田灣核電站

田灣核電站位於江蘇省連雲港市連雲區田灣。廠區按8台百萬千瓦級核電機組規劃，2027年完全建成後，將成為中國裝機容量最大核電站，也是全球裝機容量最大核電站之一。江蘇核電有限公司作為項目業主，負責田灣核電站的建設管理和建成後的商業運營。公司股東和股比的構成是：中國核工業集團公司50%、中電投核電有限公司30%、江蘇省國信資產管理集團有限公司20%。

## 建設歷程

一期工程1、2號機組是兩台裝機容量106萬千瓦的俄羅斯VVER-1000/428機組，是中國和俄羅斯技術合作項目，採取俄方「交鑰匙」模式建設。1號機組1999年10月20日澆築第一罐混凝土。2005年10月18日開始首次裝料，12月20日反應堆首次達到臨界，2007年5月17日正式投入商業運行。2號機組於2000年9月20日澆築第一罐混凝土，2007年5月1日反應堆首次達到臨界，5月14日首次併網成功。投入商業運行以來，保持安全穩定高效運行，各項性能指標優良，大修工期不斷優化，能力因子持續提高，發電量穩步提升，取得了良好的運行業績、經濟效益和社會效益。

二期工程包含3、4號機組，是兩台裝機容量106萬千瓦的俄羅斯VVER-1000/428M壓水堆機組，與俄方的合同語言為英文，3、4號機組是繼中俄兩國成功合作建設1、2號機組工程後，雙方繼續深化核能領域合作的又一重大項目，核島部分設備分為俄方、國內設備廠家、第三國供貨的模式；一迴路主設備全部由俄方進行採購製造。中國核電工程有限公司負責常規島及BOP的設計和和全廠的工程總承包，半速汽輪發電機組，機組額定容量為1126MW。由江蘇核電有限公司進行機組調試。核島設備國產化率達到15%、常規島與BOP設備國產化率達到98%，進一步提高了機組安全性、技術先進性，滿足國際第三代核電站的安全要求。在中俄兩國領導人的見證下，2010年12月27日，中俄雙方先後簽署框架合同、技術設計合同、總合同；2012年中俄兩國政府簽署《關於在中國合作建設田灣核電站3、4號機組的議定書》。2010年12月27日，國家發改委同意開展3、4號機組前期工作。2012年12月27日， 3號機組澆築第一罐混凝土，田灣二期工程正式開工建設。田灣二期工程成為國務院決定重啟核電後審議核准的第一個新建核電項目。兩台機組建設工期62個月，計劃分別於2018年2月和12月投入商業運行。2013年9月27日4號機組開工。田灣核電3號機組各重要里程節點全部按期完成。穹頂吊裝、220/500KV倒送電、海工工程及構築物進海水、主控室系統可用、鍋爐房投用、壓力容器進水、應急柴油機啟動、應急指揮中心投用、實物保護系統及核安全資訊監控可用、一、二迴路壓力試驗、汽輪機扣缸、核蒸汽沖轉、熱試、機組核燃料裝料等一系列裡程碑節點均提前於一級計劃實現。2017年8月18日22:59，3號機組首次裝料，完成第1組燃料組件裝載。共9個吊籃，163組燃料組件。2017年12月30日18時29分，隨著發電機出口斷路器順利合閘，3號機組開始併網發電。2018年2月15日0時0分，田灣核電站3號機組順利完成100小時滿功率連續運行考核，至此，3號機組完成調試大綱規定的所有試驗項目，機組具備投入商業運行條件，標誌著田灣核電站二期工程（3、4號機組）首台機組正式建成。

