沃格特勒核电站

沃格特勒核电站（Vogtle Electric Generating Plant），全名阿尔文·W·沃格特勒发电厂（Alvin W. Vogtle Electric Generating Plant），是位于美国佐治亚州伯克县韦恩斯伯勒附近的一座核电站，距奥古斯塔约26英里（42公里）。电站以南方公司前董事长小阿尔文·W·沃格特勒（Alvin W. Vogtle Jr.）命名。

电站共有四台压水反应堆机组，由南方公司旗下的南方核能运营。佐治亚电力持有45.7%的权益，奥格尔索普电力持有30%，佐治亚州市政电力管理局持有22.7%，道尔顿公用事业公司持有1.6%。截至2026年3月，电站铭牌容量约4,658兆瓦，夏季净发电容量约4,530兆瓦，是美国装机容量最大的核电站，也是美国唯一拥有四台在运反应堆的核电站。

1、2号机组分别于1987年和1989年投入商业运行。3、4号机组分别于2023年和2024年投入商业运行，是美国30余年来首批新建的大型商用核电机组，也是美国首批采用西屋AP1000技术的机组。3、4号机组最初预计耗资约140亿美元，并于2016年和2017年投运。工程最终延期约七年完工，美联社在项目建成时将业主支出与承包商和解款合计估算为接近350亿美元。

## 设施与机组

1、2号机组均为西屋公司设计的四回路压水反应堆，合计发电容量约2,430兆瓦。3、4号机组为西屋AP1000压水反应堆，合计发电容量约2,234兆瓦。美国核管会核准1、2号机组的热功率均为3,625.6兆瓦，3、4号机组均为3,400兆瓦。AP1000采用非能动安全系统，在发生事故时能够在无需外部电源或操作员介入的情况下使反应堆自动停堆并启动冷却功能。其设计还减少了管道、阀门和水泵等设备数量。

## 历史

### 1、2号机组

沃格特勒1、2号机组于1976年8月1日开工，其中1号机组于1987年6月1日投入商业运行，2号机组于1989年5月20日投入商业运行。根据《亚特兰大宪法报》2010年的报道，两台机组的建设费用约为88.7亿美元。之后，南方核能公司于2007年6月申请将两台机组的运行许可证延长20年。美国核管会完成安全和环境审查后，于2009年6月3日批准续证。其中1号机组许可证延至2047年1月16日，2号机组延至2049年2月9日。

### 3、4号机组的筹建和审批

南方核能公司于2008年3月28日向美国核管会提交3、4号机组建设和运行联合许可证申请。佐治亚州公共服务委员会于2009年3月17日批准佐治亚电力参与建设两台新机组，并将该公司承担的核准成本定为64.46亿美元。

场地准备工作于2009年6月启动。项目当时估计总造价约140亿美元，3、4号机组预计分别于2016年和2017年投入运行。美国核管会于2009年8月26日颁发早期厂址许可证，并于2012年2月10日颁发两台机组的建设和运行联合许可证。这是美国核管会30余年来首次颁发新核电机组建设和运行联合许可证。

奥巴马政府于2010年宣布为项目提供83.3亿美元贷款担保。此后能源部增加担保额度，向佐治亚电力公司、奥格尔索普电力和佐治亚州市政电力管理局所属企业提供的担保总额最高约120亿美元。

正式取得联合许可证前，项目已在有限施工许可范围内开展设备准备工作。东芝设计、韩国BHI (公司)制造的3号机组冷凝器重约3,300吨，于2011年11月从韩国工厂启运，经萨凡纳港运往工地。3号机组于2013年3月14日浇筑第一罐核岛混凝土，标志着主体工程正式开工。同年6月1日，直径近40米、高12米、重逾900吨的安全壳底封头吊装就位，是当时工地完成的最重吊装作业。

### 承包商破产与工程重组

项目最初由西屋公司及其合作企业承担设计、采购和施工。西屋公司于2017年申请破产保护后，业主与其签署服务协议，将施工管理权移交南方核能公司；同年10月，柏克德公司成为剩余工程的主要施工承包商，西屋公司继续负责设计和工程服务。西屋母公司东芝与项目业主达成36.8亿美元担保和解，其中佐治亚电力公司的权益约为17亿美元。东芝于2017年12月付清剩余款项。佐治亚州公共服务委员会于2017年12月批准继续施工，但附加降低佐治亚电力公司收入需求、向用户提供账单抵免等条件。斯图尔特和希尔万根据沃格特勒3、4号机组的施工资料研究核电工程工期风险。他们将供应链延误和变更单数据纳入模型，研究认为，在所分析的情景中，设计变更造成的生产率下降是导致工期延误的最大因素，其次是人为错误，而供应链延误的影响较小。

