台山核電站

台山核電站位於中國廣東省台山市赤溪鎮，規劃建設六台壓水堆核電機組，由中國廣核集團子公司負責運營。

## 建設歷程

一期工程包含1號、2號機組；建設兩台單機容量為1,750兆瓦的歐洲先進壓水堆（EPR）核電機組，由中國廣核集團與法國電力公司共同投資台山核電合營有限公司合資公司建設、運營，其中中國廣核集團（CGNPC）占70%，法國電力公司（EDF）占30%，是中法在歐洲能源領域最大的合作項目，也是全球首座投入商業運行的EPR（歐洲先進壓水堆，由法馬通和西門子聯合開發）三代核電站，法國電力公司旗下公司法馬通（Framatome）提供EPR技術支援。

2008年8月26日，基礎以及道路工程正式開工。

2009年10月28日，1號機組核島的開始澆灌混凝土。

工期計劃FCD後46個月內投產，比在芬蘭和法國的前兩個EPR顯著更快和更便宜。

台山核電站於2009年12月21日在京宣布開工建設。

2010年10月22日，3、4號機組初步設計階段岩土工程勘測報告通過評審。

2015年4月：法國核安全局點名警告法國的弗拉芒維爾（Flamanville）核電站3號機組的壓力容器頂蓋鍛件可能存在機械性能偏差。而位於廣東省台山市赤溪鎮的中國台山核電廠，兩台在建機組的核島供貨設計合同也由該公司牽頭提供，因此也可能存在問題。2015年4月：中國國家核安全局宣布只有法國核電站的壓力容器頂蓋鍛件問題得到徹底查清並妥善處理後，才會向台山核電廠頒發首次裝料批准書，准許其開始裝料運行。

2015年7月：法國核安全局與中國國家核安全局在北京會面。2015年12月：母公司中廣核指台山核電廠系統性能尚需驗證，推遲投產期至2017年。

2017年12月：1號機組其中一件組件在一次投產前測試期間破裂。

2018年4月9日國家核安全局正式頒發了台山核電廠1號機組首次裝料批准書。台山一號機已於4月10日18:18開始裝料。

2018年6月21日：中國國家核安全局表示碳含量超標問題不影響反應堆壓力容器的運行，並批准該壓力容器頂蓋服役期限至2025年4月。

2018年6月29日17時59分，1號機組首次併網發電成功，2018年12月13日1號機組正式商用運行。

2019年9月7日，2號機組正式商業運行。

### 二期

二期項目包括3號、4號機組，由中廣核台山第二核電有限公司運營，生態環境部於2024年9月19日受理建設項目環境影響評價2025年4月27日，由國務院總理李強主持召開的國務院常務會議上，正式核准了包括中廣核廣東台山核電二期項目在內的五個核電項目（共10台機組），台山3號、4號機組採用華龍一號。

## 反應堆數據

機組｜類型｜型號｜淨功率MWe｜總功率MWe｜熱功率MWt｜建造開始｜首次臨界｜併網｜商業運行｜備註

一期

1號｜PWR｜EPR 1750｜1660｜1750｜4590｜2009-10-28｜2018-6-6｜2018-6-29｜2018-12-13

2號｜PWR｜EPR 1750｜1660｜1750｜4590｜2010-4-15｜2019-5-28｜2019-6-25｜2019-9-7

二期

三號｜PWR｜華龍一號｜1200｜已核准

四號｜PWR｜華龍一號｜1200｜已核准

## 事件

### 0級運行事件

#### 2019年

- 2019年6月28日，台山核電廠發生一起0級運行事件，2號機組中放射性監測系統4個儀表動作邏輯臨時修改長期未取消導致不滿足運行技術規範要求。
- 2019年8月20日，台山核電廠發生一起0級運行事件，1號機組第四列安全廠房控制區通風系統風門置於就地模式，導致不可用時間超出運行技術規範後撤期限。
- 2019年9月17日，台山核電廠發生一起0級運行事件，1號機組因外電網故障引起蒸汽發生器壓降變化率高，觸發反應堆自動停堆。

#### 2020年

- 2020年1月6日，台山核電廠發生一起0級運行事件，2號機組核島400V可調節配電系統系列四配電盤C相主調壓臂不動作，工作人員仍執行定期實驗。
- 2020年2月5日，台山核電廠發生一起0級運行事件，2號機組長期低功率運行期間，調節棒組低於運行技術規範要求的參考棒位下限。
- 2020年12月25日，台山核電廠發生一起0級運行事件，2號機組第1列核島10kV柴油發電機定期試驗期間，勵磁系統故障引起柴油發電機跳閘後自動啟動。

#### 2021年

- 2021年2月21日，台山核電廠發生一起0級運行事件，1號機組在正常功率運行期間一台主泵跳閘導致反應堆自動停堆。
- 2021年4月5日，台山核電廠發生一起0級運行事件，1號機處於滿功率運行時出現煙囪氣體放射性排放劑量率高的報警。

