丹江口水庫是中華人民共和國中部漢江中上游的一座大型水庫，橫跨鄂、豫兩省，庫區主要分布於湖北省十堰市丹江口市和河南省南陽市淅川縣境內。丹江口水庫是以供水、防洪、發電為主，兼具灌溉、養殖等功能的大（一）型人工水庫，屬多年調節型水庫，由 1958 年修建的丹江口水利樞紐工程和 2005 年 10 月開工的丹江口大壩主體加高工程完工後蓄水形成。南水北調中線一期工程使丹江口水庫的總面積達 1022.75 平方公里，庫容 339.1 億立方米。正常蓄水位 170 米，死水位 150 米。是南水北調中線工程的唯一水源地，也是中國國家一級水源保護區。



水源

丹江口水庫的水源分別由發源自陝西省寧強縣蟠冢山的漢江、發源於陝西省秦嶺地區商洛市西北部鳳凰山南麓的丹江和發源自河南省欒川縣小廟嶺的淅水組成。丹江口水庫最開闊處位於湖北省丹江口市和河南省淅川縣交界處，形成長 30 餘公里、寬 20 餘公里的水面，被譽為「小太平洋」。



大壩

丹江口水庫的大壩是一個混凝土大壩。除了供水、發電設想之外，丹江口大壩工程最初還有為三峽工程提前練兵的使命。



建設歷史

1950 年 7 月 22 日，為治理開發漢江，湖北省人民政府成立了漢江治本委員會。該會由中南財經委員會、湖北省人民政府、長江水利委員會等單位組成。湖北省人民政府主席李先念任主任、林一山任副主任，長委中游工程局局長任仕舜任秘書長。1952 年 10 月，水利部部長傅作義、副部長李葆華、水利專家張含英、須愷、林一山以及蘇聯專家布可夫組織近百人的查勘團，查勘了漢江中、下遊河段，重點是丹江口壩址和碾盤山壩址，認為丹江口是少有的良好壩址，碾盤山是必是不可少的梯級，但後者不宜列為漢江的第一期工程。此後即加快了漢江流域規劃和丹江口工程的勘測設計步伐。1953 年 2 月 19 日，中共中央主席毛澤東從武漢順長江去南京，時任長江水利委員會主任林一山陪同。毛和林在途中探討了「南水北調」問題，丹江口被毛澤東確定為水利樞紐工程大壩選址地點。1954 年 10 月，國家計委、水利部、燃料工業部會同黃河規劃蘇聯專家組對漢江幹流進行了查勘，重點查勘了丹江口壩址，同時提出了綜合利用，梯級開發的初步意見，對漢江流域規劃起到重要作用。

1958 年 3 月，中共中央政治局在成都市召開擴大會議，會議決定修建丹江口大壩。1958 年 6 月，湖北省和長江流域規劃辦公室聯名向黨中央、國務院報送了《關於丹江口工程鑑定會議的報告》，確定了丹江口水庫正常高水位 170 米、大壩高程 175 米、電站裝機容量 75.5 萬千瓦的設計方案。6 月 7 日，時任湖北省省長張體學在湖北省人民委員會召開了修建丹江口水利樞紐第一次預備會，8 月 8 日，他又主持召開了第一次工程會，提出 9 月 1 日開工。丹江口工程工期的設想是在 1958 年 10 月份開工，保證 1961 年底完工，三年建成丹江口大壩工程，而且要「爭取 1960 年完工」。穩妥起見，「對外宣傳保證 1962 年完工，爭取 1961 年完工。」實際上丹江口工程用了 15 年才完成了一半。

