SpaceX第十三次星舰轨道试飞任务

第十三次星舰轨道试飞任务（Starship Flight Test 13）是SpaceX的第十三次星舰全系统联合发射测试飞行。于2026年7月24日22:51:00UTC(17:51:00CDT，06:51:00+1UTC+8)发射。S40首次把V3星链卫星送入太空，旨在大幅扩展网络容量并提升用户网速。作为本次初步测试的一环，S40部署了20颗卫星，这些卫星将展开太阳能板和天线，并透过高容量激光与南非的地面站及更广大的星链星座建立连线。这些星链卫星与S40处于相同的亚轨道上。其中六颗卫星已改装了一套摄影机，用来扫描S40的隔热罩并将影像传回给控制人员，以持续测试分析星舰隔热罩状态，为未来任务中返回发射场做准备。S40上的将几块隔热瓦涂白，用来模拟隔热瓦脱落的状况，并作为测试中的显像目标。

本次试飞测试多项与星舰隔热罩相关的升级和实验，多块隔热瓦安装在S40尾翼的背风面，同时覆盖尾裙部的隔热罩也采用了修改后的隔热瓦与安装机制，借此收集不同安装选项的飞行数据。最后，隔热罩配备荷重感测隔热瓦，用来量测在升空时承受比以往飞行更高动态压力的数据；这虽然会对隔热瓦的安装结构带来额外压力，但能换取更高的有效载荷送入轨道能力。

助推器B20主要测试目标为成功执行发射、升空、阶段分离、返程点火(Boostback Burn)以及在墨西哥湾进行定点着陆燃烧。Flight 12因为S39发动机启动有些微时差，导致推进器B19转向时偏差了约90度，此次修改了阶段分离时的发动机启动顺序，提升对时间误差的容错率，确保能更精准地朝预期方向翻转，并更新了发动机警报与中止的应变机制，以确保发动机在复杂的飞行环境下能稳定重新点火。

星舰S40部署20颗星链V3卫星、在太空中重新点燃单具猛禽发动机，以及再次进行受控的再入大气层、下降并溅落于印度洋。在Flight 12中，S39在阶段分离后约40秒失去了一具真空发动机，此次试飞前进行了多项硬件和操作上的修改，以防止此类事件再次发生。

## 发射载具BS2040

### B20

6月5日，B20被运送至Masseys测试场进行低温测试，6日完成了低温测试，10日被运回Mega Bay 1。7月9日被运往发射场并被置于发射台(Pad-2)上，10日成功进行约25秒全发动机静态点火测试。12日被移下发射台并运回Mega Bay 1。14日被运往发射场并被置于发射台(Pad-2)上。17日被移下发射台并运回Mega Bay 1进行检修。

### S40

3月2日，S40完成组装。6月23日被运送至Massey测试场，25日完成了单发动机静态点火测试，26日被运回Mega Bay 2进行检修，30日被运至Massey测试场。7月1日完成了约1分钟的全发动机静态点火测试，2日被运回Mega Bay 2进行检修。15日被运往发射场并被置于B20上。17日被运回Mega Bay 2。

## 任务进程

### 2026年

#### 3月

- 2日，S40完成组装。

#### 6月

- 5日，B20被运送至Masseys测试场进行低温测试。
- 6日，B20完成了低温测试。
- 10日，B20被运回Mega Bay 1。
- 23日，S40被运送至Massey测试场。
- 25日，S40完成了单发动机静态点火测试。
- 26日，S40被运回Mega Bay 2进行检修。
- 30日，S40被运至Massey测试场。

#### 7月

- 1日，S40完成了约1分钟的全发动机静态点火测试。
- 2日，S40被运回Mega Bay 2进行检修。
- 9日，B20被运往发射场并被置于发射台(Pad-2)上。
- 10日，B20成功进行约25秒全发动机静态点火测试。
- 12日，B20被移下发射台并运回Mega Bay 1。
- 13日，FAA颁布此次飞行许可证。
- 14日，B20被运往发射场并被置于发射台(Pad-2)上。
- 15日，S40被运往发射场并被置于B20上。
- 16日，第一次发射尝试由于部分发动机未启动触发自动终止。
- 17日，S40被运回Mega Bay 2、B20被移下发射台并运回Mega Bay 1进行检修。
- 21日，B20被运往发射场并被置于发射台(Pad-2)上。
- 22日，B20完成飞行前测试。S40被运往发射场并被置于B20上。
- 24日，BS2040成功点燃33具发动机离开发射台，发射后139秒B20大部分猛禽发动机关机(MECO-Main Engines Cut Off)；发射后143秒星舰S40启动发动机进行热分离，依靠其自身动力上升；热分离后B20成功点燃所有33具发动机进行返程点火(Boostback Burn)；发射后385秒B20开始着陆点火，13具中的3具发动机未能点火，26秒后，B20硬着陆于墨西哥湾。发射后486秒S40发动机关机；发射后17分11秒，S40开始投放酬载，发射后27分35秒，S40投放酬载完成；发射后39分01秒，S40点燃一具发动机，15秒后关机；发射后1小时5分03秒，S40点燃3具发动机进行着陆点火，并于发射后1小时5分23秒溅落印度洋。不同于以往，此次S40溅落时姿态良好，溅落后并未爆炸。

