SpaceX第十次星艦軌道試飛任務

第十次星艦軌道試飛任務（IFT-10）是SpaceX的第十次星艦全系統聯合發射測試飛行。於2025年8月26日23:30UTC發射，由第二代星艦S37和第一代助推器B16執行此次測試飛行，原計畫發射的S36因為發生爆炸事故而徹底損毀。此次是第二代星艦的第四次飛行。

助推器B15返回時主要進行著陸燃燒(Landing Burn)有關的測試，包含關閉一具中心發動機，以測試中環備用發動機完成著陸燃燒的能力，最後僅保留兩台中心發動機測試懸停控制。

星艦S37部屬了8枚星鏈模擬酬載，並於太空中點燃猛禽發動機測試未來離軌點火的能力。以及測試多種隔熱瓦，如主動冷卻金屬隔熱瓦、特殊外型隔熱瓦等，並且安裝了結構性的星艦回收配件、拆除了側面的隔熱瓦，測試再入時的熱防護性能。

## 發射載具BS1637

### B16

2024年10月14日，B16的首個組件被發現正在星際工廠內移動。組裝工作於10月下旬展開，並於12月下旬完成。2025年2月28日，B16進行了低溫測試，隨後在3月下旬返回Mega Bay 1。6月4日，B16被運往發射場並被置於發射台(OLM-A)上；5日的首次點火嘗試因故中止。6日，B16成功進行全發動機靜態點火測試。8日，B16被運回Mega Bay 1準備安裝熱分級環以及進行發射前檢修。8月7日，B16被移至火箭花園。21日，B16被運往發射場並被置於發射台(OLM-1)上。23日，和S37完成首次堆疊。

### S36

S36的有效載荷艙與鼻錐於2025年2月中旬被運入Mega Bay 2。約一個月後完成組裝。4月26日，S36被運往Massey測試場進行低溫測試，27日完成測試，並於29日返回生產基地。6月15日，S36被運往Massey測試場。16日，S36完成了單發動機靜態點火測試。18日，S36為了靜態點火開始裝載燃料，23:01:52 UTC時因載荷艙內的氮氣COPV因低於其耐受壓力而失效，進而導致S36被毀，火焰覆蓋了大部分的Massey測試區，導致地面設施損毀。

### S37

2025年3月15日，S37的有效載荷艙與鼻錐被運入Mega Bay 2。甲烷儲罐於四月中旬被運入Mega Bay 2。5月29日，S37被運往到Massey測試場進行低溫測試。6月4日，S37被運回Mega Bay 2。7月28日，S37被運往發射場並被置於發射台(OLM-1)上。31日，S37完成了單發動機靜態點火測試。8月1日，S37完成了全發動機靜態點火測試。2日，S35被移下發射台。3日，S37被運回Mega Bay 2進行檢修。5日，S37更換了一具猛禽發動機。11日，S37被運往發射場並被置於發射台(OLM-1)上。13日，S37完成了旋轉啟動(Spin Prime)測試，並被被移下發射台。14日，S37被運回Mega Bay 2進行檢修。23日，S37的模擬酬載裝載完成，並被移至發射場與B16完成首次堆疊。

## S36損毀

2025年6月18日，SpaceX計畫進行S36的靜態點火測試，11:01:52CT位於載荷艙內的氮氣COPV因低於其耐受壓力而失效，罐內的高壓氣體湧出毀壞的艦體結構導致液態甲烷及液態氧氣接觸，並由未知的火源引燃，隨後的爆炸摧毀了整艘星艦及地面的部分設施。

由Interstellar Gateway的直播內容可知，此次爆炸除了星艦本身外，移動式靜態點火架、星艦燃料供給架、油庫控制室、燃料管線、燃料儲罐、蒸發器、燃料泵、水罐、測試場內的建築外牆及零件儲存帳篷等在此次爆炸中損毀。

