三門核電站

三門核電站位於中華人民共和國浙江省台州市三門縣貓頭山。規劃建設6台125萬千瓦的核電機組，總裝機容量750萬千瓦，總投資超過1000億元。

三門核電站是中美兩國最大的能源合作項目，也是浙江省有史以來投資最大的單項工程。

## 建設歷程

### 一期工程

一期工程包括1號、2號機組，採用西屋電氣公司的 AP1000 壓水堆。2007年7月簽訂合同，預計2台機組投資超過400億元人民幣（約合$58.8億美元）。三門核電站將成為第一個實現由西屋電氣公司開發的AP1000壓水堆（PWR）。

1號機組和2號機組破土動工在2008年2月26日隆重舉行。

2009年3月31日，1號機組開始澆注核島第一罐混凝土，正式開工建設。按計劃，該機組應在2013年建成投產發電。2017年6月30日，三門1號機組熱試工作全部結束，進入裝料準備階段。2017年8月，三門核電1號機組通過了國家核安全局組織的首次裝料前核安全綜合檢查。2017年下半年，核安全局、能源局，國家核安全局、國家能源局等多部委共組織了三批專家前往三門核電站進行檢查。

根據環境保護部關於2017年8月7日擬作出的建設項目環境影響評價文件審批意見的公示，三門一期工程1、2號核電機組的總投資達到了約525億元。按照最初的預算，該項目一期工程的總投資為250億元。

2018年4月25日，生態環境部副部長、國家核安全局局長劉華在北京向中核集團三門核電有限公司頒發了《三門核電廠１號機組首次裝料批准書》。4月29日13點37分，三門核電1號機組157組全新的燃料組件全部安全裝載入反應堆堆芯，標誌著三門核電1號機組首次裝料工作順利完成。6月21日反應堆首次達到臨界。2018年6月30日04時48分，三門核電1號機組首次併網一次成功，各項技術指標均符合設計要求、機組狀態控制良好，電功率65MW。

### 二期工程

二期工程包括3號、4號機組。2022年4月正式獲國務院核准，採用CAP1000機組。

2022年6月27日，國家核安全局、生態環境部頒發三門核電廠3、4號機組建造許可證。

2022年6月28日3號機組動工。

2022年7月1日，3號機組核島底板澆築圓滿完成，用時67時22分，實際澆築混凝土總量為5431立方米。

2022年8月16日，3號機組CA20模塊順利吊裝就位。CA20模塊包含核輔助廠房5、6區大型結構模塊，整體呈長方體型，外形尺寸為20.5米*14.5米*20.9米，吊裝總重超過1000噸，就位於核島輔助廠房5、6區EL89.789m 標高的底板上，是核島輔助廠房中主要用於乏燃料儲存、傳輸、熱交換以及廢物收集的大型鋼結構模塊。

2022年9月19日，3號機組鋼製安全殼底封頭（CVBH）順利吊裝就位，鋼製安全殼(以下稱CV)為核級設備，由底封頭、筒體第一環、筒體第二環、筒體第三環、筒體第四環、頂封頭六大模塊組成，主要作用是構築屏障，在事故工況下有效防止放射性物質外洩。其中，CVBH為CV基底，其形狀呈半球形，設計內徑為39.624米，高11.430米(上口至內底)，總重量660.65噸，吊裝總重量811.65噸，是CV六大模塊中最先吊裝就位的模塊。

2022年10月2日，3號常規島負7.5米層混凝澆築土全部完成，歷時19小時，共澆築混凝土566立方米。

2022年11月24日，3號核島反應堆廠房底層放射性液體廢物處理系統(簡稱WLS系統）。

2022年12月1日，3號機組常規島首塊零米層樓板澆築完成。

2022年12月20日，3號機組常規島主廠房鋼結構安裝工程開工。

2022年12月25日，3號核島反應堆內部結構第二、三層澆築完成。

2022年12月29日，3號機組核島鋼製安全殼一環順利吊裝就位。

2023年1月8日，3號機組核島反應堆廠房CA01模塊順利吊裝就位，總重超過1000噸，是三門核電二期工程起吊重量最大的模塊，用於構成換料水池、蒸汽發生器隔間、穩壓器腔室等重要房間，也是核電站最核心的模塊之一。

2023年2月2日，3號核島CA20模塊順利澆築！

2023年2月20日，3號機組核島50廠房工程開工。

2023年3月31日，3號機組常規島汽機基座運轉平台以下結構施工完成，汽機基座是常規島核心設備汽輪機的基礎，體積大、結構設計複雜，經過19小時，澆築工作順利完成。