三期工程包含5號、6號機組，採用中國自主的第二代+ ACPR-1000(中核M310+改進堆型)機組。

5號機組於2015年12月27日上午正式開工建設，澆築核島底板第一罐混凝土。6號機組於2016年9月7日上午正式開工建設，澆築核島底板第一罐混凝土。

四期工程包含7號、8號機組。

2018年6月8日，在中共中央總書記、中國國家主席習近平和俄羅斯聯邦總統弗拉基米爾·普京的共同見證下，中核集團與俄羅斯國家原子能集團在人民大會堂簽署《田灣核電站7/8號機組框架合同》，採取VVER-1200型第三代核電機組。2021年5月19日，中共中央總書記、中國國家主席習近平在北京通過影片連線，同俄羅斯總統普京共同見證兩國核能合作項目田灣核電站和徐大堡核電站開工儀式。

2023年5月19日，田灣核電站7號機組穹頂球帶成功吊裝。

## 反應堆數據

機組｜型號｜淨功率 WMe｜毛功率WMe｜熱功率WMt｜始建｜初次臨界｜併網｜商轉｜註記

1號｜VVER-1000/428 (AES-91)｜990｜1060｜3000｜1999-10-20｜2005-12-20｜2006-5-12｜2007-5-17

2號｜VVER-1000/428 (AES-91)｜990｜1060｜3000｜2000-10-20｜2007-5-1｜2007-5-14｜2007-8-16

3號｜VVER-1000/428M (AES-91)｜1045｜1126｜3000｜2012-12-27｜2017-9-29｜2017-12-30｜2018-2-14

4號｜VVER-1000/428M (AES-91)｜1045｜1126｜3000｜2013-9-27｜2018-9-30｜2018-10-27｜2018-12-22

5號｜ACPR-1000｜1000｜1118｜2905｜2015-12-27｜2020-07-27｜2020-08-08｜2020-09-08

6號｜ACPR-1000｜1000｜1118｜2905｜2016-9-7｜2021-05-04｜2021-05-13｜2021-06-02

7號｜VVER-1200｜1150｜1200｜3212｜2021-05-19｜2027

8號｜VVER-1200｜1150｜1200｜3212｜2022-02-25｜2027

## 運行記錄

根據國家核安局，田灣發生過多次0級事件。

- 2008年8月26日17時32分，田灣核電站1號機組主變壓器因B相起火跳閘,觸發反應堆保護動作停堆。整個事件中，除1號機組主變壓器B相損壞外，其它系統設備正常。此次發生事故的變壓器，由烏克蘭扎布羅日變壓器廠設計製造，可能原因是變壓器匝組短路。整個事件過程中，核反應堆停堆功能、餘熱導出功能和放射性包容功能均正常，沒有對核安全造成影響，也沒有放射性釋放。部分新聞媒體報導為田灣核電站發生爆炸。
- 2023年1號機組自動停堆事件：10月29日，因凝結水系統二級調節閥非預期關閉引起液位低，觸發機組自動停堆。更換部件後於次日重返臨界，被界定為0級運行事件。
- 2024年6號機組自動停堆事件：7月22日，6號機組因監視系統機櫃故障，誤觸發汽輪機軸振高信號，疊加旁排噴淋水調節閥壓力低信號，導致機組停機停堆，被界定為0級運行事件。
- 2025年5月取樣管線跑水事件：3號機組因淨化系統取樣系統管線存在缺陷，導致取樣水漏至廠房。隔離後洩漏停止，被界定為0級事件。

## 參閱

- 中華人民共和國核工業

## 基本資料

- 說明：第一和第二機組，以及正在建設的第三和第四機組。
- 諺文：China
- 國家：中華人民共和國
- 位置：江蘇省連雲港市連雲區田灣
- 坐標：34.70
- 坐標：0
- 坐標：N
- 坐標：119.48
- 坐標：E
- 坐標：region:CN-35_type:landmark
- 坐標：title
- 持有單位：中核集團江蘇核電有限公司
- 始建時間：1號機組：1999年10月20日
- 啟用時間：1號機組：2007年5月17日
- 反應堆類型：VVER V-428壓水堆、ACPR-1000、VVER-1200
- 裝機機組：2 × 990 MW、2 × 1045 MW、2 × 1000 MW
- 在建機組：2 × 1150 MW
- 現況：O
- 截止時間：2026年4月