奥尔基洛托核电站

奥尔基洛托核电站（Olkiluodon ydinvoimalaitos）是芬兰两座核电站之一，另一座为洛维萨核电站。该站位于芬兰西部埃乌拉约基市镇的波的尼亚湾沿岸，坐落在奥尔基卢奥托岛上。核电站由芬兰电力公司 （TVO）营运。截至2025年，该站所发电量约占芬兰全国用电量的四分之一。

奥尔基洛托核电站现有三座机组：一号及二号机组均为发电容量890兆瓦的沸水反应堆，分别于1979年及1982年投产；三号机组则为发电容量1,600兆瓦的EPR反应堆。三号机组为欧洲发电容量最大的核电机组，亦是全球第三大核电机组。该机组于2005年动工，原定于2009年5月投入商业营运，惟工程一再延误，最终于2023年4月16日投入正式发电；2025年6月，TVO完成对三号机组的最终验收。

## 一号与二号机组

一号及二号机组各为发电容量890兆瓦的沸水反应堆，由瑞典ASEA-Atom公司（现属威斯汀豪斯电气瑞典分公司）担任主承包商。涡轮发电机由Stal-Laval提供，结构设计由ASEA-Atom负责，反应堆压力容器由Uddcomb Sweden AB制造，反应堆内部组件及机械部件则由Finnatom承造，电力设备由Strömberg供应。一号机组由Atomirakennus建造，二号机组由Jukola与Työyhtymä建造。

一号机组于1978年7月首次达到临界状态，1979年10月投入商业营运；二号机组则于1979年10月首次临界，1982年7月开始商业营运。

### 功率提升历程

两座机组最初的设计发电容量为660兆瓦，先后经历多次提升：1983年至1984年间提升至710兆瓦，1995年至1998年间提升至840兆瓦，2005年至2006年间提升至860兆瓦，2010年至2011年间再更换涡轮机、发电机、隔离阀、电气开关设备及海水泵，净输出功率增加20兆瓦，使每部机组达到880兆瓦。2017年，二号机组进行升级与现代化工程，自2018年初起将输出功率进一步提升至890兆瓦，一号机组亦于2018年完成同类升级。此两次长期维修同时为申请延长运转许可预作准备，许可延期于2018年9月获批，让两座反应堆可运转至2038年。

### 升级投资

2025年4月，TVO与北欧投资银行签订7,500万欧元贷款协议，为一号及二号机组的仪控、监测系统更换及反应堆蒸汽分离器现代化提供融资。2025年10月，TVO再与欧洲投资银行签署9,000万欧元贷款，用于自动化及控制系统更新以及蒸汽分离器更换。TVO同时研究将两座机组的运转许可延长10至20年，并将输出功率由890兆瓦进一步提升至约970兆瓦；相关环境影响评估报告已于2025年完成。

### 二号机组降功率运行

2024年9月，二号机组因发电机转子故障，须将发电功率由890兆瓦降至735兆瓦，以降低转子进一步损坏的风险。翻新的备用转子预计于2026年初运抵现场，全新打造并经技术改良的转子则预定在2027年岁修期间安装。

## 三号机组

<image>

<image>

三号机组是全球首座欧洲压水反应堆（EPR），属第三代压水反应堆，发电容量为1,600兆瓦。日本制钢所与三菱重工业共同制造了该机组重达526公吨的反应堆压力容器。

### 建造与延误

2005年2月，芬兰政府批准Teollisuuden Voima建造一座新核反应堆，使芬兰成为15年来首个订购新核反应堆的西欧国家。该机组于2005年动工，原拟于2010年开始商业营运。然而，项目施工多次延误，且造价大幅超支；2018年，承建方法国阿海珐与西门子联合体向TVO支付4.5亿欧元作为延迟启用的赔偿。经过多次推迟，该机组终在2023年4月16日启动正式发电，较原定时间延误长达14年。2025年6月，TVO完成对三号机组的最终验收，正式接管机组。

### 大修与停机

三号机组的换料周期设计为12至24个月。2025年3月1日，该机组启动第二次年度大修，原订工期63天，实际仅耗时59天即于4月29日恢复发电。此次大修是该机组首次以18个月的运行周期进行维护，共有约4,000名TVO员工及分包商人员参与，完成约3,000项各类工作活动。下一次大修预计于2026年9月进行。