2023年5月14日，3號機組核島屏蔽廠房安裝開工，核島屏蔽廠房標高在+100米的水平連接段，共計6個模塊。連接段的屏蔽廠房SC結構兩側鋼板採用對穿鋼筋進行連接，共計227個子模塊等。

2023年6月10日，3號機組核島CA03模塊順利吊裝就位。

2023年6月14日，3號機組常規島整體出零米，常規島零米以下結構分為兩層，每層按照結構特點劃分為九個施工段。

2023年8月31日，3號機組常規島汽輪機運轉平台混凝土順利澆築完成。

2023年9月9日，3號機組兩台安注箱吊裝就位，安注箱總容積為56.6立方米，水容積為48.1立方米，淨重36.65噸，屬於低合金鋼球形容器，是CAP1000核電機組非能動堆芯冷卻系統設備，用於事故工況下堆芯冷卻。每台機組共有兩台安注箱，分別安裝於核島11廠房11206和11207房間。

2023年9月27日，3號機組常規島除氧水箱成功就位，除氧水箱長43米，直徑約5.1米，淨重248噸，是常規島尺寸最長的設備。

2023年10月18日，3號機組鋼製安全殼(CV)筒體二環吊裝就位，CV2R是模塊化程度最高的CV模塊。設計內徑為39.624米，高度為7.766米，加上鋼結構、管道、電氣等各類附件，吊裝重量達605.616噸，具有壁厚薄、體積大、重量重、變形控制難的特點。

2023年12月25日，3號機組核島反應堆壓力容器吊裝就位，反應堆壓力容器是核電站一迴路主系統中的關鍵大型設備，是一迴路冷卻劑重要壓力邊界，淨重約271噸。

2024年1月11日，3號機組核島首台堆芯補水箱順利就位，堆芯補水箱是CAP1000機組非能動堆芯冷卻系統中的一個重要設備，每台機組包含A、B兩台補水箱，單台淨重139噸，主要用於事故工況下提供堆芯冷卻水，從而降低事故後果。

2024年1月19日，3號機組核島反應堆廠房穩壓器吊裝就位，穩壓器是核島一迴路主系統中的關鍵設備，淨重約101噸，其通過波動管與主管道熱段相連，可在運行工況和事故工況下對反應堆冷卻劑系統進行壓力控制和超壓保護。

2024年1月19日， 3號機組穩壓器吊裝就位，穩壓器為核島反應堆冷卻劑系統的主設備之一，屬核Ⅰ級設備，設備筒身整體呈圓柱形，吊裝總重量約210.7t。

2024年3月15日，3號機組常規島凝汽器B下部模塊發電機側吊裝完成。

2024年4月27日，3號機組發電機定子吊裝就位。

2024年5月29日，3號機組核島屏蔽廠房牆體鋼板混凝土結構(SC)第6-7層模塊順利吊裝就位，SC6-7層模塊牆塊厚度約0.9米，外徑44米，吊裝重量(包括吊索具、調平配重、環形吊具)約700噸。

2024年6月5日，3號機組鋼製安全殼筒體三環順利就位，鋼製安全殼筒體三環由3圈壁厚為44.5毫米的鋼板組成，內徑約39.6米，整體高度約11.6米，吊裝重量約826噸。筒體上除安裝臨時加勁肋、附件板、空氣導流板支架、導向裝置、吊耳等物項外，還提前安裝管道、電氣、通風、鋼結構及電動絞盤等物項，進一步節省島內物項安裝時間，降低交叉作業風險，提升現場工效。

2024年6月15日，3號機組核島首台蒸汽發生器吊裝就位，每台機組有兩台蒸汽發生器，單台外徑約5.6米，長約24.3米，淨重約624噸，是核島內重量最大、體積最大的主設備。蒸汽發生器作為核電機組一、二迴路的樞紐，將堆芯產生的熱量轉化為蒸汽，通過主蒸汽管道送入到常規島，採用了雷射跟蹤整體建模、建築資訊模型(BIM)等先進建造技術對現場準備工作及吊裝過程進行了模擬分析，先後順利完成了主管道B環路蒸汽發生器側坡口加工、臨時支撐安裝調整等前置工作，最終順利實現蒸汽發生器精準就位。

