沃格特勒核電站

沃格特勒核電站（Vogtle Electric Generating Plant），全名阿爾文·W·沃格特勒發電廠（Alvin W. Vogtle Electric Generating Plant），是位於美國喬治亞州伯克縣韋恩斯伯勒附近的一座核電站，距奧古斯塔約26英里（42公里）。電站以南方公司前董事長小阿爾文·W·沃格特勒（Alvin W. Vogtle Jr.）命名。

電站共有四台壓水反應堆機組，由南方公司旗下的南方核能運營。喬治亞電力持有45.7%的權益，奧格爾索普電力持有30%，喬治亞州市政電力管理局持有22.7%，道爾頓公用事業公司持有1.6%。截至2026年3月，電站銘牌容量約4,658兆瓦，夏季淨髮電容量約4,530兆瓦，是美國裝機容量最大的核電站，也是美國唯一擁有四台在運反應堆的核電站。

1、2號機組分別於1987年和1989年投入商業運行。3、4號機組分別於2023年和2024年投入商業運行，是美國30餘年來首批新建的大型商用核電機組，也是美國首批採用西屋AP1000技術的機組。3、4號機組最初預計耗資約140億美元，並於2016年和2017年投運。工程最終延期約七年完工，美聯社在項目建成時將業主支出與承包商和解款合計估算為接近350億美元。

## 設施與機組

1、2號機組均為西屋公司設計的四迴路壓水反應堆，合計發電容量約2,430兆瓦。3、4號機組為西屋AP1000壓水反應堆，合計發電容量約2,234兆瓦。美國核管會核准1、2號機組的熱功率均為3,625.6兆瓦，3、4號機組均為3,400兆瓦。AP1000採用非能動安全系統，在發生事故時能夠在無需外部電源或操作員介入的情況下使反應堆自動停堆並啟動冷卻功能。其設計還減少了管道、閥門和水泵等設備數量。

## 歷史

### 1、2號機組

沃格特勒1、2號機組於1976年8月1日開工，其中1號機組於1987年6月1日投入商業運行，2號機組於1989年5月20日投入商業運行。根據《亞特蘭大憲法報》2010年的報導，兩台機組的建設費用約為88.7億美元。之後，南方核能公司於2007年6月申請將兩台機組的運行許可證延長20年。美國核管會完成安全和環境審查後，於2009年6月3日批准續證。其中1號機組許可證延至2047年1月16日，2號機組延至2049年2月9日。

### 3、4號機組的籌建和審批

南方核能公司於2008年3月28日向美國核管會提交3、4號機組建設和運行聯合許可證申請。喬治亞州公共服務委員會於2009年3月17日批准喬治亞電力參與建設兩台新機組，並將該公司承擔的核准成本定為64.46億美元。

場地準備工作於2009年6月啟動。項目當時估計總造價約140億美元，3、4號機組預計分別於2016年和2017年投入運行。美國核管會於2009年8月26日頒發早期廠址許可證，並於2012年2月10日頒發兩台機組的建設和運行聯合許可證。這是美國核管會30餘年來首次頒發新核電機組建設和運行聯合許可證。

歐巴馬政府於2010年宣布為項目提供83.3億美元貸款擔保。此後能源部增加擔保額度，向喬治亞電力公司、奧格爾索普電力和喬治亞州市政電力管理局所屬企業提供的擔保總額最高約120億美元。

正式取得聯合許可證前，項目已在有限施工許可範圍內開展設備準備工作。東芝設計、韓國BHI (公司)製造的3號機組冷凝器重約3,300噸，於2011年11月從韓國工廠啟運，經薩凡納港運往工地。3號機組於2013年3月14日澆築第一罐核島混凝土，標誌著主體工程正式開工。同年6月1日，直徑近40米、高12米、重逾900噸的安全殼底封頭吊裝就位，是當時工地完成的最重吊裝作業。

### 承包商破產與工程重組

項目最初由西屋公司及其合作企業承擔設計、採購和施工。西屋公司於2017年申請破產保護後，業主與其簽署服務協議，將施工管理權移交南方核能公司；同年10月，柏克德公司成為剩餘工程的主要施工承包商，西屋公司繼續負責設計和工程服務。西屋母公司東芝與項目業主達成36.8億美元擔保和解，其中喬治亞電力公司的權益約為17億美元。東芝於2017年12月付清剩餘款項。喬治亞州公共服務委員會於2017年12月批准繼續施工，但附加降低喬治亞電力公司收入需求、向使用者提供帳單抵免等條件。斯圖爾特和希爾萬根據沃格特勒3、4號機組的施工資料研究核電工程工期風險。他們將供應鏈延誤和變更單數據納入模型，研究認為，在所分析的情景中，設計變更造成的生產率下降是導致工期延誤的最大因素，其次是人為錯誤，而供應鏈延誤的影響較小。

