高雄捷運橘線（簡稱橘線）是臺灣高雄市高雄捷運首期兩條路線中的東西向路線，另一條是南北向的高雄捷運紅線，兩線於市中心中山、中正路交叉處地下的美麗島站交會，乘客可在此於兩線間轉乘。

橘線西起位於哈瑪星的西子灣站，沿途經鹽埕區、愛河、中正路、大港埔圓環（美麗島站）、文化中心、高雄交流道、衛武營藝術文化中心、鳳山市區、大東文化藝術中心及鳳山國中至終點大寮站，全線除大寮站為地面車站外其餘皆為地下車站。

橘線原規劃設置愛河站（O3），但因高雄市政府遷至苓雅區（今四維行政中心），及高雄地下街因火警而關閉，加上西子灣站 (O1) 及鹽埕埔站 (O2) 因土質原因東移設站地點，與愛河站過近，故取消設站。最初的橘線西端曾考慮在中山大學內設站（2001 年 5 月《橘線延伸至中山大學可行性初步分析報告》），後因地質問題以及中山大學不同意下而縮短至哈瑪星，但站名仍使用原本的西子灣而沒改成哈瑪星；東端原只到鳳山國中站與大東站之間的黃埔公園，而機廠設於今之衛武營都會公園，但後考量到機廠設於市區過於浪費，而將路線東延至大寮，並將機廠改至現址。

橘線全線皆是以高運量建設，但考慮營運初期運量不高，目前暫時以中運量 1 組 3 節營運，待紅橘線日運量達 45 萬人次之標準，才會提升至高運量 2 組 6 節的模式營運。



歷史


* 2002 年 9 月：橘線公開招標區段標統包工程「CO2、CO3、CO4 區段標」決標。

* 2002 年 10 月：橘線公開招標區段標開工（O6~O14）。

* 2004 年 5 月 30 日：鹽埕埔站工地發生坍塌事故。

* 2004 年 8 月 9 日：西子灣站工地出現滲水情形，造成坍塌事故。

* 2005 年 12 月 4 日：文化中心站與五塊厝站間潛盾隧道工地出現滲水情形，造成坍塌事故。

* 2007 年 11 月 29 日：橘線潛盾隧道修復接合完成，全線順利貫通。

* 2008 年 6 月 30 日：橘線完成模擬演練試運轉。

* 2008 年 7 月 15 日：高捷公司向市府申請初勘，並於 2008 年 7 月 18 日通過初勘。

* 2008 年 7 月 22 日：因興建橘線坍塌的中正地下道修復完成，恢復通車。

* 2008 年 8 月 30 日、8 月 31 日：橘線個站開放民眾參觀。

* 2008 年 9 月 8 日、9 月 9 日：交通部辦理高雄捷運橘線履勘。

* 2008 年 9 月 9 日：橘線完成履勘，交通部提出通車前須改善 5 項計畫，敲定 9 月 10 日複檢。

* 2008 年 9 月 10 日：橘線連夜趕工改善交通部提出通車前須改善 5 項計畫。

* 2008 年 9 月 12 日：交通部表示，高雄捷運橘線與美麗島站通車前，應改善計畫已經完成改善，並經履勘委員複勘確認，交通部已經核准高捷通車。高雄市政府和高雄捷運公司可擇期通車。

* 2008 年 9 月 14 日：橘線全線通車，下午一點起開放橘線免費搭乘一週（至 9 月 21 日止）並與紅線串連。

* 2008 年 9 月 21 日：在 O13 大東站舉辦橘線正式舉行通車典禮。

* 2008 年 9 月 22 日：橘線開始營運收費，持一卡通在紅橘兩線不分距離 15 元優惠，該優惠方案至 10 月 21 日止

* 2008 年 10 月 22 日：橘線開始營運收費，紅橘兩線距離原票價 85 折優惠。原優惠只到 12 月 31 日止，但延至 2009 年 3 月 31 日止。後因南岡山站議約成功，所有捷運票價 85 折優惠再延至 2009 年 6 月 30 日止。再度決定延伸 85 折優惠到 2010 年 3 月 31 日止。

* 2017 年 11 月 11 日：橘線衛武營站 6 號出口啟用。

* 2018 年 1 月 1 日：另為服務參加元旦升旗之旅客，2018 年 1 月 1 日各端點站將提早發出首班營運列車，時間各為：橘線西子灣站清晨 5 點 39 分及大寮站清晨 5 點 20 分。

