阿斯特拉維茨核電廠（白俄羅斯語：Беларуская атамная электрастанцыя（АЭС），英語：Astravets Nuclear Power Plant），位於白俄羅斯格羅德諾州阿斯特拉韋茨基區。核電廠的建設計劃最早可追溯至 1980 年代，但建設計劃在 1986 年車諾比核事故後被暫停。 直至 2007 年，俄羅斯與白俄羅斯之間的能源糾紛推動了核電廠建設的重啟。 該核電廠由兩座核子反應爐組成，在 2016 年至 2020 年期間建設，預計於 2021 年完工。在 2025 年前，核電廠可能會再追加建設兩座反應爐。 反應爐由俄羅斯原子能出口公司提供。 



歷史

規劃

1980 年代，前蘇聯計劃在明斯克附近以南約 50 公里的盧茨克建造一座核電廠。根據該計劃，核電廠準備建設兩台 VVER-1000 反應爐，旨在為明斯克市供電和供熱。每台反應爐的額定功率為 940 百萬瓦。 在車諾比核事故發生後，建設核電廠的計劃被暫停。直至其從蘇聯獨立後，白俄羅斯的核計劃才得到了振興。1992 年 12 月 22 日，白俄羅斯宣布準備建造該核電廠，並開始實施方案審查 15 個可能的選址。最初計劃建設一台 500-600 百萬瓦的機組，並將於 2005 年投入使用，電站總裝機量將於 2005 年至 2010 年達到 1000 百萬瓦。但最終沒有就廠址或反應爐類型作出決定。 白俄羅斯政府於 1999 年通過了停核令，但建造核電廠的準備工作沒有終止。 

白俄羅斯總統亞歷山大・盧卡申科在 2002 年 5 月 2 日表示，白俄羅斯不會在其領土上建造核電廠，但有興趣從俄羅斯購買核電，並有可能進一步在俄羅斯的斯摩棱斯克核電廠建造一台白俄羅斯所有的反應爐。 但在 2006 年中旬，白俄羅斯政府批准了一項在莫吉廖夫州建設 2000 百萬瓦壓水堆核電廠的計劃。 在 2007 年俄羅斯與白俄羅斯能源糾紛後，盧卡申科重新宣布，為了確保國家能源安全，白俄羅斯需要建造自己的核電廠。 2007 年 6 月，俄羅斯提供了 20 億美元的信貸額度，用於購買俄羅斯動力機械公司的核電產品。

2007 年 11 月 12 日，盧卡申科簽署了一項法令，確定了負責籌備建造核電廠的組織。2008 年 1 月 15 日，白俄羅斯安全委員會決定建造核電廠。 2008 年 6 月 25 日，白俄羅斯國民議會通過了《核電法》，內容涉及核設施的設計和建造、核設施的安保、安全及其監管措施，並禁止生產核武器和其他核爆炸物。

核電廠在 2008 年 12 月 20 日選址，選定了距立陶宛首都維爾紐斯約 45 公里，白俄羅斯格羅德諾州的奧斯特羅韋茨鎮約 18 公里的施工地點。 其他備用選址有切爾沃，貝霍夫 和庫克希納瓦。 

核電廠的建設方在 2009 年 1 月選定，俄羅斯的原子能出口公司將為核電廠的建設方。俄羅斯在 2009 年 2 月批准了貸款。 雙方在 2011 年簽訂了正式合同。 

2009 年 7 月 1 日，一個烏克蘭非政府組織向跨界環境影響評價公約（埃斯波公約）執行委員會投訴，指項目多次違反公約。投訴提出，白俄羅斯預先確定了核電廠建設的兩個關鍵備選方案：備選地點和項目替代方案，而且白俄羅斯沒有允許公眾參與環境評估程序，所以違反了該公約。 隨後在 2009 年 12 月，歐洲經濟合作論壇下屬法律協調中心向奧胡斯公約遵約委員會提交了一份申訴，質疑白俄羅斯核電廠建設的合法性，因為計劃侵犯了公約中規定的公眾參與權。 

建設

儘管有環保組織的關注和呼籲，核電廠依然在未經公眾討論的情況下開始施工。2012 年 6 月，核電廠建設方開始在距離立陶宛邊境約 16 公里的格羅德諾州阿斯特拉韋茨基區舒爾尼基村附近建設地基。 但在 2013 年 3 月和 4 月，記者均未獲准訪問施工現場。2013 年 3 月，斯瓦博達電台的記者米哈伊爾・卡涅維奇（Mikhail Karnevich）獲得官方許可，可以對發電廠的建設進行報導。但當他來到阿斯特拉韋茨基時，卻被禁止訪問施工現場。 同樣場景在 2013 年 4 月再次發生，記者艾爾斯・巴拉岑卡（Ales Barazenka）和納斯塔西婭・焦米恩（Nastaśsia Jaūmien）在阿斯特拉韋茨基被拘留，原因是他們拍攝了核電廠的工地。

2013 年 11 月 6 日，一號機組第一塊核混凝土澆築完成，這標誌著反應爐建設正式開始。 在澆築完成 8 個月後，二號機組開始施工。每台機組建設預計需要 5 年左右的時間。

2014 年中，一群白俄羅斯活動家發起了反對建設該核電廠的請願。情願指出白俄羅斯政府在設計方案出台和許可證發放前就已經開始了建設工作。2015 年 11 月，立陶宛正式通知白俄羅斯，在除緊急情況外不會用其克魯尼斯抽水蓄能電站為新核電廠儲備電力。

