞是氹仔第一個交通樞紐，位於氹仔市中心和多個大型住宅，服務人口大，而且地點面積能配合是次規劃，故規劃為交通樞紐。又稱，在北安碼頭、蓮花口岸也有條件和需要建交通樞紐，日後將會按發展適時進行規劃。

2013 年 5 月澳門暴雨

2013 年 5 月初，澳門多天出現不同程度的暴雨，其中一場暴雨導致氹仔柯維納馬路一度出現嚴重水浸，運輸基建辦公室堅稱，不排除相關地段工程有「少量沙石」入渠，又淡化指這非單一原因，唯另一部門民政總署斷言該處主渠已淤塞，與現場大型工程脫不了關係，更篤爆相關承建商有非法排污之前科。政府跨部門於同年 5 月 8 日與氹仔社團代表座談，說明各部門相關應對工作。而原定一同巡視氹仔水浸監測站則受天雨影響取消。稍後時間發言的運建辦副主任李安德指，近年氹仔都市化發展較快，對排水網造成一些壓力和影響，早於 2009 年該辦的輕軌顧問公司就已分析過，柯維納區的排水網「可能好快會接近一個飽和的狀況」，所以便有了現時該處建交通樞紐前先做新的地下排水網。而在 2012 年 9 月，當時民政總署發現交通樞紐地盤有不正常排污，將未處理的黃泥水排入公共渠網，故當時已開出罰單予承建商。至於「少量沙石」之說，麥儉明不諱言這實在塞不了逾一米寬的主渠，但相關通渠責任不在民署，而運建辦其後發出新聞稿，稱該辦重視各地盤的工地環境管理，未來亦會繼續加強監督承建單位切實執行各項工地環境管理措施，並會對任何違規行為絕不姑息。

2013 年 5 月 9 日，運輸工務司司長劉仕堯高度關注暴雨後續跟進工作，並緊急召集轄下與民生及大型工程有密切關係的相關部門進行會議探討水浸成因。劉仕堯在會議上聽取了各部門的通報後表示，運輸工務範疇一直著力做好渠網的規劃，積極有序地優化下水道管網，並持續開展相關重整或改善工程，如高士德大馬路下水道整治工程等。經過多年的努力，水浸情況有了較大的改善，同年 5 月 7 日晚上的暴雨是澳門回歸以來所錄得的一小時第五高的雨量，離島地區在多處出現較過往嚴重的水浸情況，相信非由單一問題所致。就當天極端天氣，運建辦於下午就要求工程承建及監理單位，加強注意及監察大雨期間工地周邊的公共排水系統情況。及至 5 月 9 日晚上交通樞紐地盤因暴雨出現水浸，運建辦領導及技術人員聯同承建單位即時到場處理，於部份積水路段安排水泵車及抽水機抽走積水，並嘗試打開渠蓋疏導積水。由於名門世家至駿景的一段柯維納馬路水浸情況嚴重，承建單位於晚上再加調六台抽水機協助清理工作。運建辦人員於同日上午亦再次與承建及監理單位巡查各地盤狀況，並督促各路段施工單位必須加強工地環境的管理工作。

啟用後爭議不斷

2020 年 9 月，離島社諮會副召集人林家全關注交通樞紐開放情況，關注到站點下層的旅遊巴停車場仍未有開放時間表，期望當局盡快完成和開放站點附近相關設施，方便居民和旅客出行。建議考慮將現時柯維納馬路臨時旅遊巴停泊區，暫時開放予私家車及機車停泊，短期內緩解該區泊位不足情況，同時冀望促進改善交通樞紐內的配套設施。

2021 年，連接交通樞紐至馬會一帶住宅區的行人天橋工程仍未動工；以駿龍酒店前往馬會輕軌站為例，位於南新花園的行人道非常狹窄，該路段的巴士站經常人滿為患，行人經常要走出馬路，險象環生。在陽光普照的下午，前往輕軌站並不輕鬆。特別是在馬會輕軌站東側的行人扶手電梯遲遲也未正式啟用，附近居民未能享用相關設備，需要繞經更遠的道路前往馬會輕軌站。

2021 年 9 月 7 日，離島社區咨詢委員會有委員關注氹仔中心區交通問題，有委員建議盡早開放交通樞紐地庫的停車場開放供旅遊巴、私家車和機車使用。又指出南新花園一帶路面長期存在車輛違泊阻礙巴士埋站、行人亂過馬路等交通問題，對附近一帶交通構成安全隱患，有關建議可舒緩區內泊位不足和違泊等問題。

2022 年 3 月 14 日，立法會直選議員林宇滔關注交通樞紐運作情況，指出該交通樞紐完工日期不斷延誤，又指該樞紐的地下層公共停車場閒置逾兩年，該區私人車輛泊位長期不足，質疑當局為何浪費資源不讓私家車及機車停泊。而輕軌公司被指偷偷地取消私家車和機車車位取消，被指不能鼓勵市民駕駛私人車輛轉乘巴士和輕軌，造成資源浪費。

2022 年 5 月 3 日，離島社區咨詢委員會委員李海霞冀全面開放交通樞紐內的公共設施，方便居民出行，避免浪費公帑。她表示輕軌站與巴士站均於 2019 年 12 月先後啟用，。資料顯示該交通樞紐除設有車站，還有社區設施、步行廊道及綠化空間；地下層的旅遊巴停車位啟用，但車站使用至今部分步行廊道、升降機及扶手電梯仍然封閉，部分社區設施仍未開放使用。雖然當局於 2022 年就該交通樞紐一帶進行優化工程，車站附近圍封多時空地亦增加綠化及擴闊行人道。

2022 年 5 月 12 日，離島社諮會副召集人林家全建議交通部門和輕軌公司應預早對交通樞紐及其各項管理實體做好協調，及早準備相關配套，以免在啟用時仍配套不足造成浪費。另外，他期望當局考慮將現時柯維納馬路臨時旅遊巴停泊區暫時開放予私家車及機車停泊，短期緩解該區泊位不足。

2023 年 3 月 30 日，有社交媒體本地交通專頁發貼指，位於交通樞紐內的重型客車停車場內根本沒甚麼車停泊，但其顯示屏卻顯示空置泊位數量為「０」的沒位狀況，並引述網民反映常有此情況，質疑有數據作假。負責管理的澳門輕軌股份有限公司官網晚上迅速發文回應，嚴正澄清有關停車場入口資訊不存在作假、對方所指並非事實，並已針對相關作假指控備案和保留追究權利。公司稱，經了解，在系統設置或更新時，或會偶爾出現顯示屏顯示「０」之情況。至今該停車場只有數個月租位租出，時租泊位仍錄得零進出記錄。



參考資料



參見條目


* 媽閣交通樞紐