SpaceX第三次星舰轨道试飞任务

第三次星舰轨道试飞任务（IFT-3）是SpaceX的第三次星舰全系统联合发射测试飞行，于UTC时间2024年3月14日13:25发射升空，此次飞行进行了第二节星舰的内部燃料转移、载荷舱门开关以及再入大气层，原定的真空发动机点火则因滚转速率过高而没进行。

## 发射载具BS1028

### B10

超重型助推器B10于2023年3月完主体组装，并拥有和B9一样的电动系统。同年7月19日进行了低温验证测试。9月10日，B10在推力模拟器支架上被移至梅西测试场，并在三天后进行低温测试。12月29日完成静态点火测试。B10在热分离(Hot-Staging)后成功点火减速，但在溅落墨西哥湾时因出现不正常摆动造成发动机无法正常点火，导致B10于墨西哥湾上空约462米解体。

调查后认为发动机未能正常点火是因向发动机液氧过滤器堵塞，导致发动机氧气涡轮泵的入口压力损失，并使助推器的着陆点火(Landing Burn)推力低于预期，因而导致速度过快而解体。

### S28

星舰S28于2023年7月进行了低温测试，而后被放置于引擎安装台上，并于8月18日开始安装引擎。2023年11月23日S28和S30被一起转移至High Bay中进行TPS(热保护系统-Thermal protection System)安装作业，12月20日完成静态点火测试。S28升空后成功进行热分离(Hot-Staging)并且进入预定轨道，进行了舱内燃料转移、载荷舱舱门开关及再入大气层，原定的真空发动机点火则因滚转速率过高而没进行。星舰最终传回数据的时间约为发射后49分39秒，而后可能因黑障或星舰解体导致失去讯号，最后因时间过长，技术团队推断星舰S28已于空中解体。

调查后认为，是因负责滚动控制的阀门堵塞，导致失去控制姿态的能力，而使保护区域和非受保护区域加热程度都比预期的要大得多，并可能造成星舰过热而解体。

## 任务进程

### 2023年

- 11月18日，FAA表示IFT-2任务未造成人员伤亡或公共财损的事件，并且将监督SpaceX进行事故调查及报告。
- 11月19日，Elon Musk表示发射台在发射后状况良好无需整修，并且IFT-3发射硬件可在接下来3至4周内准备完毕。
- 12月7日，SpaceX确认S28及B10为此次飞行的载具。
- 12月20日，S28完成静态点火测试，6台猛禽引擎(3台真空版、3台海平面版)皆工作正常。
- 12月29日，B10完成静态点火测试，并且33台猛禽引擎皆工作正常，无提前熄火。

### 2024年

- 1月27日，S28被运回组装线上，并被放置于引擎安装台上。
- 1月31日，S28更换了至少1具猛禽引擎。
- 2月10日，B10和S28完成首次堆叠，并成为SpaceX的第4组星舰轨道发射载具。
- 2月12日，Elon Musk称次飞行将在3周内(2月中~3月初)发射。
- 2月14日，BS1028的首次湿式彩排(Wet Dress Rehearsal-WDR)因不明原因终止。
- 2月16日，BS1028第二次湿式彩排同样因不明原因终止。
- 2月18日，S28从B10上卸下并放到运输载具上。
- 2月19日，S28被放置于亚轨道发射台上，预计将再次进行静态点火。
- 2月19日，B10从发射台上卸下并放置运输载具上。
- 2月20日，B10抵达Mega Bay并被放置到引擎安装台3上进行飞行前检查。
- 2月26日，S28完成了涡轮旋转测试。
- 2月27日，FAA表示完成IFT-2的调查，并提出17点的改进事项。
- 2月28日，B10重回发射塔并被放置于发射台上。
- 3月1日，S28重新被堆放于B10上。
- 3月4日，BS1028成功完成湿式彩排(WDR)。
- 3月5日，S28从B10上卸下等待安装飞行终止系统(Flight Termination System-FTS)。
- 3月13日，FAA正式授予SpaceX发射许可证。
- 3月14日，UTC时间13点25分，星舰BS1028成功离开发射台，并且顺利完成热分离以及超重型助推器B10的返程点火和星舰S28大部分的测试。B10在溅落前因不正常摆动造成发动机未能正常点火，导致不正常摆荡及速度过快因而解体。S28最后回传数据高度约为65公里，速度约为25724(或25707)公里每小时，应为在再入大气层时解体。
- 3月14日，FAA认定此次飞行发生事故，将监督SpaceX进行事故调查。
- 5月23日，SpaceX发布此次的事故总结。

## 发射程序

SpaceX于2024年3月14日13:25UTC发射IFT-3。(原定为12:30UTC，因限制海域有船只闯入而延后约1小时。)

