SpaceX第十一次星舰轨道试飞任务

第十一次星舰轨道试飞任务（Starship Flight Test 11）是SpaceX的第十一次星舰全系统联合发射测试飞行。于2025年10月13日23:23:41UTC发射，由第二代星舰S38和助推器B15-2执行此次测试飞行，是最后一次第二代星舰发射。

助推器B15-2上的24台猛禽发动机已经历过飞行验证，此次测试了下一代助推器的独特着陆燃烧(Landing Burn)引擎配置，在着陆燃烧开始时点燃13台发动机，然后换为5台发动机微调助推器路径，随后转换为3台中央发动机，在海平面上悬停。

星舰S38部属了8枚星链模拟酬载，并于太空中点燃猛禽发动机，并拆除了部分的隔热瓦。为了模拟未来星舰返回星际基地(StarBase)的飞行路径，在再入后段，星舰减速至亚音速时，透过襟翼调整姿态改变飞行轨迹。

## 发射载具BS1538

### B15-2

3月8日，在完成IFT-9的飞行后，B15-2被运回Mega Bay 1进行检修。19日，B15-2被移至火箭花园。9月6日，B15-2被运往发射场并被置于发射台(OLM-1)上。7日，B15-2成功进行全发动机静态点火测试。8日，B15-2被运回Mega Bay 1准备安装热分级环以及进行发射前检修。10月8日，B15-2被运往发射场并被置于发射台(OLM-1)上。

### S38

4月中旬，S38的鼻锥和有效载荷舱被堆叠在一起。7月27日，S38被运往Massey测试场进行低温测试，30日完成测试。8月1日，S38被运回Mega Bay 2。9月17日，S38被运往发射场并被置于发射台(OLM-1)上。22日，S38完成了全发动机静态点火测试。24日，S38被运回Mega Bay 2进行检修。11日，S38的模拟酬载装载完成，并被移至发射场与B15-2完成首次堆叠。

## 任务进程

### 2025年

#### 3月

- 8日，B15-2被运回Mega Bay 1进行检修。
- 19日，B15-2被移至火箭花园。

#### 7月

- 27日，S38被运往Massey测试场进行低温测试
- 30日，S38完成低温测试。

#### 8月

- 1日，S38被运回Mega Bay 2。

#### 9月

- 6日，B15-2被运往发射场并被置于发射台(OLM-1)上。
- 7日，B15-2成功进行全发动机静态点火测试。
- 8日，B15-2被运回Mega Bay 1准备安装热分级环以及进行发射前检修。
- 17日，S38被运往发射场并被置于发射台(OLM-1)上。
- 22日，S38完成了全发动机静态点火测试。
- 24日，S38被运回Mega Bay 2进行检修。

#### 10月

- 8日，B15-2被运往发射场并被置于发射台(OLM-1)上。
- 11日，S38的模拟酬载装载完成，并被移至发射场与B15-2完成首次堆叠。
- 13日，UTC时间23点23分41秒，星舰BS1538成功离开发射台，发射后2分39秒，助推器大部分发动机关机，发射后2分49秒，助推器启动九台中环发动机进行返程点火，发射后6分16秒，B15-2启动13台发动机开始进行着陆点火，6秒后关闭八台发动机并保留两台中环发动机，发射后6分36秒，B15-2溅落于墨西哥湾；发射后2分44秒，S38启动发动机进行热分离，依靠其自身动力上升，发射后9分01秒，发动机关机，开始于轨道滑行(Coasting)，发射后19分23秒，S38开始投放模拟酬载，发射后24分59秒，S38投放模拟酬载完成，发射后37分50秒，S38点燃一台发动机，4秒后关机，发射后1小时5分54秒，S38点燃3具发动机进行着陆点火，12秒后关闭一具发动机，发射后1小时6分12秒，S38溅落印度洋。

