武漢火神山新型冠狀病毒感染肺炎專科醫院，通稱火神山醫院、武漢火神山醫院，地處中國湖北省武漢市蔡甸區知音湖畔，位於武漢職工療養院旁，是一間感染病專科醫院。該醫院參考北京小湯山非典醫院模式建立，不設門診，專門收治受 2019 新型冠狀病毒感染的病患。2020 年 1 月 23 日由武漢市人民政府宣布興建，於 2020 年 1 月 25 日動工，該院建築施工由中國建築第三工程局牽頭，多家企業聯合承建，2 月 2 日完工並交付中國人民解放軍聯勤保障部隊，2 月 3 日，進行接收推演，2 月 4 日 9 時 30 分起，正式接收首批新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者。解放軍抽組 1400 名醫護人員，承擔醫療任務。



命名

2020 年 1 月 24 日晚，據新華社報導，武漢版小湯山醫院被正式定名為「火神山醫院」。「火神山」一詞並非該地原名，據長江日報記者報導，醫院名來自楚文化。湖北在西周時期為楚國，「火神」即傳說中古楚國人的祖先祝融，另根據中醫理論，肺部五行屬金，而五行中火克金，正好與（當時以為）新型冠狀病毒不耐高溫的特點相符，火神山醫院的命名，寓意火神驅趕瘟神。此外，民間也流傳火神驅疫、雷神制瘟。



沿革

籌備與設計

2019 年 12 月，武漢出現感染了新型冠狀病毒的患者，該病毒具有極強的傳染性，感染人數在 1 月份迅速上升。為應對 2019 冠狀病毒病疫情的爆發，武漢市政府將武漢市金銀潭醫院、武漢市肺科醫院、武漢市漢口醫院等醫院作為收治病患的指定醫院，並在全市設置 61 個發熱門診部。隨著疫情的不斷擴散，當地醫療資源愈發緊張，在武漢當地眾多醫院，每天候診病人數目是平常的 10 多倍，導致醫院難以提供醫生及床位、也沒有充分的隔離條件安置患者，僅能優先安排危重病人。為了緩解醫療資源的短缺，1 月 23 日下午，武漢市城鄉建設局緊急召集中建三局等單位舉行會議，要求參照北京小湯山醫院模式，建設一所專科醫院，即後來的火神山醫院，並預期應可以收治新型冠狀病毒感染的肺炎患者 1000 人左右。根據計畫要求該醫院預計工期僅 6 日，將於 2 月 3 日前全數建成並投入使用。

1 月 23 日夜，武漢市城鄉建設局緊急聯絡了當年小湯山野戰傳染病醫院的設計方中國中元設計院尋求技術支持，並委託中信建築設計院負責醫院的設計工作。在接到請求的 1 小時後，中元設計院便將修訂完善的圖紙送達城建局備用，並與武漢中信設計院建立直通聯繫通道，為其提供技術支持。在除夕期間也不停持續的工作下，火神山完整的圖紙設計最終於大年初一凌晨完成並開始主體建物的工程。

1 月 25 日，原小湯山野戰醫院院長張雁靈少將趕往武漢，指導火神山醫院建設。

1 月 27 日，中華人民共和國國務院總理李克強到火神山醫院建設工地視察，稱對解決該工程的困難及物資需求可特事特辦，又要求工程方保質保量儘快建設醫院，以讓該醫院成為遏制疫情蔓延的安全島。該院預估占地 2.5 萬平方米，可提供 813 張床位。

施工

2020 年 1 月 23 日，該醫院在通知發布後即召集人員與材料開始前期工作。24 日凌晨，因為武漢已經緊急封城的緣故，不足的人力是透過臨時通知湖北當地在建其他工程經理，立刻招募現場工人和可用機具至預定地，加入混編隊伍並開挖地基，其後由中建三局、武漢建工、武漢市政、漢陽市政組成的工程組接手並共同指導建設。火神山醫院建設期間，將採取「兩班倒」工作制日夜不停施工，將有最多 1500 名建設者和 280 台套施工機械設備參與，除了從湖北區域內抽調人力，工程方另外準備了 2000 人組成的後備隊，按需投入工程建設。

1 月 26 日，工程已經完成場地平整、碎石回填等步驟，進入 HDPE 防滲地膜鋪設階段，首間病房搭建完成。2020 年 1 月 27 日，國家發展和改革委員會宣布下撥中央預算內投資 3 億元人民幣，補助火神山和雷神山醫院建設。同日，國家電網宣布向兩家醫院建設捐贈價值 6028 萬元人民幣的實物物資。此外，聯想集團、美的、TCL、普陀山佛教協會等機構也宣布為火神山醫院捐資、捐物。

