台电离岸风力发电场

台电离岸风力发电场位于台湾彰化县芳苑乡外海，该离岸风力发电场为台湾电力公司所兴建并拥有的第一座离岸风力发电场，目前已完成第一期21部海上风力发电机组安装，为台湾第二座正式商转发电的离岸风力发电场，第二期工程持续进行中。

## 沿革

### 背景

台湾电力公司为配合中央政府能源转型与再生能源发展政策，考量陆域风力发电已接近饱和，因此2015年起转为研究离岸风力发电的可行性，并计划利用未来15年投入新台币3,300亿元，分为两期工程来新建离岸风力发电场，目标在2025年完成离岸风力发电装置容量达1GW，一年发电量约可达到65亿度。

#### 计划

2015年11月台电正式提出离岸风力发电计划第一期，不过因海岸管理法的设置，因此台电需先于安装场址附近办理公听会取得附近住民回馈意见后，海岸管理法主管的内政部才能核发许可，因此申设程序上将会有所延长。

<image>

而新建离岸风力发电场首要阶段为风场观测与资料搜集，包含风速、风向、气压、太阳日射量、海浪等气象资料，因此2016年1月台电公司结合中国钢铁公司、宏华公司，及宇泰工程公司等团队，于彰化县外海新建台湾首次自制的海象观测塔，该观测塔完工后，该年4月开始传回监测资料，并由国立成功大学协助运作海象监测设备。

### 第一期

#### 施工

2016年台电公司为将来离岸风力发电第一期工程的承办与设计施工，将完成大甲溪发电厂青山分厂重建工程的青山施工处改组成立海域风力施工处，主办离岸风力第一期工程，于9月1日在台中发电厂完成揭牌与成立仪式。

台电公司第一期离岸风电计划经由新成立的海域风电施工处对外办理招标后，2018年2月13日台电宣布由比利时商杨德诺与日本商日立制作所两家公司组成之团队得标，得标金额为新台币249.9亿元，第一期将装设21部风力发电机，单部风力发电机装置容量5.2MW，总装置容量109.2MW，年发电量超过3.6亿度，可供给近9万家户一年用电，目标在2020年底可完成全数风机并联发电。

由于该计划是台电公司首次进行的离岸风力发电工程，在缺乏往例经验下，因此台电公司将设计规划交由营建处负责、现场施工监造由海域风电施工处负责，并另外委托托中兴工程顾问公司提供技术咨询服务，而中兴工程顾问公司再找寻丹麦商NIRAS，与设计咨询公司DNV-GL工组成团队共同承揽。

杨德诺及日立团对于决标后立即展开风机场址的海域调查、地质钻探及细部设计作业，当时预计在2019年完成风机下部结构与风力发电机制造等工作，2020年展开水下基础基桩打设与风力发电机安装。

<image>

原订2020年3月启动海事工程，却因新型冠状病毒疫情影响，一艘荷兰籍施工船 Aegir 号无法前来台湾进行水下基础打桩与套筒桁架安装工程，经台电营建处与国外厂商多次讨论下，协助编拟防疫计划书，并透过经济部、能源局、国营会、航港局、疾管署等多方沟通、研商对策后，提报中央流行疫情指挥中心专案审议通过，当年5月 Aegir 号来到台湾外海。

而当船上137名船员准备入境时，移民署却又需要主管机关核发的商务履约证明才得以入境，经紧急协调下，获得能源局核发商务履约证明，直到6月船员才得以顺利入境，自此137名船员已在工程船上停滞5个多月之久，另外由于风力发电机多项组件均在外国生产安装，疫情影响使整体工程进度严重延宕。

其中为了将来风力发电机组国产化的政策施行，台电离岸一期工程中，21部风机所需要的84支钢管桩，其中有4支由屏东县铭荣元公司制造，为台湾风力发电本土化重要的里程碑。另外台电公司与台湾港务公司台中港务分公司合作，将台中港第5A及4C码头共7公顷空地改建为东南亚最大的离岸风电专用码头，由于离岸风机大型组件整体重量将近1千公吨，对此港务分公司特别将5A码头前30米强化至可承载每平方米50吨的乘载量。

2020年7月台电完成离岸一期计划中的陆上输变电工程，包含陆上电缆敷设、大城一次配电变电所新设变压器、开关设备、紧急柴油发电机等工程，而大城变电所因应离岸风力发电并联后风力发电的间歇特性，也设置“静态无效电力补偿器”，成为台电旗下变电所之首例。