* 2020 年：大寮站增設半高式月台門啟用，橘線成為高雄捷運首條全線車站皆有月台門之路線。

* 2023 年：西子灣站因出站後並未抵達西子灣，且與輕軌哈瑪星站不同名，避免讓乘客有誤導情形，市府已著手檢討，預計將西子灣站改名為哈瑪星站，與輕軌同名。



車站

轉乘站

已投入使用


* 西子灣站 / 哈瑪星站：轉乘環狀輕軌。因兩線票制不同，爲出閘轉乘。

* 美麗島站：轉乘紅線。兩線同步建設，爲十字型島側節點轉乘，並設有紅、橘的聯絡線。

即將成為轉乘站的車站


* 信義國小站： 轉乘黃線。橘線建設時未作出預留，轉乘方式尚未明朗。

* 衛武營站：雖然橘線建設時有預留原規劃棕線的轉乘空間，惟現時已取消規劃；但當初棕線預留的位置是在三多路上，而現時規劃的黃線則是建設在澄清路上，從而導致兩線的轉乘距離過長（有近 400 多公尺），黃線建設時將會增設轉乘通道，並設有自動手扶梯，這種設計在高雄捷運尚屬首次。

放棄預留結構的車站


* 五塊厝站： 橘線建設時有預留原規劃藍線的轉乘空間，惟現時已取消規劃，預留結構便更改設計，消失於該站中。



高雄捷運橘線接駁公車


* 橘 1
  
* A 路線：捷運西子灣站 - 中山大學
  
* B 路線：捷運西子灣站 - 西子灣（經鼓山輪渡站、駁二藝術特區）
  
* C 路線：捷運西子灣站 - 文學院

* 橘 7
  
* A 路線：建軍站 - 舊鐵橋濕地（部分班次延駛至大樹區公所）
  
* B 路線：建軍站 - 佛陀紀念館

* 橘 8：建軍站 - 過埤派出所

* 橘 10
  
* A 路線：建軍站 - 鳳山轉運站（不經瑞興市場）
  
* B 路線：建軍站 - 鳳山轉運站（經瑞興市場）

* 橘 11A/B：林園 - 建軍站

* 橘 12：中崙社區 - 長庚醫院

* 橘 16：鳳山轉運站 - 仁武區公所（部分班次延駛至大社區公所）

* 橘 17：鳳山火車站 - 長庚醫院

* 橘 20
  
* A 路線：捷運大寮站 - 大寮農會
  
* B 路線：捷運大寮站 - 上寮里
  
* B 路線 (延駛)：捷運大寮站 - 上寮里 (延駛輔英科大)
  
* C 路線：捷運大寮站 - 輔英科大
  
* C 路線 (直達)：捷運大寮站 - 輔英科大
  
* D 路線：捷運大寮站 - 潮寮國中

* 橘 21
  
* A 路線：和春技術學院 - 捷運大寮站 (公車式小黃)
  
* B 路線：溪寮 - 捷運大寮站 (公車式小黃)

* 橘 22：後庄 - 捷運大寮站 (公車式小黃)

* 橘 23：捷運大寮站 - 中莊 (原橘 20E 公車式小黃)



延伸線 / 支線

高雄捷運橘線並無營運中的延伸線或支線，不過有兩條規劃中，並有兩條取消規劃。

大寮屏東線

最初規劃由台鐵捷運化，後改走現今路廊，從鳳山國中站使用與主線相同的高運量捷運系統延伸，最初稱作「屏東延伸線」，後改為今稱。最初規劃分三階段，先延伸後庄，再延伸屏東台糖總廠站（後來這兩階段合併），最後延伸屏東車站。但由於評估運量不足，因此計畫一直擱置，目前也有用高雄捷運黃線延伸或是高屏第二東西向快速公路共構捷運的替代方案。

旗津延伸線

紅橘線核定時進行的延伸線規劃中，曾有高運量主線從鹽埕埔站延伸哨船頭、旗津各一站的計畫，但 2002 年評估成本極高且對旗津社經影響過大，而不建議興建，在 2005 年規劃中已完全消失。現今的旗津線與當初規劃的無關。

中山大學延伸線

橘線開始興建後，2001 年 5 月捷運局完成《補充橘線延伸至中山大學可行性初步分析報告》，預計從西子灣站再往西延伸一站至中山大學內，後因地質問題以及中山大學不同意下而未興建，且西子灣站後來也在興建時又東移到哈瑪星。

大寮林園線

大寮林園線又稱大寮延伸線，是高雄捷運計劃中的長期路網的一條路線，路線起於橘線大寮站旁的捷西路，路線往南沿台 25 線佈設，並在仁德路轉東接大寮路，再於光明路往南經過大發工業區西側，後又接回台 25 線，路線止於台 17 線，在此轉乘小港林園線的林園站。捷運局將小港林園線、大寮林園線、楠梓五甲線南段三線稱為高雄捷運「南環圈」。大寮林園線原預定採高運量系統與橘線直通行駛，但因預估運量不足而未興建；後改評估使用輕軌運輸系統，仍評估運量不足。因此目前先以加開公車班次替代，再視時機升格為公車捷運系統或輕軌運輸系統。