1 月 28 日，火神山醫院的設計效果圖公布，開始搭建病房的框架結構，並完成了樣板病房建設。1 月 29 日，醫院基礎混凝土澆築工作進入尾聲。

1 月 30 日晚上 8 時 20 分左右，傳出火神山醫院工地發生鬥毆事件。武漢市城鄉建設局官方隨後通報稱在此次事件中無人受傷，衝突的原因系兩家承包商因對道路開挖時間存在誤會，趕工期間情緒激動才引發，現場已完全恢復正常施工。

2 月 1 日中午，火神山醫院基礎建設全部完成，隔離區建設完成 60%。2 月 2 日，傳媒報導火神山醫院正式宣布完工。但據施工工人透露，2 月 3 日所謂的完工其實只有 1 區交付運營，2-4 區仍在做最後施工，而所有工程則是直至 2 月 7 日才全部完成。

待遇方面，根據財新網援引湘潭援建工人林某的說法，工地每天早上 7 點多開工，最晚晚上 12 點才收工。吃飯時則由項目方將盒飯送至工地門口，然後由各班組班長發放給工人，工人在現場吃完後繼續幹活。工資方面，大部分工人在醫院工地幹活 8 日，領得工資 1 萬多元人民幣。但加上來回武漢的時間及回鄉後的 14 日隔離時間，平均下來與一般工人（月入八至九千元人民幣）並無太大區別。

交付使用

2020 年 2 月 1 日，武漢市公安局蔡甸區分局新農派出所武漢火神山醫院警務室掛牌成立，由 4 名民警和 8 名輔警組成。

2020 年 2 月 2 日，完工的武漢火神山醫院交付聯勤保障部隊。1400 名醫護人員全從中國人民解放軍抽組，於 2 月 3 日起轉戰承擔火神山醫院的醫療救治任務並收治病患。其中聯勤保障部隊所屬醫院抽組 950 人，先期抵達的陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學等共 450 人納入統一編組。此外，從解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院抽組 15 名專家組成聯合專家組，現地指導醫院疫情防控工作。據了解，醫護人員中有不少人曾參加小湯山醫院抗擊非典任務以及援助獅子山、賴比瑞亞抗擊伊波拉疫情任務，具有豐富的傳染病救治經驗。原中國人民解放軍總醫院衛勤部部長張思兵出任院長一職。

2020 年 2 月 3 日，火神山醫院開放床位 50 張，使用 50 張。2 月 5 日，火神山醫院開放床位 76 張，使用 76 張。2 月 7 日，火神山醫院開放床位 86 張，使用 86 張。2020 年 2 月 16 日，火神山醫院開放床位 1014 張，使用 1014 張；雷神山醫院開放 473 張，使用 473 張。



設計與設施

根據設計方案，該醫院建築面積最終確定為 3.39 萬平方米，功能主要為病房、接診室、ICU、醫技部、網絡機房、供應庫房、垃圾暫存間、救護車消洗間等。沿用小湯山醫院設計，採用魚骨式布局搭建臨時板房。建築具有標準化、模塊化、可擴展化的特點，由多個「H」型模塊排列形成，每個「H」型模塊包含 1 個中心模塊和 4 個對應的護理單元。每個護理單元內設置兩列病房，病患由病房外周進入病區。辦公區域和醫護人員通道則沿建築中軸線設置，醫護人員從中軸經過更衣等程序進入病區，對病人進行檢查，以控制空氣潔淨、保障醫護人員安全，提高救治效率。

選址

火神山醫院選址於毗鄰後官湖（知音湖）的武漢職工療養院旁，此地距離鐵路漢口站約 40 分鐘車程，臨近後官湖濕地公園，遠離鬧市，環境較好。

1 月 24 日，網絡流傳「武漢火神山醫院選址有誤，需重新選址」，該消息首先被闢謠。但之後以「因市民擔心施工工地距離湖區近造成水體污染」為由宣布已微調施工位置，官方卻聲稱整體變化不大。據工程方表示，工程方稱知音湖並不是武漢的備用水源地，該醫院建設標準參照《傳染病醫院建設標準》，設置各種基本設施，排放的廢水、雨水和廢物均會收集處理，不會污染旁邊的知音湖。

通信設施

1 月 24 日，中國電信開通火神山醫院第一個 5G 基站；中國電信本次新建 3 個 5G 基站，並新建一個 4G 基站。25 日，中國移動開通火神山醫院中國移動首個 5G 基站。中國聯通也正在進行網絡覆蓋，工程包括 3G/4G/5G 無線通信網，實現千兆網絡覆蓋，聯通首個火神山 5G 基站也在 1 月 25 日開通。