### 技术故障事件

- 2023年11月19日晚间7时许，三号机组因检测到故障而自动停止发电。
- 2025年3月7日，三号机组年度大修期间，为反应堆水池注水时因人为疏失未正确关闭舱口，导致约100立方米放射性冷却剂泄漏。冷却剂流入与环境隔绝的安全壳厂房及地板排水系统，并未外泄到厂外环境，事件对人员、环境或核安全均未构成风险。芬兰辐射及核能安全局（STUK）判定事件起因于人为错误。
- 2025年大修期间亦发现部分测量仪器连接器的密封件存在瑕疵，STUK将此事件暂定为INES第1级。TVO经额外检测后已确认所有连接器符合要求。

## 四号机组

2010年7月1日，芬兰议会以120票赞成、72票反对，通过授权TVO建造奥尔基洛托四号机组的“决策原则”。该决策原则有效期为五年，TVO须于2015年6月30日前提交建造许可申请。2014年，TVO要求将期限延长五年，但遭芬兰政府拒绝。2015年6月，TVO决定不提交四号机组的建造许可申请。

## 发电概况

机组｜类型｜净发电容量（兆瓦）｜首次临界｜商转日期｜许可期限

1号｜沸水反应堆｜890｜1978年7月｜1979年10月｜2038年

2号｜沸水反应堆｜890｜1979年10月｜1982年7月｜2038年

3号｜欧洲压水反应堆｜1,600｜2021年12月｜2023年4月

## 安克罗核废料贮存库

<image>

安克罗核废料贮存库是世界上第一个用于高放射性核废料最终处置的深地质处置库。它目前正在由核电站运营商富腾和芬兰电力公司拥有的芬兰厂商Posiva公司在奥尔基洛托工厂建造。

## 农业

废热是一种所有热力发电厂的共同输出，可加热冷却水（13 °C），在被泵回大海之前用于小规模农业。该发电厂拥有世界上最北端的葡萄园，这是一个0.1公顷的试验田，每年生产850公斤Zilga葡萄。另一个用途是养殖螃蟹、突唇白鲑、和用于制作鱼子酱的鲟鱼的池塘。

## 事故

2014年4月，1号机组汽轮机凝汽器发生少量海水泄漏，泄漏量为每小时2升。据运营商称，泄漏迫使电厂输出功率降至300兆瓦，但并不严重，将在一天内被修复。

## 参阅

- 芬兰核反应堆列表
- 洛维萨核电站
- 核工程

## 外部链接

- Teollisuuden Voima Oyj
- Radiation and Nuclear Safety Authority

## 基本资料

- 全称：Olkiluodon ydinvoimalaitos
- 说明：奥尔基洛托核电站（2015年）
- 国家：芬兰
- 位置：萨塔昆塔区埃乌拉约基
- 座标：61°N 14°E
- 现况：使用中
- 始建时间：OL1: 1974年2月1日、OL2: 1975年11月1日、OL3: 2005年8月12日
- 启用时间：OL1: 1979年10月10日、OL2: 1982年7月10日、OL3: 2023年4月16日
- 持有单位：芬兰电力公司 (TVO)
- 运营单位：芬兰电力公司
- 员工人数：1000 (2021)
- np_reactors：3
- 反应堆类型：Units 1–2: BWR、Unit 3: PWR (EPR)
- 反应堆供应商：Units 1–2: 瑞典通用电气公司、Unit 3: 阿海珐
- 冷却来源：波的尼亚湾
- 热容量：2 × 2,500 MWth (OL1–2)、1 × 4,300 MWth (OL3)、组合: 9,300 MWth
- 装机机组：2 × 890 MWe (net) (OL1–2)、1 × 1,600 MWe (net) (OL3)
- 厂牌和型号：OL1–2: ASEA-III, BWR-2500、OL3: 法马通 EPR
- 额定容量：3,380
- 容量因子：92.8% (2021)
- 年发电量：14,400 GW·h (2021)
- 网站：奥尔基洛托核电站