##### 法馬通公司通知事件

2021年6月14日據CNN報導，台山核電廠技術提供方法馬通公司股份主要持有方法國電力公司的專家向美國能源部發送了一份警告通知（alarming notification），CNN稱該警告指責中國當局正在提高台山核電站周圍的輻射檢測可接受限度，從而防止關閉核電站。根據這則備忘錄，「核電站和公眾面臨迫在眉睫的放射性威脅」，「請求允許提供讓核電站恢復正常運行可能必需的技術數據和援助」。美國政府消息人士稱，華府諮詢了美國能源局的專家，並聯繫了法國政府，認為台山核電站的洩漏情況並不處於「危機水平」，但承認洩漏增加並需要監控。香港能源策略顧問公司The Lantau Group經理余德偉推測，法馬通就台山核電站疑似事故與美國能源部聯繫，可能是因為中廣核2019年被美國加入實體清單，而法馬通為解決台山核電站的麻煩，需要使用來自美國的技術、數據甚至文獻。

2021年6月14日，法馬通在其公司網站發布資訊，正在解決中國廣東省台山核電站的性能問題。並稱根據現有數據，一號反應堆正在安全參數範圍內運行，「我們的團隊正在與相關專家合作，評估情況並提出解決方案以解決任何潛在問題」。

2021年6月14日法國電力集團（EDF）在回應BBC中文的聲明中稱，台山核電站一號反應堆一迴路內出現某些稀有氣體濃度增加的情況。巴黎當地時間6月14日下午，法國電力集團召開新聞發布會，證實發現的稀有氣體是氪和氙，懷疑是燃料棒出問題導致濃度增加。但氣體積聚水平低於中方允許水平，廠方已在許可限度內排放部分氣體。EDF一位發言人還稱：「並非發生了堆芯溶解事故，我們不是在談污染，我們在談的是在操控下排放。」

2021年6月16日，中華人民共和國國家核安全局發布官方文件，推算1號機組堆芯60000多根燃料棒中包殼破損數量約為5根左右，低於設計中假設的燃料組件最大破損比例（0.25%）。1號機組運行過程中監測到反應堆一迴路冷卻劑的放射性比活度上升。

##### 各方反應

2021年6月14日，香港特區行政長官林鄭月娥表示，特區政府一直在監測該地區水域的輻射水平，「一切是正常的、符合標準的」。

2021年6月15日，日本官房長官加藤勝信表示日本47個都道府縣輻射監測點的測量值未發生變化，並稱日本將強烈關注並收集相關情報；同時要求中國就廣東省台山核電站的核洩漏報導儘快向國際社會透明地公開和說明。

2021年6月15日，台灣原能會表示核能研究所已啟動「國際核災輻射塵劑量評估系統」，進行放射性氣體擴散路徑模擬，若台山核電廠有放射性氣體外洩，依據昨日（6月14日）氣象風場預報，台灣未來一周內主要受西南季風影響，外釋放射性物質會朝該核電廠北北東方向擴散，影響區域以中國大陸廣東省為主，不致影響台灣，而原能會在台灣目前建置的63處即時環境輻射監測站，監測數據均為正常值，輻射偵測中心也對台灣地區的空氣，加強空浮輻射監測，透過多重輻射監測與模擬機制，以在第一時間掌握大陸核電廠輻射排放動態。

2021年6月15日，據觀察者網報導，中國能源領域和能源監管方面的研究員大衛·費什曼發了一長串推特解釋這次事件：「台山核電站歸中廣核（部分）所有，而後者在美國『實體清單』上。因此，美方技術或數據是禁止轉移給中廣核的。而法馬通申請的正是相關的豁免，理由是『運營安全』。而他們申請豁免的原因是：1. 他們準備轉移的資訊源自美國；2. 他們不想因為和中廣核的合作影響在美國的業務。也許兩個都對。」

2021年7月22日，法國電力公司建議關閉台山核電站，但是否關閉決定權在於中方。當地時間2021年7月30日晚，中廣核集團發布公告，稱「1號機組運行過程中出現少量燃料破損」，從而「決定對1號機組進行停機檢修」，據悉中國之所以採取謹慎處理，與該機型為全球首個反應堆有關，將會請原廠查找原因，法馬通ERP設計在歐洲也面臨成本超支等問題。

2022年8月16日，中廣核集團發布公告，稱「台山1號機組已完成本次檢修工作，並於2022年8月15日併網發電，台山核電站及周邊環境監測正常。」

#### 2026年

- 2026年4月30日，1號機組按計劃停機檢修，3號蒸汽發生器檢出卷屑狀異物，發現兩個異物，分別為1.5cm*1.5cm和3.5cm*1.3cm的卷屑狀。目前，兩個異物均已取出，正在開展異物溯源及相關分析工作。界定為0級偏差。

## 基本資料

- 諺文：China
- 國家：中華人民共和國
- 位置：廣東省江門市台山市赤溪鎮
- 坐標：21
- 坐標：55
- 坐標：5
- 坐標：N
- 坐標：112
- 坐標：58
- 坐標：54
- 坐標：E
- 坐標：region:CN-35_type:landmark
- 坐標：title
- 持有單位：1號&2號：台山核電合營有限公司、3號&4號：中廣核台山第二核電有限公司
- 始建時間：一號機組：2009年11月18日、二號機組：2010年4月15日
- 反應堆類型：歐洲壓水反應堆（EPR）、華龍一號
- 裝機機組：2 × 1660 MW
- 計劃建設機組：2 × 1220 MW
- 額定容量：5,760
- 現況：O
- 截止時間：2015年4月