奧爾基洛托核電站

奧爾基洛托核電站（Olkiluodon ydinvoimalaitos）是芬蘭兩座核電站之一，另一座為洛維薩核電站。該站位於芬蘭西部埃烏拉約基市鎮的波的尼亞灣沿岸，坐落在歐基洛托島上。核電站由芬蘭電力公司 （TVO）營運。截至2025年，該站所發電量約佔芬蘭全國用電量的四分之一。

奧爾基洛托核電站現有三座機組：一號及二號機組均為發電容量890兆瓦的沸水反應堆，分別於1979年及1982年投產；三號機組則為發電容量1,600兆瓦的EPR反應堆。三號機組為歐洲發電容量最大的核電機組，亦是全球第三大核電機組。該機組於2005年動工，原定於2009年5月投入商業營運，惟工程一再延誤，最終於2023年4月16日投入正式發電；2025年6月，TVO完成對三號機組的最終驗收。

## 一號與二號機組

一號及二號機組各為發電容量890兆瓦的沸水反應堆，由瑞典ASEA-Atom公司（現屬威斯汀豪斯電氣瑞典分公司）擔任主承包商。渦輪發電機由Stal-Laval提供，結構設計由ASEA-Atom負責，反應堆壓力容器由Uddcomb Sweden AB製造，反應堆內部組件及機械部件則由Finnatom承造，電力設備由Strömberg供應。一號機組由Atomirakennus建造，二號機組由Jukola與Työyhtymä建造。

一號機組於1978年7月首次達到臨界狀態，1979年10月投入商業營運；二號機組則於1979年10月首次臨界，1982年7月開始商業營運。

### 功率提升歷程

兩座機組最初的設計發電容量為660兆瓦，先後經歷多次提升：1983年至1984年間提升至710兆瓦，1995年至1998年間提升至840兆瓦，2005年至2006年間提升至860兆瓦，2010年至2011年間再更換渦輪機、發電機、隔離閥、電氣開關設備及海水泵，淨輸出功率增加20兆瓦，使每部機組達到880兆瓦。2017年，二號機組進行升級與現代化工程，自2018年初起將輸出功率進一步提升至890兆瓦，一號機組亦於2018年完成同類升級。此兩次長期維修同時為申請延長運轉許可預作準備，許可延期於2018年9月獲批，讓兩座反應堆可運轉至2038年。

### 升級投資

2025年4月，TVO與北歐投資銀行簽訂7,500萬歐元貸款協議，為一號及二號機組的儀控、監測系統更換及反應堆蒸汽分離器現代化提供融資。2025年10月，TVO再與歐洲投資銀行簽署9,000萬歐元貸款，用於自動化及控制系統更新以及蒸汽分離器更換。TVO同時研究將兩座機組的運轉許可延長10至20年，並將輸出功率由890兆瓦進一步提升至約970兆瓦；相關環境影響評估報告已於2025年完成。

### 二號機組降功率運行

2024年9月，二號機組因發電機轉子故障，須將發電功率由890兆瓦降至735兆瓦，以降低轉子進一步損壞的風險。翻新的備用轉子預計於2026年初運抵現場，全新打造並經技術改良的轉子則預定在2027年歲修期間安裝。

## 三號機組

三號機組是全球首座歐洲壓水反應堆（EPR），屬第三代壓水反應堆，發電容量為1,600兆瓦。日本製鋼所與三菱重工業共同製造了該機組重達526公噸的反應堆壓力容器。

### 建造與延誤

2005年2月，芬蘭政府批准Teollisuuden Voima建造一座新核反應堆，使芬蘭成為15年來首個訂購新核反應堆的西歐國家。該機組於2005年動工，原擬於2010年開始商業營運。然而，項目施工多次延誤，且造價大幅超支；2018年，承建方法國阿海琺與西門子聯合體向TVO支付4.5億歐元作為延遲啟用的賠償。經過多次推遲，該機組終在2023年4月16日啟動正式發電，較原定時間延誤長達14年。2025年6月，TVO完成對三號機組的最終驗收，正式接管機組。

### 大修與停機

三號機組的換料週期設計為12至24個月。2025年3月1日，該機組啟動第二次年度大修，原訂工期63天，實際僅耗時59天即於4月29日恢復發電。此次大修是該機組首次以18個月的運行週期進行維護，共有約4,000名TVO員工及分包商人員參與，完成約3,000項各類工作活動。下一次大修預計於2026年9月進行。

