五股泰山輕軌，簡稱五泰輕軌，是臺灣新北市一條規劃中的輕軌路線，計劃由環狀線分子尾站開始延伸，經過三重區、蘆洲區、五股區、泰山區，止於桃園機場捷運規畫增設之 A5a 站。並規劃延伸線泰山板橋輕軌延伸至板橋、中和。



緣起

五股地區由於長年發展，人口漸增且日益繁榮，但無捷運系統規劃經過。週遭區域如新莊、泰山、林口、三重、蘆洲等區域，皆由臺北捷運中和新蘆線或桃園捷運機場線提供便捷的服務，而臺北捷運環狀線北環段雖然提供五股興珍里週邊地區服務，但由於五股其他區域的居民均需要穿過大窠溪、塭仔圳等水域才能前往，對五股通勤與通學族群來說十分不便，因此規劃一條貫串五股市區的路線來服務居民。



歷史


* 2008 年
  
* 3 月，中華民國交通部函覆於 2009 年編入 595 萬元預算進行可行性研究。

* 2009 年
  
* 2 月 12 日，臺北縣政府委託臺灣世曦工程顧問股份有限公司進行「五股地區設置捷運系統可行性研究」。
  
* 12 月 24 日、29 日，縣府分別於五股鄉公所、八里鄉文化活動中心辦理地方說明會。

* 2010 年
  
* 1 月 20 日，於泰山鄉公所辦理地方說明會。
  
* 3 月 18 日，路線方案初步確定後召開地方民意代表協調會，針對路線方案取得共識。
  
* 8 月 2 日，完成五股地區設置捷運系統可行性研究報告提報中央政府審議。
  
* 9 月 17 日，交通部函復審查意見。

* 2011 年
  
* 1 月 7 日，依交通部意見完成修正報告續提報交通部審議。
  
* 2 月 23 日，交通部再次函復審查意見，須將整合性土地開發計畫及財務計畫收益納入規劃報告。

* 2012 年
  
* 12 月 27 日，新北市政府委託臺灣世曦工程顧問股份有限公司辦理五股捷運周邊土地整體開發計畫。

* 2014 年
  
* 1 月 7 日、8 日、9 日，新北市政府於五股、蘆洲、泰山舉辦三場地方說明會，並依相關單位與地方民眾意見修正「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」。
  
* 3 月 18 日，修正之可行性研究報告書於新北市「捷運三環三線推動小組第 4 次研商會議」審核通過。4 月 22 日提報交通部審議。7 月 14 日交通部函復審查意見。
  
* 4 月 23 日，第 1 次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部審查。
  
* 10 月 1 日，第 2 次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部審查。
  
* 12 月 1 日，交通部審查意見修正報告書，因涉及運量、路線選擇、財務評估等重大議題，預計於 2015 年中再行提報。

* 2016 年
  
* 3 月 21 日，第 3 次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部審查。
  
* 4 月 18 日，新北市政府修正方案，原本七座平面車站、四座高架車站，調整為十一座平面、三座高架車站，擴大服務範圍。
  
* 5 月 7 日，新北市捷運局考慮將五股泰山輕軌延伸到板橋浮洲地區，局長趙紹廉表示，可研議將五股泰山線，從新莊跨大漢溪至浮洲，以輕軌方式連結。
  
* 5 月 31 日，交通部高速鐵路工程局召開五股泰山捷運線現勘初審會議，後續將依會議結論修正報告書後再次提送，並積極爭取行政院盡速核定通過。
    
* 初審會議中經濟部水利署認為設置在二重疏洪道堤頂上的洲子洋兩處站點，位處淡水河洪水平原二級管制區，有影響防洪安全之疑慮，要求變更路線。

* 2017 年
  
* 4 月 11 日，第 4 次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部審查。
  
* 9 月 15 日，交通部函復審查意見，主要包含強化補充計畫必要性與優先性、運量合理性、車站設置、工程界面及五股地區堤防防洪水利等課題，刻針對交通部所提意見研擬修正報告書中。