當時的丹江口實際上是一塊名叫沙陀營的河谷地，只有 38 戶人家。

1958 年 9 月 1 日，丹江口水利樞紐工程舉行開工儀式。參加典禮的有湖北省、河南省及有關專署的負責同志、還有參加施工的職工、民工等共五千多人。中共湖北省委書記、省長兼漢江丹江口工程委員會主任、總指揮長張體學、河南省副省長邢肇棠在會上發表講話。工地黨委副書記任士舜。蘇聯專家組組長巴克塞耶夫，總工程師趙鍾靈。工程總指揮部下設政治部、器材運輸司令部、後勤司令部及左翼、右翼兩個兵團。襄陽專區專員夏克任總指揮部後勤司令部政委兼司令員專管民工的吃、用等生活供應。首先在漢江右岸建圍堰，江水在左側三分之一的河道中下泄；然後把右岸圍堰中的水抽出，清理河床壩基，在此澆築混凝土建大壩和導流孔。由於缺乏建鋼板樁圍堰的鋼材，建木板樁圍堰遭難以穿過大卵石層的困難，採用了工程師楊銘堂提出的土石圍堰。為此，1958 年 10 月從湖北、河南兩省所屬的襄陽、荊州、南陽 3 個專區 17 個縣的 10 餘萬民工，其中襄陽專區調集 5 萬民工，組建 4 個民兵師；河南省南陽地區調集 2 萬民工，組成 2 個民兵師；湖北荊州地區調集 2 萬民工，組成 2 個民兵師。每個民兵師分別由縣級領導擔任師長、政委，專設副政委管後勤。師下設團、營、連。一個公社為一個團，一個大隊為一個營，一個小隊為一個連。另有從淮河水利委員會和武漢水利部門等地來的工人和工程技術人員組成機械師。9 個民兵師又分別由左翼兵團和右翼兵團統領。用扁擔、筐子、小木船，運載著黏土、砂石建右岸圍堰。1958 年 11 月 5 日，右岸圍堰工程正式啟動。1958 年 12 月 25 日，右岸圍堰勝利合攏，右岸黃土嶺北剷平填進漢江，築起了 1320 米長的圍堰。到 1959 年 2 月，歷時僅 151 天，右岸「以土趕水」圍堰工程順利完成，並完成深挖基坑 34 米。1959 年 4 月 26 日至 4 月 28 日，丹江口大壩工程總指揮部勞動模範表彰大會在工程總指揮部大禮堂隆重開幕，1500 名勞模出席了表彰大會。4 月 27 日早上，1500 名勞模乘坐 45 輛卡車，到試通航首飛的老河口機場乘飛機體驗飛行。1959 年 7 月 18 日，總指揮部發出了「腰斬漢江，今冬截流」的號召，並且將截流日期定在 12 月 26 日。1959 年 12 月 24 日 11 時 55 分僅用時 3 小時 10 分鐘就完成了漢江截流。1959 年水電部在丹江口成立了 (大壩) 基礎驗收委員會，由設計、地質、施工質檢三方面技術人員組成的基礎驗收小組，日夜守護在澆築中的大壩基坑。

1960 年，丹江口工程因國家財政困難，精簡施工隊伍，由 10 多萬人壓縮到 35000 人。

1961 年，水利電力部與湖北省組成質量檢查組對工程質量進行檢查：已澆築的壩體混凝土出現架空和冷縫達 427 處，裂縫有 2463 條之多，其中性質較嚴重的基礎貫穿裂縫有 17 條。1962 年中共中央召開了著名的七千人大會，次日丹江口工程被要求下馬。水電部準備了「文下」「武下」兩種方案：文下是國家再作一些投資，讓已澆好的混凝土工程對丹江防汛能起點滯洪作用；武下是就地解散。經張體學多方努力，丹江口大壩沒有下馬，而是將主體工程停下來，開始處理質量事故。

1964 年 12 月，國務院批准了丹江口工程復工，分期進行。首期工程將大壩修建到 162 米高程，實現能夠防洪、發電。著名作家碧野到丹江口工地深入體驗生活，創作了長篇小說《丹鳳朝陽》，是描寫長江水利開發建設的第一部長篇小說，1979 年 8 月由天津百花文藝出版社首版，印了 10 萬冊。