### 技術故障事件

- 2023年11月19日晚間7時許，三號機組因檢測到故障而自動停止發電。
- 2025年3月7日，三號機組年度大修期間，為反應堆水池注水時因人為疏失未正確關閉艙口，導致約100立方米放射性冷卻劑洩漏。冷卻劑流入與環境隔絕的安全殼廠房及地板排水系統，並未外洩到廠外環境，事件對人員、環境或核安全均未構成風險。芬蘭輻射及核能安全局（STUK）判定事件起因於人為錯誤。
- 2025年大修期間亦發現部分測量儀器連接器的密封件存在瑕疵，STUK將此事件暫定為INES第1級。TVO經額外檢測後已確認所有連接器符合要求。

## 四號機組

2010年7月1日，芬蘭議會以120票贊成、72票反對，通過授權TVO建造奧爾基洛托四號機組的「決策原則」。該決策原則有效期為五年，TVO須於2015年6月30日前提交建造許可申請。2014年，TVO要求將期限延長五年，但遭芬蘭政府拒絕。2015年6月，TVO決定不提交四號機組的建造許可申請。

## 發電概況

機組｜類型｜淨發電容量（兆瓦）｜首次臨界｜商轉日期｜許可期限

1號｜沸水反應堆｜890｜1978年7月｜1979年10月｜2038年

2號｜沸水反應堆｜890｜1979年10月｜1982年7月｜2038年

3號｜歐洲壓水反應堆｜1,600｜2021年12月｜2023年4月

## 安克羅核廢料貯存庫

安克羅核廢料貯存庫是世界上第一個用於高放射性核廢料最終處置的深地質處置庫。它目前正在由核電站運營商富騰和芬蘭電力公司擁有的芬蘭廠商Posiva公司在奧爾基洛托工廠建造。

## 農業

廢熱是一種所有熱力發電廠的共同輸出，可加熱冷卻水（13 °C），在被泵回大海之前用於小規模農業。該發電廠擁有世界上最北端的葡萄園，這是一個0.1公頃的試驗田，每年生產850公斤Zilga葡萄。另一個用途是養殖螃蟹、突唇白鮭、和用於製作魚子醬的鱘魚的池塘。

## 事故

2014年4月，1號機組汽輪機凝汽器發生少量海水洩漏，洩漏量為每小時2升。據運營商稱，洩漏迫使電廠輸出功率降至300兆瓦，但並不嚴重，將在一天內被修復。

## 參閱

- 芬蘭核反應堆列表
- 洛維薩核電站
- 核工程

## 外部連結

- Teollisuuden Voima Oyj
- Radiation and Nuclear Safety Authority

## 基本資料

- 全稱：Olkiluodon ydinvoimalaitos
- 說明：奧爾基洛托核電站（2015年）
- 國家：芬蘭
- 位置：薩塔昆塔區埃烏拉約基
- 座標：61°N 14°E
- 現況：使用中
- 始建時間：OL1: 1974年2月1日、OL2: 1975年11月1日、OL3: 2005年8月12日
- 啟用時間：OL1: 1979年10月10日、OL2: 1982年7月10日、OL3: 2023年4月16日
- 持有單位：芬蘭電力公司 (TVO)
- 運營單位：芬蘭電力公司
- 員工人數：1000 (2021)
- np_reactors：3
- 反應堆類型：Units 1–2: BWR、Unit 3: PWR (EPR)
- 反應堆供應商：Units 1–2: 瑞典通用電氣公司、Unit 3: 阿海琺
- 冷卻來源：波的尼亞灣
- 熱容量：2 × 2,500 MWth (OL1–2)、1 × 4,300 MWth (OL3)、組合: 9,300 MWth
- 裝機機組：2 × 890 MWe (net) (OL1–2)、1 × 1,600 MWe (net) (OL3)
- 廠牌和型號：OL1–2: ASEA-III, BWR-2500、OL3: 法馬通 EPR
- 額定容量：3,380
- 容量因子：92.8% (2021)
- 年發電量：14,400 GW·h (2021)
- 網站：奧爾基洛托核電站