### 併網和商業運行

3號機組於2023年3月首次達到臨界狀態，4月首次併網，5月達到滿功率，7月31日投入商業運行，成為美國在21世紀開工並投運的首台核電機組，也是美國首台投入運行的AP1000機組。4號機組於2024年2月首次達到臨界狀態，3月1日首次併網，4月29日投入商業運行，成為美國第二台投運的AP1000機組。4號機組投運後，沃格特勒超過亞利桑那州的帕洛弗迪核電站，成為美國裝機容量最大的核電站。

## 成本與爭議

3、4號機組獲批時，總造價預計約140億美元，計劃分別於2016年和2017年投運。2024年兩台機組全部建成後，美聯社報導稱，項目業主承擔的成本約為310億美元，加上西屋和東芝支付的約37億美元和解款，總成本接近350億美元，工期比最初計劃晚約七年。2023年12月，喬治亞州公共服務委員會批准喬治亞電力公司向零售使用者收回75.62億美元的建設及資本成本，以及約10.2億美元相關計價基礎項目。有關安排使喬治亞電力公司住宅使用者電價增加約6%，一般住宅使用者每月帳單增加約8.97美元。此前3號機組投運時，每月帳單已增加約5.42美元。

項目從籌建階段起便引發成本和環境爭議。地方政府及支持者強調核電站帶來的建設崗位、長期就業和地方稅收，環保團體則質疑成本超支、放射性廢物處置、用水量以及項目可能對電價造成的影響。2011年福島第一核電站事故發生後，附近部分居民提出地震、颶風和放射性物質洩漏等擔憂，南方公司則強調AP1000與福島機組設計不同，並採用無需外部電源驅動水泵的非能動安全系統。2024年5月，美國能源部長珍妮弗·格蘭霍姆在電站舉行的活動中呼籲美國繼續建設核反應堆。不過喬治亞電力公司母公司的執行長表示，該公司當時沒有立即新建同類機組的計劃，並認為聯邦政府需要為大型核電工程分擔更多風險。2025年，美國國家科學院研討會紀要引述喬治亞電力公司代表稱，沃格特勒工程培養了較成熟的供應鏈和有經驗的施工隊伍，但成本高昂、工期拖延等挑戰，使該公司短期內不大可能再建大型反應堆。

## 運行事件與監管

1990年3月20日，1號機組停堆檢修期間，一輛運送燃料和潤滑油的卡車倒車撞上230千伏饋電線路支柱，導致接地故障和重要交流電源喪失。美國核管會調查認為，開關站的車輛出入管理、危險物品管理和現場監督程序存在不足，運營方隨後完善了相關培訓、車輛管理和引導員制度。

美國核管會分別為3、4號機組頒發40年期建設和運行聯合許可證，期限從確認機組驗收標準全部滿足之日起計算。3號機組許可證將於2062年8月3日到期，4號機組將於2063年7月28日到期。

## 機組資料

機組｜反應堆型號｜許可熱功率｜商業運行日期｜許可證到期日期｜狀態

1號｜西屋四迴路壓水反應堆｜3,625.6兆瓦｜1987年6月1日｜2047年1月16日｜運行中

2號｜西屋四迴路壓水反應堆｜3,625.6兆瓦｜1989年5月20日｜2049年2月9日｜運行中

3號｜西屋AP1000雙迴路壓水反應堆｜3,400兆瓦｜2023年7月31日｜2062年8月3日｜運行中

4號｜西屋AP1000雙迴路壓水反應堆｜3,400兆瓦｜2024年4月29日｜2063年7月28日｜運行中

## 基本資料

- 美國：Alvin W. Vogtle Electric Generating Plant
- 說明：沃格特勒1號和2號機組的安全殼建築及冷卻塔
- 位置：喬治亞州伯克縣韋恩斯伯勒附近
- 現況：O
- 始建時間：1、2號機組：1976年8月1日、3、4號機組：2009年6月22日
- 啟用時間：1號機組：1987年6月1日、2號機組：1989年5月20日、3號機組：2023年7月31日、4號機組：2024年4月29日
- 持有單位：喬治亞電力（45.7%）、奧格爾索普電力（30%）、喬治亞州市政電力管理局（22.7%）、道爾頓公用事業公司（1.6%）
- 運營單位：南方核能
- 反應堆類型：1、2號機組：西屋四迴路壓水反應堆、3、4號機組：AP1000
- 裝機機組：4
- 額定容量：4,658兆瓦（銘牌容量）