1968 年 5 月 7 日，丹江口水利樞紐工程第一台 15 萬千瓦機組投產發電。12 月 29 日，水電部軍管會生產指揮部對長辦革委會、丹江口工程局革委會「批覆丹江口升船設計方案」原則上同意該設計方案。

1969 年 1 月 26 日陶岔渠在當時的鄧縣九重鄉陶岔村石盤崗舉行開工典禮。5 月 15 日河南、湖北兩省革委員和長辦聯合辦文上報國務院，一致意見將丹江口水庫蓄水位從 145 米高程提出到 155 米。

1974 年 2 月 24 日，丹江口水利樞紐初期工程全部完成。此時的丹江口大壩總長 2.5 公里，壩頂高程 162 米，裝機容量 90 萬千瓦。10 月 21 日，丹江口水庫壩前水位第一次達到高程 157.7 米，超過正常蓄水位 2.7 米。

1984 年，國務院批准從丹江口超發電收入中籌措 3 億元，分 10 年安排解決水庫移民遺留問題。

2005 年 9 月，丹江口大壩加高工程開工。丹江口大壩加高需要對庫區約 33 萬人動遷安置，其中湖北省 18.2 萬人，河南省 15 萬人。

2006 年，國務院 17 號文件下發，對 2006 年 6 月 30 日之前的水庫移民進行後期補償。納入扶持範圍的移民每人每年補償標準為 600 元，連續補償 20 年。

2009 年 6 月丹江口大壩加高工程竣工。丹江口大壩從 162 米加高至 176.6 米，正常蓄水位將從 157 米提高至 170 米，水面從 700 餘平方公里擴張到 1000 平方公里，庫容從 174.5 億立方米增加到 290.5 億立方米。工程概算投資為 24.25 億元。2014 年蓄水位提高後，每年可通過渠道向北京、天津、河北與河南送水 130 億立方米。

2013 年 8 月，國務院南水北調辦在丹江口市宣布，丹江口大壩加高工程通過蓄水驗收，水庫正式具備蓄水條件。



南水北調

南水北調中線工程以丹江口水庫為水源地，中線工程的渠首、向華北地區輸水的閘門陶岔渠位於淅川縣九重鎮陶岔村。陶岔渠工程完工後，北京市、天津市、河北省、河南省等 4 省市的居民，將會喝上來自丹江口水庫的水。



影響

漢江中上游洪水峰高量大，來勢迅猛，徑流分配很不均勻。下遊河槽愈往下游愈窄，宣洩能力不斷遞減，又常受長江水位的頂托，每遇洪水湖北省極易成災。1935 年的洪水造成 14 處潰口，湖北省老河口市以下悉成澤國，淹沒耕地 670 萬畝，受災人口 370 萬，淹死 8 萬餘人。從 1931 年至 1948 年的 18 年間，漢水發生大的水災有 9 次之多，11 次潰口。當時在湖北省江漢平原流傳民謠："漢江大水浪滔天，十年倒有九年淹。賣掉兒郎換把米，賣掉妮子好上捐。打死黃牛餓死狗，背起包袱走天邊。" 

丹江口大壩的建成增強了漢江的防洪能力，保護著下游 1700 萬畝耕地，1390 萬人口，以及襄陽、武漢等重要城市。1998 年夏季，長江流域發生繼 1954 年特大洪水之後的又一次全流域型洪水，漢江上游 8 月份總來水量高達 110.7 億立方米，經丹江口水庫調蓄削峰率 60~93％，水庫超蓄洪水 37 億立方米。



負面影響

移民

丹江口大壩一期工程移民 38 萬人，其中包括河南省淅川縣 20.5 萬人，對於移民問題，當時中共中央的政策是當地自己解決。南陽政府從 1959 年 4 月開始將 22342 名移民送往青海高原支援邊疆，由於環境惡劣，移民決定回遷河南淅川，但青壯年勞動力被強迫扣留，其他老弱病殘的移民依靠沿路乞討離開了青海。