## 发射程序

SpaceX于当地时间13日18:23:41CT(23:23:41UTC，07:23:41+1UTC+8)发射。

预定时间｜发射程序｜实际时间｜备注

T-01:15:00｜发射总监进行各部门投票决定是否开始加注推进剂｜T-01:04:XX

T-00:53:00｜星舰S38液态甲烷开始装载｜T-00:46:XX

T-00:46:10｜星舰S38液态氧开始装载

T-00:41:15｜助推器B15-2液态甲烷开始装载｜T-00:41:XX

T-00:35:52｜助推器B15-2液氧开始装载

T-00:19:40｜星舰S38及助推器B15-2猛禽发动机开始预冷｜N/A

T-00:03:20｜星舰S38液态甲烷及液氧加注完成｜T-00:02:50

T-00:02:50｜助推器B15-2液态甲烷及液氧加注完成

T-00:00:30｜发射总监确认是否进行发射｜T-00:00:30

T-00:00:10｜火焰偏转器(水冷钢板)启动｜T-00:00:06

T-00:00:03｜助推器B15-2猛禽发动机开始启动程序｜T-00:00:02

T+00:00:00｜等待所有发动机增加至指定推力｜N/A

T+00:00:02｜升空｜T+00:00:02

T+00:01:02｜星舰BS1538达最大动压点(Max-Q)｜T+00:01:13

T+00:02:37｜助推器B15-2大部分猛禽发动机关机(MECO-Most Engines Cut Off)｜T+00:02:39

T+00:02:39｜热分级Hot-Staging开始，星舰S38上的猛禽发动机启动，脱离助推器B15-2｜T+00:02:44

T+00:02:49｜助推器B15-2返程点火(Boostback Burn)推进开始｜T+00:02:49

T+00:03:38｜助推器B15-2返程点火推进结束｜T+00:03:48

T+00:03:40｜助推器B15-2抛弃热分离环｜T+00:03:53

T+00:06:20｜助推器B15-2着陆点火开始｜T+00:06:16

T+00:06:36｜助推器B15-2结束着陆点火溅落墨西哥湾｜T+00:06:36

T+00:08:58｜星舰S38上的猛禽发动机关机，开始沿跨地球轨道飞行｜T+00:09:01

T+00:18:28｜星舰S38投放模拟酬载开始｜T+00:19:23

T+00:25:33｜星舰S38投放模拟酬载结束｜T+00:24:59

T+00:37:49｜星舰S38在轨猛禽发动机开机测试｜T+00:37:50

T+00:47:43｜星舰S38再入大气层｜T+00:39:05

T+01:03:30｜星舰S38减速至跨音速｜T+01:03:38

T+01:03:52｜星舰S38减速至亚音速｜T+01:03:55

T+01:05:58｜星舰S38着陆点火(Landing Burn)开始｜T+01:05:54

T+01:06:00｜星舰S38开始转身着陆(Landing Flip)｜T+01:05:56

T+01:06:09｜星舰S38关闭一台发动机｜T+01:06:06

T+01:06:25｜星舰S38溅落印度洋｜T+01:06:12

## 发射资讯

发射时间｜轨道｜原型序号｜现状｜发射地点｜降落地点｜试飞时间｜结果

2025年10月13日23:23:41UTC｜跨大气层轨道｜S38｜彻底损毁｜德州星际基地OLM-1｜印度洋｜1小时6分12秒

部属8枚星链模拟酬载，并于太空中点燃猛禽发动机，并拆除了部分的隔热瓦。为了模拟未来星舰返回星际基地(StarBase)的飞行路径，在再入后段，星舰减速至亚音速时，透过襟翼调整姿态改变飞行轨迹。

B15-2｜彻底损毁｜德州星际基地OLM-1｜墨西哥湾｜6分36秒

测试了下一代助推器的独特着陆燃烧(Landing Burn)引擎配置，在着陆燃烧开始时点燃13台发动机，然后换为5台发动机微调助推器路径，随后转换为3台中央发动机，在海平面上悬停。