### 并网和商业运行

3号机组于2023年3月首次达到临界状态，4月首次并网，5月达到满功率，7月31日投入商业运行，成为美国在21世纪开工并投运的首台核电机组，也是美国首台投入运行的AP1000机组。4号机组于2024年2月首次达到临界状态，3月1日首次并网，4月29日投入商业运行，成为美国第二台投运的AP1000机组。4号机组投运后，沃格特勒超过亚利桑那州的帕洛弗迪核电站，成为美国装机容量最大的核电站。

## 成本与争议

3、4号机组获批时，总造价预计约140亿美元，计划分别于2016年和2017年投运。2024年两台机组全部建成后，美联社报道称，项目业主承担的成本约为310亿美元，加上西屋和东芝支付的约37亿美元和解款，总成本接近350亿美元，工期比最初计划晚约七年。2023年12月，佐治亚州公共服务委员会批准佐治亚电力公司向零售用户收回75.62亿美元的建设及资本成本，以及约10.2亿美元相关计价基础项目。有关安排使佐治亚电力公司住宅用户电价增加约6%，一般住宅用户每月账单增加约8.97美元。此前3号机组投运时，每月账单已增加约5.42美元。

项目从筹建阶段起便引发成本和环境争议。地方政府及支持者强调核电站带来的建设岗位、长期就业和地方税收，环保团体则质疑成本超支、放射性废物处置、用水量以及项目可能对电价造成的影响。2011年福岛第一核电站事故发生后，附近部分居民提出地震、飓风和放射性物质泄漏等担忧，南方公司则强调AP1000与福岛机组设计不同，并采用无需外部电源驱动水泵的非能动安全系统。2024年5月，美国能源部长珍妮弗·格兰霍姆在电站举行的活动中呼吁美国继续建设核反应堆。不过佐治亚电力公司母公司的首席执行官表示，该公司当时没有立即新建同类机组的计划，并认为联邦政府需要为大型核电工程分担更多风险。2025年，美国国家科学院研讨会纪要引述佐治亚电力公司代表称，沃格特勒工程培养了较成熟的供应链和有经验的施工队伍，但成本高昂、工期拖延等挑战，使该公司短期内不大可能再建大型反应堆。

## 运行事件与监管

1990年3月20日，1号机组停堆检修期间，一辆运送燃料和润滑油的卡车倒车撞上230千伏馈电线路支柱，导致接地故障和重要交流电源丧失。美国核管会调查认为，开关站的车辆出入管理、危险物品管理和现场监督程序存在不足，运营方随后完善了相关培训、车辆管理和引导员制度。

美国核管会分别为3、4号机组颁发40年期建设和运行联合许可证，期限从确认机组验收标准全部满足之日起计算。3号机组许可证将于2062年8月3日到期，4号机组将于2063年7月28日到期。

## 机组资料

机组｜反应堆型号｜许可热功率｜商业运行日期｜许可证到期日期｜状态

1号｜西屋四回路压水反应堆｜3,625.6兆瓦｜1987年6月1日｜2047年1月16日｜运行中

2号｜西屋四回路压水反应堆｜3,625.6兆瓦｜1989年5月20日｜2049年2月9日｜运行中

3号｜西屋AP1000双回路压水反应堆｜3,400兆瓦｜2023年7月31日｜2062年8月3日｜运行中

4号｜西屋AP1000双回路压水反应堆｜3,400兆瓦｜2024年4月29日｜2063年7月28日｜运行中

## 基本资料

- 美国：Alvin W. Vogtle Electric Generating Plant
- 说明：沃格特勒1号和2号机组的安全壳建筑及冷却塔
- 位置：佐治亚州伯克县韦恩斯伯勒附近
- 现况：O
- 始建时间：1、2号机组：1976年8月1日、3、4号机组：2009年6月22日
- 启用时间：1号机组：1987年6月1日、2号机组：1989年5月20日、3号机组：2023年7月31日、4号机组：2024年4月29日
- 持有单位：佐治亚电力（45.7%）、奥格尔索普电力（30%）、佐治亚州市政电力管理局（22.7%）、道尔顿公用事业公司（1.6%）
- 运营单位：南方核能
- 反应堆类型：1、2号机组：西屋四回路压水反应堆、3、4号机组：AP1000
- 装机机组：4
- 额定容量：4,658兆瓦（铭牌容量）