1988 年 8 月，高雄市政府委託美國路易士伯格國際工程顧問公司進行路網規劃；隔年 11 月，該公司提出高雄捷運路網紅橘藍棕線四線，其中橘線東段止於高雄市鳳山區黃埔公園，機廠設於衛武營北側中正公園。在四線提出後，高雄市政府即提出希望橘線再往東延伸至大寮區的建議。1991 年 1 月，橘線獲行政院核定為第一期第一階段辦理之計畫。同年 10 月，捷運局籌備處委託美國帝力凱撒國際公司、中華、中興、中鼎、亞新等顧問公司組成的國際捷運顧問團進行紅橘兩線的修正可行性規劃評估，並包含《延伸路網可行性研究規劃》，其中即包含最初版本的大寮延伸線。該計畫案的大寮延伸線從橘線東端直通延伸，沿著中山東路，於今捷西路轉南，再接上台 25 線，終於鳳明路口，設 4 站；然而評估不具經濟效益。1993 年 1 月，《橘線東端延伸大寮主機廠規劃報告書》報交通部；1994 年 9 月，行政院核定橘線東延並將機廠改設於大寮。位於大寮機廠的大寮延伸線第一站 OT1 大寮站也因此一併興建，原案的大寮站設於今捷西路上，配合機廠興建而略東移至機廠內。

捷運局於 1998 年 12 月委託顧問公司進行《高雄都會區大眾捷運系統長期路網運輸規劃》專案，並在 2001 年 4 月完成路網建議報告報行交通部，隔年 8 月核轉行政院。該專案中，大寮延伸線站點位置略微移動，OT2 站略南移到萬丹路口，OT4 站從鳳明路口北移到光華路口，並可轉乘大坪頂延伸線的終點站。全線長 4.868 公里，設 4 站（含大寮站）。該專案以延伸一站、二站、三站三方案來評估，然而認為以高運量系統直通，三方案都不具經濟效益，不建議興建。

2003 年 12 月捷運局再委託顧問公司辦理後續細節設計的《高雄都會區大眾運輸系統工程計畫長期路網規劃作業》專案，並於 2005 年 2 月交通部審定，該專案包含了子專案《大寮延伸線民間參與之可行性評估》。該專案中已無大坪頂延伸線，並認為大寮延伸線沿著台 25 線一路往南]] 的台 17 線，並與台 17 線上的輕軌林園延伸線轉乘，可構成路網。並評估了新路線的高運量直通橘線效益，全線採高架，共 15.354 公里，設 10 站；然而因為經過鳳山斷層，以及轉進台 17 線轉角問題，還有評估運量不足等，高運量案遭否定，而另以平面輕軌運輸系統方式評估。平面輕軌全線共 14.67 公里，設 10 站，起站需與橘線大寮站徒步轉乘。機廠設於中芸路東側、台 17 線南側、林園中排水溝西側的土地，與林園延伸線共用，並且在機廠聯開商場。平面輕軌方案自償率為負，但加上林園機廠聯開商場，自償率可提到為正；然而將土地開發成本考量進去，BOT 模式仍不可行；且分年償債比率過低，縱使採用 OT 模式，仍然不可行，且因益本比低於 1，政府自建自營運也無經濟效益，因此計劃不可行，建議先增開公車班次培養運量，並待沿線發展成熟。

2010 年高雄縣市合併，高雄市捷運局納入高雄市而重新規劃捷運路線，於 2011 年 12 月委託顧問公司進行《高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃作業》專案，2015 年底完成審定。在該專案中，大寮延伸線改稱「大寮林園線」，編號改為 DL，路線略做修改，於仁德路轉東接大寮路，再於光明路往南經過大發工業區西側，後又接回台 25 線，其餘與先前方案相同；全線長 16.68 公里，設 13 站；此路線變更讓路廊更接近大發工業區。捷運局將小港林園線（原林園延伸線）、大寮林園線、楠梓五甲線南段三線稱為高雄捷運「南環圈」。



相關條目


* 高雄捷運紅線

* 高雄捷運環狀輕軌

* 高雄捷運

* 台北捷運

* IPASS 一卡通

* 高雄市

* 愛河站（原本預定為高雄捷運橘線的捷運車站，已取消此站興建計畫。）



參考文獻



注釋



註釋