雖然發生事故，但FAA表示因靜態點火非其所管轄的活動，因此不須進行事故調查，但SpaceX仍會進行內部調查。

由於Massey測試場損毀嚴重，SpaceX改造發射台(OLM-1)、助推器快速段開器(BQD)及星艦運輸台，使S37能夠在Massey測試場尚未修復下於發射台(OLM-1)進行靜態點火。

## 任務進程

### 2025年

#### 6月

- 4日，B16被運往發射場並被置於發射台(OLM-1)上。
- 4日，S37被運回Mega Bay 2。
- 6日，B16成功進行全發動機靜態點火測試。
- 8日，B16被運回Mega Bay 1準備安裝熱分級環以及進行發射前檢修。
- 15日，S36被運往Massey測試場。
- 16日，S36完成了單發動機靜態點火測試。
- 18日，S36原計畫進行靜態點火測試，但因氮氣COPV低於其耐受壓力而解體，進而導致S36被毀。

#### 7月

- 28日，S37被運往發射場並被置於發射台(OLM-1)上。
- 31日，S37完成了單發動機靜態點火測試。

#### 8月

- 1日，S37完成了全發動機靜態點火測試。
- 2日，S37被移下發射台。
- 3日，S37被運回Mega Bay 2進行檢修。
- 5日，S37更換了一具猛禽發動機。
- 7日，B16被移至火箭花園。
- 11日，S37被運往發射場並被置於發射台(OLM-1)上。
- 13日，S37完成了旋轉啟動(Spin Prime)測試，並被被移下發射台。
- 14日，S37被運回Mega Bay 2進行檢修。
- 21日，B16被運往發射場並被置於發射台(OLM-1)上。
- 23日，S37的模擬酬載裝載完成，並被移至發射場與B16完成首次堆疊。
- 24日，由於地面液態氧氣洩漏取消當日發射嘗試。
- 25日，由於天氣原因取消當日發射嘗試。
- 26日，UTC時間23點30分，星艦BS1637成功離開發射台，發射後1分33秒，助推器一具中環發動機關機，發射後6分17秒，B16啟動12具發動機開始進行著陸點火，6秒後關閉九具發動機並保留一具中環發動機，發射後6分44秒，B16濺落於墨西哥灣；發射後2分43秒，S37啟動發動機進行熱分離，依靠其自身動力上升，發射後9分00秒，發動機關機，開始於軌道滑行(Coasting)，發射後19分13秒，S37開始投放模擬酬載，發射後24分51秒，S37投放模擬酬載完成，發射後37分49秒，S37點燃一具發動機，3秒後關機，發射後47分00秒，星艦尾部因不明原因破裂，可能是遭其他碎片撞擊，發射後1小時6分17秒，S37點燃3具發動機進行著陸點火，14秒後關機濺落印度洋。