* 2018 年
  
* 4 月 30 日，第 5 次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部審查。
  
* 7 月 13 日，交通部函復審查意見，主要包含整體路網評估與計畫優先性、運量合理性、營運規劃及堤防設站適法性等課題，刻針對交通部所提意見研擬修正報告書中。

* 2019 年
  
* 1 月 30 日，新北市捷運局公告「新北市捷運建設願景圖」中，新增延伸線泰山板橋輕軌（規劃中）。
  
* 5 月 6 日，第 6 次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部審查。
  
* 8 月 8 日交通部函復請本府持續與民眾妥善協商並了解民眾訴求，充分溝通尋求共識或提出解決方案後，再行函報該部俾利後續會議之召開。

* 2020 年
  
* 1 月 8 日，第 7 次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部審查。
  
* 3 月 31 日，交通部辦理「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第 38 次會議並獲原則通過審查。
  
* 5 月 27 日，第 1 次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部，交通部於 7 月 2 日轉陳行政院審議。
  
* 9 月 21 日，行政院秘書長回復審查意見，主要包含路線規劃、設站必要性、財務計畫、用地取得及 A5a 設站可行性核定後等課題。
  
* 11 月 2 日，第 2 次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提報交通部。

* 2021 年
  
* 2 月 17 日，第 3 次將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提送交通部核轉行政院審議。
  
* 3 月 12 日，交通部函復本府針對財政量能補充資料。
  
* 4 月 7 日，提供本府財政量能資料，並第 4 次函請交通部核轉「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」至行政院審議。
  
* 5 月 10 日，交通部第 2 次轉陳「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」至行政院。
  
* 5 月 13 日，行政院交下國家發展委員會審議「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」。
  
* 7 月 27 日，國家發展委員會召開審查會議並獲原則支持。
  
* 8 月 17 日，將「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」提送交通部。
  
* 9 月 28 日，交通部轉陳「五股泰山線輕軌運輸系統暨周邊土地開發可行性研究報告書」至國家發展委員會，將積極爭取行政院核定通過。

* 2022 年
  
* 2 月 21 日，國家發展委員會召開第 95 次委員會審查，決議函報行政院核定，新北市政府積極爭取中央核定計畫。

* 2023 年
  
* 1 月 18 日，行政院秘書長就系統型式與終點站 A5a 站尚在規劃期程等因素函退交通部。
  
* 2 月 20 日，新北市政府函報交通部回復說明，積極爭取中央核定計畫。
  
* 4 月 14 日，行政院宣布核定五股泰山輕軌可行性研究。



路線

自捷運環狀線 Y22 開始，繞過環狀線北機廠後，以平面輕軌形式沿蘆洲地區 I-5 號計畫道路銜接 II-14、I-9、號計畫道路行經至中和新蘆線蘆洲站，再轉至蘆洲站北側公園用地跨三民路後沿三民路西行，改以高架型式跨越成蘆大橋西南側匝道及二重疏洪道續沿成蘆大橋西側及左岸堤防道路上高架布設，並於新城五路 / 成功路路口穿越八里新店線高架橋進入洲子洋成功路，至成功路與新五路交叉口後轉至新五路西側，往南跨越中山高速公路後路線佈設型式改為平面輕軌。沿泰山地區北側農業用地西側行進至塭仔圳公園用地，後轉沿貴子坑溪左岸南側 30 公尺都市計畫道路佈設，於公五 / 公兼體用地左轉跨越貴子坑大排至泰山地區之新北大道五段西側設置終點站，與機場捷運線 A5a 站轉乘。

路線全長約 11.61 公里，設有 14 座車站與一座機廠，機廠暫訂設置於楓江路 / 新五路 / 貴子坑溪直至福德坑溪所圍城之區塊，面積約 5 公頃。



參見


* 新北捷運

* 輕軌運輸系統（LRRT）

* 路面電車與輕軌系統列表



參考資料



外部連結


* 新北市政府捷運工程局（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）

* 新北大眾捷運股份有限公司（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）

* 三環六線進度公開專頁（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）