電力設施

2020 年 1 月 24 日，據國家電網方面表示，供電設施施工和建築施工同時展開，計劃於 3 日內完成電力基礎施工。

2020 年 1 月 31 日 23 時 49 分，火神山醫院正式通電，採取雙電源供電方式，安裝 20 台 630 千伏安箱式變電站、4 台 500 千伏安箱式變電站以及 4 套 10 千伏環網，總容量 14600 千伏安，敷設電力電纜 8 公里。

綠化

火神山醫院占地面積約 8.2 萬平方米，其中綠化配套建設面積近 4 萬平方米。綠化主要分布在入口景觀綠化、道路綠化隔離區、內庭景觀綠化區、配套綠化景觀區等 4 個區域。火神山醫院的綠化設計方案由武漢園林建築規劃設計研究院有限公司在 1 月 28 日、29 日晚間設計。相較於硬化地面，綠化存在病毒直接下滲土壤的可能性，因此包括北京大學景觀設計學研究院副院長李迪華在內的建築專家對火神山醫院綠化的必要性提出了質疑。



其他相關

工地直播

火神山醫院和同期建設的雷神山醫院受到中國大陸民眾廣泛關注，兩家醫院的建設過程也在中央廣播電視總台下屬的央視頻等平台在線直播。受疫情影響，大部分中國大陸民眾待在家中減少外出，加上假期延長的因素感到無聊，部分民眾在線觀看醫院建設直播，不少觀看的網友自我調侃是「咸豐帝」（閑瘋帝），「雲監工」意外成為熱門話題，不久後央視頻上線免費打榜功能，最高在線觀看人數超七千萬，觀眾還在直播間內進行討論，並給直播中出現的各種作業車輛起各種外號甚至「打榜」。

工地工人相關事件

2020 年 1 月 30 日晚上 8 點 20 分左右，在火神山醫院施工工地上因為開挖現場施工主道路的時間有分歧，導致兩家參建施工團隊產生推搡等肢體衝突，被拍攝並上傳至網絡。之後武漢市城鄉建設局在當天深夜發布關於本次事件的情況通報，稱「由於雙方人員對道路開挖時間存在誤會，導致爭執推搡，被周圍人員迅速勸阻分開，無人受傷」。在 2 月 2 日火神山醫院完工交接時，兩家團隊代表握手釋嫌。

根據財新網報導，2 月 3 日火神山醫院宣布開放後其實僅有 1 號區完工交付，2、3、4 區仍在建設。2 月 7 日所有工程完工後，所有來自湖南湘潭的援建工人統一乘坐大巴返回並被隔離，2 月 11 日其中一名返湘工人林某被確診為新冠肺炎，2 月 13 日又有一名返湘工人馬某被確診感染。雖然感染源尚未明確，但這兩名患者透露當時施工現場有多位工友發燒咳嗽，且工地衛生條件較差，施工後期連口罩也無法供應。

2 月 17 日，有工人向《農民日報》的記者反應，由於工人工資是日結，已經連續 3 天沒拿到工資，甚至在工作時口罩和礦泉水也沒有按照規定供應。《農民日報》報導此事後不久文章刪除。工人最終在 18 日凌晨才拿到足額工資。而火神山的承建商中建三局回應稱，不存在拖欠民工工資的情況。此事經社交媒體傳播一度被扭曲成工人體諒國家困難堅決不領工資。

微博帳號

2020 年 2 月 8 日，新浪微博帳號 @火神山醫院 開始發微博，受到官方媒體轉發和大量網友關注，並有大量留言希望其早日關門。但是同時有網友發現該微博帳號早在 2014 年就已註冊，並且開始發博後一直沒有獲得新浪微博的官方驗證，懷疑該帳號並非官方帳號。2 月 10 日該帳號和 @雷神山醫院官微 被發現已經被註銷。



影響

因應 2019 冠狀病毒病疫情設置野外醫院的做法，除後繼的雷神山醫院外，伊朗庫姆、韓國大邱、香港也用集裝箱（台港稱貨櫃屋）組建野外臨時設施；科威特、義大利米蘭、西班牙馬德里則採現有建物改裝而成，俄國莫斯科亦宣布興建野外醫院以收治日益增加的患者。



參考來源



參見


* 2019 冠狀病毒病疫情

* 嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒 2 型：造成 2019 冠狀病毒病的病原體。

* 雷神山醫院：另一所為了收治 2019 冠狀病毒病病患而建造的醫院。

* 小湯山醫院：2003 年嚴重急性呼吸系統綜合症疫情時於北京所設立的專科醫院。

* 方艙醫院



外部連結


* 火神山醫院建造直播視頻（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）