## 發射程序

SpaceX於當地時間26日18:30CT(23:30UTC，07:30+1UTC+8)發射。

預定時間｜發射程序｜實際時間｜備註

T-01:15:00｜發射總監進行各部門投票決定是否開始加註推進劑｜T-01:06:XX

T-00:53:00｜星艦S37液態甲烷開始裝載｜T-00:51:XX

T-00:45:20｜星艦S37液態氧開始裝載

T-00:41:37｜助推器B16液態甲烷開始裝載｜T-00:34:XX

T-00:35:52｜助推器B16液氧開始裝載

T-00:19:40｜星艦S37及助推器B16猛禽發動機開始預冷｜N/A

T-00:03:20｜星艦S37液態甲烷及液氧加注完成｜T-00:02:XX

T-00:02:50｜助推器B16液態甲烷及液氧加注完成

T-00:00:30｜發射總監確認是否進行發射｜T-00:00:30

T-00:00:10｜火焰偏轉器(水冷鋼板)啟動｜T-00:00:04

T-00:00:03｜助推器B16猛禽發動機開始啟動程序｜T-00:00:02

T+00:00:00｜等待所有發動機增加至指定推力｜N/A

T+00:00:02｜升空｜T+00:00:02

T+00:01:02｜星艦BS1637達最大動壓點(Max-Q)｜T+00:01:11

T+00:02:36｜助推器B16大部分猛禽發動機關機(MECO-Most Engines Cut Off)｜T+00:02:38

T+00:02:38｜熱分級Hot-Staging開始，星艦S37上的猛禽發動機啟動，脫離助推器B16｜T+00:02:43

T+00:02:48｜助推器B16返程點火(Boostback Burn)推進開始｜T+00:02:48

T+00:03:28｜助推器B16返程點火推進結束｜T+00:03:48

T+00:03:40｜助推器B16拋棄熱分離環｜N/A

T+00:06:20｜助推器B16著陸點火開始｜T+00:06:17

T+00:06:40｜助推器B16結束著陸點火濺落墨西哥灣｜T+00:06:41

T+00:08:57｜星艦S37上的猛禽發動機關機，開始沿跨地球軌道飛行｜T+00:09:00

T+00:18:27｜星艦S37投放模擬酬載開始｜T+00:19:13

T+00:25:32｜星艦S37投放模擬酬載結束｜T+00:24:51

T+00:37:48｜星艦S37在軌猛禽發動機開機測試｜T+00:37:49

T+00:47:29｜星艦S37再入大氣層｜T+00:43:28

T+01:03:15｜星艦S37減速至跨音速｜T+01:03:20

T+01:04:30｜星艦S37減速至亞音速｜T+01:03:30

T+01:06:14｜星艦S37開始轉身著陸（Landing Flip），為了發動機點火將星艦艦身由水平翻轉為垂直於地面｜T+01:06:16

T+01:06:20｜星艦S37著陸點火（Landing Burn）開始｜T+01:06:17

T+01:06:30｜星艦S37濺落印度洋｜T+01:06:31

## 發射資訊

發射時間｜軌道｜原型序號｜現狀｜發射地點｜降落地點｜試飛時間｜結果

2025年8月26日23:30UTC｜跨大氣層軌道｜S36｜徹底損毀｜不適用｜不適用｜不適用｜不適用

原計畫於此次飛行，但於測試中因氮氣COPV低於其耐受壓力而被損毀。

S37｜徹底損毀｜德州星際基地｜印度洋｜1小時6分34秒

S37成功完成其上升點火(Ascent Burn)後關閉猛禽發動機，成功部屬8枚星鏈模擬酬載並於太空中點燃一具猛禽發動機。發射後47分00秒，星艦尾部因不明原因破裂，可能是遭其他碎片撞擊。發射後1小時6分31秒濺落印度洋。

B16｜徹底損毀｜德州星際基地｜6分17秒 |墨西哥灣｜6分50秒

B16成功點燃33具猛禽發動機上升，發射後1分33秒一中環發動機關機，發射後2分43秒成功與S37分離，發射後6分17秒開始著陸點火，成功透過中環備用發動機於墨西哥灣上空懸停，隨後濺落墨西哥灣。

## 基本資料

- 任務類型：綜合飛行測試
- 運營單位：SpaceX
- 太空飛行器：BS1637
- 太空飛行器類型：原型機
- 推出時間：2025年8月26日23:30UTC
- launch_rocket：星艦S37、超重助推器B16
- 發射地點：SpaceX星港(Starbase)
- 分類：SpaceX星艦發射
- previous_mission：IFT-9
- next_mission：IFT-11
- cargo_mass：約16,000 kg (35,000 lb)
- landing_site：星艦S37：印度洋、超重助推器B16：墨西哥灣
- 破壞：星艦：2025年8月27日 00:36:40UTC、超重助推器：2025年8月26日 23:36:44UTC
- last_contact：星艦：2025年8月27日 00:36:40UTC、超重助推器：2025年8月26日 23:36:44UTC
- landing_date：星艦：2025年8月27日 00:36:31UTC、超重助推器：2025年8月26日 23:36:41UTC
- 網站： Starship's Tenth Flight Test
- 任務時長：1小時6分34秒
- orbits_completed：<1
- payload_items：8枚星鏈模擬載荷