2024年7月2日，3號機組汽輪機低壓外缸安裝開始。

2024年8月3日，3號核島主蒸汽管道首道焊口焊接完成，一次拍片合格率100%，中核五公司承建。

2024年8月23日，3號機組一體化堆頂組件（IHP）吊裝完成，IHP最大外形尺寸約7.7米×7.6米×15.5米，淨重約為225噸，是3號機組鋼製安全殼頂封頭吊裝就位前要引入的重要設備之一。

2024年8月27日，3號機組環吊吊裝就位。

2026年2月10日，3號機組冷試成功。

2026年6月13日，3號機組汽輪機完成汽輪機1500轉/分沖轉試驗，非核蒸汽沖轉成功，通過利用蒸汽發生器二次側產生的飽和蒸汽沖轉汽輪機升至額定轉速。

2023年3月22日4號機組動工。

2026年4月26日，4號機組460噸重的CB20模塊吊裝就位，核島建設邁入系統安裝和調試的衝刺階段。

### 三期工程

三期工程包含5號、6號機組，2025年4月27日國務院常務會議決定核准，規劃採用兩台華龍一號110萬千瓦核電機組。

## 反應堆數據

機組名稱｜類型｜型號｜淨功率 MWe｜毛功率 MWe｜熱功率 MWt｜始建｜初次臨界｜併網｜商轉｜註記

1號｜PWR｜AP1000｜1157｜1251｜3400｜2009-04-19｜2018-06-21｜2018-06-30｜2018-09-21

2號｜PWR｜AP1000｜1157｜1251｜3400｜2009-12-15｜2018-08-17｜2018-08-24｜2018-11-05

3號｜PWR｜CAP1000｜1163｜1251｜3400｜2022-06-28｜2026

4號｜PWR｜CAP1000｜1163｜1251｜3400｜2023-03-22｜2028

5號｜PWR｜HPR1000｜1116｜1200｜3190｜已核准

6號｜PWR｜HPR1000｜1116｜1200｜3190｜已核准

## 運行事件

- 2018年12月，2號機組因主泵故障停機。該機組一台進口主泵於2018年12月發生推力盤鎖緊杯斷裂，導致反應堆停堆小修。經查明，該故障為材料、工藝及共振等特定因素疊加引起的低機率個性事件。經檢修更換，該機組於2019年11月28日重新併網。
- 2023年10月10日：2號機組主泵故障停堆情況，當時機組在功率運行期間，主泵變頻器故障導致上游斷路器跳閘，主泵停運觸發反應堆自動停堆。0級事件
- 2025年5月22日：2號機組大修期間局部氫氣燃燒情況，組處於冷停堆大修模式。工作人員在切割換料水箱地艙蓋板時，作業火花引燃了周圍存在的少量彌散氫氣，發生瞬間局部燃燒後熄滅。0級事件
- 2025年12月8日：1號機組水閘門不可用情況，當時機組在功率運行期間進行管道試驗，因閥門故障導致「乏燃料容器裝載井側水閘門」短時不可用。營運單位隨後修復。在此過程中，三道安全屏障完整，無放射性物質釋放。0級事件

## 基本資料

- 說明：三門核電站一號機組
- 諺文：China
- 國家：中華人民共和國
- 位置：浙江省台州市三門縣
- 坐標：29
- 坐標：6
- 坐標：4
- 坐標：N
- 坐標：121
- 坐標：38
- 坐標：31
- 坐標：E
- 坐標：region:CN-33_type:landmark_source:zh-wiki
- 坐標：title
- 運營單位：中核集團三門核電有限公司
- 始建時間：1號機組：2009-4-19、2號機組：2009-12-17、3號機組：2022-6-28、4號機組：2023-3-22
- 啟用時間：1號機組：2018-9-21、2號機組：2018-11-5
- 反應堆類型：PWR AP1000、PWR CAP1000、PWR 華龍一號
- 反應堆供應商：西屋電氣公司
- 裝機機組：2 × 1157 MW
- 廠牌和型號：西屋電氣公司 AP1000、西屋電氣公司&中國 CAP1000、中核集團&中廣核 華龍一號
- 在建機組：2 × 1163 MWe
- 計劃建設機組：2 × 1000 MWe
- 熱容量：4 × 3400 MWth
- 額定容量：2314
- 現況：U
- 裝機機組：第三代+
- 建造費用：1號&2號：合計525億人民幣、3號&4號：合計400億人民幣、5號&6號：合計400億人民幣