## 发射程序

SpaceX于当地时间24日17:51:00CT(22:51:00UTC，06:51:00+1UTC+8)发射。

预定时间｜发射程序｜第一次尝试-16日｜第二次尝试-24日｜备注

T-00:50:00｜发射总监进行各部门投票决定是否开始加注推进剂

T-00:36:33｜助推器B20液氧开始装载

T-00:35:00｜助推器B20液态甲烷开始装载

T-00:34:14｜星舰S40液态甲烷开始装载

T-00:34:13｜星舰S40液态氧开始装载

T-00:21:40｜星舰S40及助推器B20猛禽发动机开始预冷

T-00:02:50｜助推器B20液态甲烷及液氧加注完成

T-00:02:10｜星舰S40液态甲烷及液氧加注完成

T-00:00:30｜发射总监确认是否进行发射

T-00:00:17｜火焰偏转器启动

T-00:00:03｜助推器B20猛禽发动机开始启动程序

T+00:00:00｜等待所有发动机增加至指定推力｜不适用

T+00:00:00｜升空｜不适用

T+00:00:58｜星舰BS2040达最大动压点(Max-Q)｜不适用

T+00:02:18｜助推器B20大部分猛禽发动机关机(MECO-Most Engines Cut Off)｜不适用

T+00:02:21｜热分级Hot-Staging开始，星舰S40上的猛禽发动机启动，脱离助推器B20｜不适用

T+00:02:25｜助推器B20再入点火推进开始｜不适用

T+00:03:03｜助推器B20再入点火推进结束｜不适用｜再入点火提前10秒关机

T+00:06:27｜助推器B20着陆点火开始｜不适用｜仅10台发动机重新点火

T+00:06:53｜助推器B20结束着陆点火溅落墨西哥湾｜不适用

T+00:08:05｜星舰S40上的猛禽发动机关机，开始沿跨地球轨道飞行｜不适用

T+00:16:40｜星舰S40投放模拟酬载开始｜不适用

T+00:27:39｜星舰S40投放模拟酬载结束｜不适用

T+00:38:58｜星舰S40在轨猛禽发动机开机测试｜不适用

T+00:47:30｜星舰S40再入大气层｜不适用

T+01:02:23｜星舰S40减速至跨音速｜不适用

T+01:03:01｜星舰S40减速至亚音速｜不适用

T+01:05:01｜星舰S40着陆点火(Landing Burn)开始｜不适用

T+01:05:03｜星舰S40开始转身着陆(Landing Flip)｜不适用

T+01:05:12｜星舰S40关闭一台发动机(3-2)｜不适用

T+01:05:19｜星舰S40关闭一台发动机(2-1)｜不适用

T+01:05:21｜星舰S40溅落印度洋｜不适用

## 发射资讯

发射时间｜轨道｜原型序号｜现状｜发射地点｜降落地点｜试飞时间｜结果

2026年7月24日22:51:00UTC｜跨大气层轨道｜S40｜溅落于印度洋结构完整｜德州星际基地Pad-2｜印度洋｜1小时5分23秒

与B20分离后进入，S40启动全部6具猛禽发动机，依靠自身动力爬升至预定轨道。此次部属了20枚星链V3卫星，其中6枚带有摄影机用以检查隔热瓦状态；S40在轨道上进行了15秒猛禽发动机开机测试；最后再入后段减速至亚音速时，透过襟翼调整姿态改变飞行轨迹，模拟返回发射场的机动动作，最后S40点燃3具海平面猛禽发动机并溅落于印度洋。

B20｜硬着陆于墨西哥湾｜德州星际基地Pad-2｜墨西哥湾｜6分41秒

B20成功点燃33具猛禽发动机，在完成上升阶段与S40分离后成功点燃所有33具发动机进行返程点火，最后着陆点火其中3具发动机未能启动，B20硬着陆于墨西哥湾。