2016 年 2 月，重 330 噸、高 13 公尺、直徑 4.5 公尺的反應爐容器（這是俄羅斯 Atommash 在時隔 29 年後生產的第一座反應爐容器）被運送到現場。據媒體報導，反應爐容器建造歷花了 840 天（2 年零 4 個月）。其在 2015 年 10 月 14 日從工廠發出。裝載反應爐的駁船歷經齊姆良斯克水庫，伏爾加 - 頓河運河，伏爾加波羅的海水路，和沃爾霍夫河，最終運抵到諾夫哥羅德。反應爐最終被特種鐵路運輸車運抵奧斯特羅韋茨火車站。

2016 年 7 月 10 日，因操作不慎，反應爐容器在起吊過程中砸向地面，導致其需要更換。白俄羅斯與立陶宛政府在事故後針對核電廠安全舉行了討論會，白俄羅斯能源部副部長稱反應爐建設截止於 2016 年 9 月發生了 10 起事故，導致 3 人死亡。立陶宛當局要求凍結核電廠的建設，直到進行壓力測試並得出專家結論。白俄羅斯表示不會暫停核電廠建設，但委託了一家俄羅斯公司在 2016 年 12 月對反應爐進行壓力測試。2016 年 12 月，用於替換之前事故中損壞的反應爐容器從俄羅斯運往核電廠工地。但隨後在 12 月 26 日，反應爐容器在運輸途中輕微地撞到了鐵軌上方的桅杆。官方報告稱，由於接觸輕微，容器並沒有受到損傷。

2019 年 2 月 7 日，埃斯波公約締約方在會後認定，白俄羅斯在選擇核電廠建設地點時違反了該公約。

調試

2019 年 12 月，核電廠第一台機組開始進行熱試驗。該試驗在高溫條件下檢查反應爐整體性能，唯一的不同是反應爐只使用了假燃料棒。國際原子能總署隨後在 2020 年 2 月對反應爐進行了檢查。

2020 年 4 月，核電廠完成了併網發電前的測試。2020 年 8 月 7 日，核電廠第一機組開始裝載核燃料。 2020 年 10 月 11 日，第一機組首次達到臨界點。

2020 年 11 月 3 日，核電廠開始發電，並於 2020 年 11 月 7 日正式啟用。白俄羅斯總統盧卡申科在併網儀式上稱：「這是一個歷史性的時刻，白俄羅斯將成為一個核大國」。



技術說明

核電廠的成本高達 110 億美元。除電站建設成本此外，白俄羅斯還追加了投資升級國家電網從核電廠傳輸電力，為電廠職工建設了宿舍。100 億美元的貸款將在不遲於 2021 年 4 月開始償還。貸款的百分之五十固定利率為 5.23％，另一半的貸款利率為六個月 Libor 美元利率加 1.83％。 白俄羅斯政府在 2020 年要求將還款期限從 25 年延長至 35 年。

由白俄羅斯能源部下設的核電廠建設局負責監督核電廠的籌備和設計工作。白俄羅斯緊急情況部下屬的核與放射線安全司是監管和許可證發放機構。 白俄羅斯國家科學院聯合電力與核研究所為該項目提供了技術支持。白俄羅斯國有的動力工程行業研究與設計院（Belnipienergoprom）是該廠的總設計單位，並作為專案管理公司與供應商進行談判和簽訂合同，進行可行性研究和準備招標文件。葉蓮娜・米羅諾娃（Yelena Mironova）是該項目主管。

俄羅斯原子能出口公司是第三代 VVER-1200 型反應爐的承包商和供應商。 首組兩台反應爐的總裝機量約為 2400 百萬瓦。在 2025 年前，核電廠可能會再追加建設兩台反應爐。



反對意見

興建該核電廠計劃引起了社會關注。非政府組織開展了活動反對建設核電廠，並收集了反對建造新核電廠的簽名 。白俄羅斯人民陣線的年輕成員組織了活動反對俄羅斯參與電站建設，並敦促白俄羅斯政府將合同授予俄羅斯之外國家的公司。 除此之外，一群白俄羅斯科學家發起了「白俄羅斯無核化」運動，聲稱白俄羅斯政府在 1999 年通過的停核令到期之前就開始籌備建造核電廠。該暫停令於 2009 年 1 月 14 日到期。

鄰國立陶宛對建設該電廠持批評態度，並打算抵制該電廠。 核電廠的安全問題使其備受關注，該核電廠僅在建設過程中就發生了幾起嚴重的事故，而白俄羅斯監管部門在數周后才通報了事件。



事故

2016 年 7 月 10 日，在一次測試起吊的過程中，重達 330 噸的反應爐壓力槽從二至四米的高度砸到地面。核電廠的建設方俄羅斯原子能公司隨後在 8 月 2 日確認了事故，稱工人在起吊時沒有正確固定核島，導致其著地。該公司稱事故沒有導致任何損失。

2020 年 11 月 10 日，該電站在白俄羅斯總統盧卡申科宣布正式啟用的三天後就因故停止了發電。該設施的幾台變壓器發生爆炸，導致反應爐暫停向電網輸電。 維修變壓器耗費了九天，反應爐在維護結束後重新聯網。因對反應爐安全極度不信任，立陶宛政府在 2020 年 10 月底開始向其居民發放碘片，以預防可能發生的核事故。截止到 2020 年 11 月 19 日，超過兩百萬碘片已經被發放到居民的手中。



參見


* 核子反應爐清單



參考文獻