海能离岸风力发电场

海能离岸风力发电场位于台湾苗栗县竹南镇外海，为台湾第三座竣工商转的离岸风力发电场，该发电场由台湾风睿能源、日本捷热能源，以及澳大利亚麦格理绿投资集团等三家公司共同合作投资兴建，为截至2023年5月是台湾装置容量最大的离岸风力发电场。

## 沿革

### 背景

中华民国政府为推动能源转型与再生能源发展政策，订定2025年台湾电网再生能源容量占比将达到20%之目标，其中再生能源又以风力发电与太阳光电为重点发展项目，于2016年10月27日正式定出“风力发电4年推动计划”，并规划在2025年达成陆域风力发电1.2GW与离岸风力发电5.7GW的装置容量目标。

依据4C Offshore国际工程顾问公司报告表示，台湾海峡为世界上最优良的海上风场之一，加上台湾岛地狭人稠，可开发陆域风力发电之场域趋于饱和，因此2015年7月2日公告“离岸风力发电规划场址申请作业要点”，公开台湾西部36处离岸风利潜力场址的基本资料与既有海域资料，总开发潜能概估约可达23GW，并开放有意投资之国内外业者申请许可后自行开发。

能源局将台湾离岸风力发电发展分为示范、评选、区块竞标等三阶段实施，其中第一阶段的示范由风睿能源前身，上纬投控公司完成台湾第一座的海洋离岸风力发电场，接续第二阶段风睿能源结合外商，日本捷热能源、澳大利亚麦格理绿投资集团两家公司共同投标，并获得能源局公告获选竹南镇外海之场址，与台电公司签订20年购电合约，预计2021年可完成63部离岸风力发电机安装开始商转。

2017年6月12日海能风力发电股份有限公司筹备处正式提送海能离岸风力发电计划环境影响评估说明书，供行政院环境保护署进行环境影响评估审查，经2017年10月13日初审会与2018年3月14日审查大会通过环评。

### 施工

海能离岸风力发电场获得苗栗县竹南镇外海约68.8平方公里之海域开发，水深约35~55米，距离陆地距离约3.8~9.5公里。2018年11月27日因应原规划使用海洋竹南既设升压站，改为新设升压站而提送环境影响评估差异审查，经2019年1月28日初审会与3月27日审查大会通过修正案。

2019年正式动工启动输电海缆的制造工作，2020年7月完成电缆制造工作，海底电缆以47串阵列海缆串联，并透过四条输出海缆将电力传送至陆上变电所，风场阵列海缆及输出海缆的长度达114公里，所有海缆电压均为69kV。

2019年10月海能风电委托比利时杨德诺公司担任水下基础和海底电缆的EPCI承包商，杨德诺公司再将基桩生产下包给德国钢铁公司EEW的EEW Korea、EEW KHPC，以及EEW Malaysia生产，套筒式水下基础则由意大利油气工程公司Saipem，以及新加坡胜科工业公司生产。

2020年3月竹南近海潮间带环境保护限制期结束后，杨德诺公司的电缆敷设船Willem De Vlamingh号立即于4月开始电缆敷设工程，同月由Seaway 7号开始进行水下水平定向钻探、基桩及水下基础的安装工程，2020年7月完成电缆敷设工程，Saipem公司也宣布完成32座套筒式水下基础的制造。

海能离岸风电的水下基桩采四脚式多点支撑水下套筒基桩，于2020年7月22日首批基桩运抵台中港，由于海能风电计划装设47组离岸风力发电机，因此基桩总数达188支，每支基桩长度78.9米、重277公吨，每支基桩承重量可达1,696公吨的管架式水下基础结构以及820公吨的风力发电机，其中管架式水下基础结构高达91米，为当前全球最高管架式水下基础。

2021年受到新型冠状病毒疫情影响，离岸风力发电工程悉数延宕，海能风电同样受到影响，原定2021年7~8月陆续启用的台电离岸风力发电场、允能离岸风力发电场，以及海能离岸风力发电场工程进度均延宕近一年以上，对此经济部部长王美花表示，受到疫情影响国外工程师与技师进出国门不便，但仍对2025年达成离岸风电容量占比目标有信心。