2020年6月至9月完成21部风力发电机的水下基础打桩工作，并优先完成2部风机安装，而受限于每年东北季风影响，海上做也仅能在4月至9月间进行，因此9月完成2部风机后，一路停摆到2021年3月底才继续完成剩下风机安装作业，5月完成风机阵列海缆埋设，6月发生水下基础沉陷事故，为台湾发展离岸风力发电以来第一起打桩事故，同月完成19部风机架设。

因应未来离岸风力发电机组竣工商转后，将交由台电公司再生能源处负责运维事项，因此再生能源处早于2020年2月19日成立离岸一期计划筹备小组，并派员在台中港驻守，以等待到港将准备安装的风力发电机组件，进行机组构件了解，与安装程序等。而再生能源处也将于彰化县鹿港镇成立离岸风电监控中心，预计于2023年完工启用。

#### 完工

2021年8月27日台电离岸风力发电第一期正式完工并完成与电网并联作业，展开连续96小时试运转及调校作业，而依照台电公司招标合约，施工承揽商杨德诺与日立团队将负责为期5年的风机运转维护工作。

### 第二期

#### 施工

台电离岸风电第二期计划接续第一期计划之后，择定彰化县鹿港镇外海第26号潜力场址展开，2017年7月向环保署提送环境影响评估报告书，2018年1月17日审查通过。

早于2018年台电离岸二期计划便获得能源局离岸风电遴选阶段300MW的开发容量，并马上展开风机基础施工、安装与后续运维工程的招标工作，而第二期工程改由再生能源处自主承办，海域风电施工处则在第一期工程结束后，再度改组为水力施工处，不再承办离岸风力发电计划。

2020年6月15日经历八次流标，台电宣布离岸风电二期工程由富崴能源公司以新台币628亿元得标，同年7月15日正式动工，预计将采用丹麦维斯塔斯公司生产的9.5MW离岸风机，总装置容量294.5MW，年发电量超过10亿度，预估二氧化碳排放量将减少约403,611公吨，31座套筒式水下基础部分则由世纪离岸风电设备公司，及世纪钢铁结构公司提供，加强台湾风力发电产业本土化的趋势。

## 设施

### 发电机组

风力发电机类型｜风力发电类型｜机组数量｜装置容量（MW）｜商转日期｜状态

日本日立 HTW5.2-127 5.2MW｜离岸风力发电｜21｜109.2｜2020年8月27日｜商转中

风力发电机类型｜风力发电类型｜机组数量｜装置容量（MW）｜商转日期｜状态

丹麦维斯塔斯 V174-9.5MW｜离岸风力发电｜31｜294.5｜2025年（预定）｜施工中

### 输变电设备

离岸风力发电第一期计划经风力发电机组内部变压器升压至33kV后，以海底电力电缆传输至陆上电气室，并再次升压至161kV后经地下电缆输送至大城一次配电变电所与电网并联。

离岸风力发电第二期计划经风力发电机组内部变压器升压至33/66kV后，以海底电力电缆传输至陆上电气室，并再次升压至161kV后分别输送至云林县台西一次配电变电所及四湖一次配电变电所。

## 基本资料

- 说明：台电离岸风力发电场第一期
- 谚文：Taiwan
- 坐标：23
- 坐标：59
- 坐标：53.7
- 坐标：N
- 坐标：120
- 坐标：16
- 坐标：58.9
- 坐标：E
- 坐标：type:landmark
- 坐标：inline,title
- 国家：（台湾）
- 位置：彰化县芳苑乡外海
- 现况：部分商转中
- 始建时间：2018年（第一期）、2020年7月15日（第二期）
- 启用时间：2021年8月27日（第一期）、2025年（第二期）
- 建造费用：新台币249.9亿元（第一期）、新台币628亿元（第二期）
- 持有单位：台湾电力公司
- 运营单位：台湾电力公司再生能源处
- 类型：离岸风力发电
- 平均场地高度：海拔0米
- 场地用途：海洋风场
- 场地面积：8.36平方公里（第一期）、50.13平方公里（第二期）
- 最大水深：15~26米（第一期）、37~49米（第二期）
- 离岸距离：8公里（第一期）、14至25公里（第二期）
- 轮毂高度：90米（第一期）、110米（第二期）
- 转子直径：127米（第一期）、174米（第二期）
- 额定风速：每秒10米（第一期）、每秒3米（第二期）
- 装机机组：21部
- 厂牌和型号：日本日立 HTW5.2-127 5.2MW（第一期）、丹麦维斯塔斯 V174-9.5MW（第二期）
- 在建机组：31部
- 额定容量：403.7MW
- 年发电量：年发电量3.6亿度（第一期）、年发电量10亿度（第二期）
- 网站：台湾电力公司 - 官方网站