1961 年，丹江口大壩蓄水，庫區 124 米以下的居民需全部遷走，淅川有 2 萬 6 千多移民，移民每人有 170 元搬遷費。

1964 年，河南淅川有 6 萬 8 千多移民遷往湖北荊門和鍾祥，其中 4.9 萬人被安置在鍾祥市柴湖鎮，柴湖原本是一片沼澤之地，條件惡劣，無人居住。柴湖地下水中的鐵、錳及細菌總數嚴重超標，搬遷到這裡的居民食道癌發病率極高。移民開墾的土地，經常被當地人霸占，移民與當地人之間的暴力事件時有發生，移民的人身安全受到嚴重威脅，在種種惡劣環境下，有大量移民回遷淅川，但他們卻沒有了賴以生存的土地和房屋。

經濟影響

在陶岔渠建成丹江口大壩下閘蓄水後，淹沒了淅川縣土地面積 362 平方公里，其中包括占當時全縣總耕地面積 55% 的 28.5 萬畝耕地，各項損失達 7.4 億元。對淅川縣經濟造成嚴重影響，製造出一大批貧困人口。

1990 年丹江口水庫開始執行國家淹沒區禁止建設的政策，致使丹江口市和淅川縣位於海拔 172 米水位線以下所有區域的基礎設施建設全部停止。

丹江口大壩壩高由 162 米提高到 176.6 米，正常蓄水水位由 157 米提高到 170 米，淅川新增淹沒面積 144 平方公里（占新增淹沒總面積的 47.6%），淹沒 3 個集鎮、36 家工礦企業及大批基礎設施，各項淹沒指標占庫區兩省六縣市總淹沒指標的一半，靜態損失約 90 億元。

環境問題

在丹江口大壩建設過程中，丹江口市漢江兩岸 25 萬畝林木被砍伐了 50 多萬立方米，10 萬建設工人燒柴達 30 萬噸，對當地生態環境造成了嚴重的破壞。

1983 年，由於丹江口水庫使得安康下游的河槽不斷淤積抬高，最終導致了江流不暢乃至下游倒灌，成為安康特大洪災的原因之一。此次洪災共造成 870 死亡、89600 人受災，3.2 平方公里被淹，經濟損失 4 億餘元人民幣。

誘發地震

丹江口水庫自 1970 年 1 月蓄水到 1985 年 12 月，庫區共誘發地震 800 餘次，震源深度在 4－9km 之間，其中 Ms≥2.5 級 31 次，1973 年南陽市淅川縣宋灣發生芮氏 4.7 級水庫誘發地震，震中烈度為 Ⅶ 度，損壞房屋 1900 餘間，地面裂縫，庫區內產生滑坡； 因南水北調中線工程丹江口大壩再次加高工後，壩高將由 162 米增至 176.6 米，正常蓄水位將升至 170 米，庫容將從 210 億立方米增至 339.1 億立方米，從而加大了水庫再次誘發地震的可能性。

淹沒的古城以及古物


* 李官橋鎮

* 均縣縣城均州

* 鄖陽府

* 淅川古縣城老城鎮

* 武當山腳下的玉虛宮和位於古均州的淨樂宮

* 香嚴寺的下寺

* 龍城

* 淹沒整個丹江口庫區古墓葬 1 萬座以上，此外還有一些古化石、古文化遺址



旅遊

丹江口水庫的淅川雁口一帶，江面狹長，奇峰對立，石壁陡峭，被稱為丹江「小三峽」（雁谷峽、雲嶺峽、太白峽）。

獅子山的山壁上有一天然石佛，高度約 15 米，面向庫區，端莊安詳，雙手合十。

坐禪谷、丹江大觀苑、淅川八仙洞以及始建於唐代的著名寺廟香嚴寺也位於庫區附近。

 



參見


* 淅川移民

* 陶岔渠

* 南水北調中線工程

* 丹陽湖生態文化旅遊區

* 安康特大洪災