预定时间｜发射程序｜实际时间｜备注

T-01:15:00｜发射总监进行各部门投票决定是否开始加注推进剂｜T-01:01:XX

T-00:53:00｜星舰S28液态氧(Liquid Oxygen)开始装载｜T-00:51:XX

T-00:51:00｜星舰S28液态甲烷(Liquid methane)开始装载

T-00:42:00｜超级重型助推器B10液态氧(Liquid Oxygen)开始装载｜T-00:45:XX

T-00:41:00｜超级重型助推器B10液态甲烷(Liquid Methane)开始装载

T-00:19:40｜助推器B10及星舰S28猛禽发动机开始预冷(Engine Chill)｜T-00:16:XX

T-00:03:30｜助推器B10液态甲烷及液态氧(Liquid Oxygen)加注完成｜T-00:03:XX

T-00:02:50｜星舰S28液态甲烷及液态氧(Liquid Oxygen)加注完成

T-00:00:30｜发射总监确认是否进行发射｜T-00:00:32

T-00:00:10｜火焰偏转器(水冷钢板)启动｜T-00:00:05

T-00:00:03｜助推器B10猛禽发动机开始启动程序｜T-00:00:03

T+00:00:00｜无特别程序，等待所有发动机增加至指定推力｜N/A

T+00:00:02｜升空｜T+00:00:02

T+00:00:52｜达最大动压点(Max-Q)｜T+00:00:57

T+00:02:42｜助推器B10大部分猛禽发动机关机(MECO-Most Engines Cut Off)｜T+00:02:42

T+00:02:44｜热分级Hot-Staging开始，星舰S28上的猛禽发动机启动，脱离助推器B10｜T+00:02:48

T+00:02:55｜助推器B10返程点火推进开始｜T+00:02:52

T+00:03:50｜助推器B10返程点火推进结束｜T+00:03:48

T+00:06:36｜助推器B10减速至跨音速｜T+00:06:56

T+00:06:46｜助推器B10着陆点火(Landing Burn)推进开始｜T+00:05:54｜未正常点火

T+00:07:04｜助推器B10着陆点火(Landing Burn)推进结束(助推器B10溅落墨西哥湾)｜N/A

T+00:08:35｜星舰S28上的猛禽发动机关机，开始沿低地球轨道(LEO)飞行｜T+00:08:35

T+00:11:56｜星舰S28载荷舱舱门打开｜T+00:16:XX

T+00:24:31｜星舰S28上储罐与主储罐液态燃料转移测试｜T+00:27:XX

T+00:28:21｜星舰S28载荷舱舱门关闭｜T+00:28:32

T+00:40:46｜星舰S28在轨猛禽发动机开机测试｜N/A｜未能执行

T+00:49:05｜星舰S28再入大气层｜T+00:46:14｜最终解体

T+01:02:16｜星舰S28减速至跨音速｜N/A

T+01:03:04｜星舰S28减速至亚音速

T+01:04:04｜星舰S28溅落(无点火减速)印度洋

（由于星舰S28于再入过程中解体，00:49:05之后的阶段全部未能执行）

## 发射资讯

发射时间｜轨道｜原型序号｜现状｜发射地点｜降落地点｜试飞时间｜最高高度｜结果

2024年3月14日13:25(UTC)｜跨大气层轨道｜S28｜成功升空，于再入过程中解体｜德州博卡奇卡｜印度洋｜约49分39秒｜约234km (145.4mi)｜在再入的过程中解体

此次飞行进行舱内燃料传输、载荷舱门开关测试以及在轨减速再入大气层，发动机真空启动则因滚转速率过高未能进行。S28最终传回数据高度约65公里，速度约25724(或25707)公里每小时，而后星舰失联。调查后认为，是因负责滚动控制的阀门堵塞，导致失去控制姿态的能力，而使保护区域和非受保护区域加热程度都比预期的要大得多。

B10｜成功升空并分离，于溅落前解体｜德州博卡奇卡｜墨西哥湾｜约6分59秒｜约106km (65.8mi)｜在约 462 米的高度解体

B10与S28进行热分离(Hot-Staging)后成功点火减速，最后因不正常摆动导致发动机未能正常点火而在高度约 462 米解体。调查后认为发动机未能正常点火是因向发动机液氧过滤器堵塞，导致发动机氧气涡轮泵的入口压力损失，并使助推器的着陆点火(Landing Burn)推力低于预期。

## 基本资料

- 说明：BS1028从发射台上升空
- 日语原文：第三次星舰轨道试飞任务(IFT-3)
- names_list：第三次星舰轨道试飞任务(IFT-3)
- 任务类型：试飞
- 运营单位：SpaceX
- 任务时长：约49分39秒(讯号接收时间)
- orbits_completed：＜1
- 推出时间：2024年3月14日13:25(UTC+0)
- launch_rocket：星舰S28、超重型助推器B10
- 发射地点：SpaceX星港(Starbase)
- previous_mission：IFT-2
- 分类：SpaceX星舰发射
- next_mission：IFT-4
- landing_site：S28 印度洋 (失去讯号)、B10 墨西哥湾 (上空解体)
- disposal_type：B10 溅落时于空中解体、S28 返回大气层时解体
- 破坏：2024年3月14日、S28 14:14:39（UTC-0）、B10 13:31:59（UTC-0）
- 航天器：星舰BS1028
- 航天器类型：原型机(Prototype)
- 弹头量：B10:约3,500公顿、S28:约1,300公吨
- 功耗：B10:约7,130公吨、S28:约1,250公吨
- last_contact：T+00:49:39