<image>

2022年4月海能风场展开水下基础安装作业，由重型浮吊船Seaway Yudin号与离岸工程船Siem Barracuda号共同作业，6月上旬启动风机安装工作，6月下旬完成首批12部风机安装，8月26日最后一组管架式水下基础结构安装完毕，9月1日海能风电宣布完成47座管架式水下基础及海缆安装作业，而风力发电机部分已安装27支，其中已有8支风机与台湾电力公司电网并联，开始试运转发电。

### 完工

2023年1月底海能风电完成全数47部风力发电机安装，3月21日与台电电网并联完成，海能风电设置47部由西门子歌美飒制造的SG 8.0-167 DD风力发电机，单机容量8MW，总装置容量为376MW，每年约可供应38万户家庭生活用电。

2023年5月16日海能风电于苗栗县后龙镇外埔渔港举办“海能驭风，绿电供台－海能风电完工启用典礼”，并邀请中华民国总统蔡英文、经济部长王美花，以及澳洲办事处代表露珍怡等人出席，其中蔡英文表示，海能风电完工具有三项重要指标，包含强化国产风力发电设备竞争力、台湾再生能源发展目标，以及电网调度更加灵活等指标。

## 设施

### 发电机组

风力发电机类型｜风力发电类型｜机组数量｜装置容量（MW）｜商转日期｜状态

× 10西门子歌美飒公司制SG 8.0-167 DD型风力发电机（8MW）｜海域风力发电｜47｜376MW｜2023年3月｜商转中

### 升压站

海能风电47部风力发电机经海缆串联上陆后原规划与海洋竹南风力发电场共用升压站，采原址扩充的方式扩建既有升压站，电压升至161kV后以6公里长之地下电缆输送至台电公司营盘一次配电变电所供电网调度使用。

后续重新评估，考量供电稳定性、安全性，以及台电公司于台风侵袭期间将暂停供电给升压站，为确保风机的抗台风机制能正常运作，须于升压站自设柴油发电机以逆输入方式将电力回送风机，多项因素下，既有的海洋竹南自设升压站空间不足以增加新设161kV等级变压器、69kV等级GIS气体绝缘开关，以及柴油发电机等。

因此在2018年11月提出环境影响评估差异报告审查，原先共用升压站改为在竹南人工暂定重要湿地北边新设自用升压站，新设升压站采地上三楼，地下一楼配置，总占地面积5,921平方米，建筑面积3,552平方米，最大开挖深度7米。

### 输电线路

陆缆部分最初规划经中港溪出海口北岸上陆，采水平导向钻掘工法衔接农田水利署苗栗管理处所有之干排二灌溉系统沟渠共沟北上至海洋竹南既设升压站与电网并联，后续因升压站改为新设于竹南人工暂定重要湿地北边，因此陆缆整体规划全数更改。

新规划陆缆自新设升压站出发原先规划三项方案进行深入探讨选择，后择定以A方案的自中港溪出海口北岸上陆，采水平导向钻掘工法进入升压站，再经国道三号海侧堤下道路、海口里17邻道路、保安街、保福路、开元路、新生路，以及守法街进入台电营盘一次配电变电所，陆缆全长5.1公里，全线采地下电缆方式敷设。

## 基本资料

- 日语原文：海能离岸风力发电场、Formosa 2
- 谚文：Taiwan
- 坐标：24
- 坐标：42
- 坐标：37.8
- 坐标：N
- 坐标：120
- 坐标：47
- 坐标：08.0
- 坐标：E
- 坐标：type:landmark
- 坐标：inline,title
- 国家：（台湾）
- 位置：苗栗县竹南镇外海
- 现况：商转中
- 始建时间：2019年
- 启用时间：2023年3月21日
- 建造费用：新台币198.4亿元
- 持有单位：台湾风睿能源（25%）、日本捷热能源（49%）、麦格理绿投资集团（26%）
- 运营单位：海能风力发电股份有限公司
- 类型：离岸风力发电
- 平均场地高度：海拔0米
- 场地用途：海洋风场
- 场地面积：68.8平方公里
- 最大水深：约35~55米
- 离岸距离：约3.8~9.5公里
- 轮毂高度：116.4米
- 转子直径：167米
- 额定风速：每秒3米
- 装机机组：47部
- 厂牌和型号： × 10西门子歌美飒公司制SG 8.0-167 DD型风力发电机
- 额定容量：376MW
- 年发电量：年发电量15亿度
- 网站： Formosa 2 海能离岸风力发电场 - 官方网站