仁泽地热发电厂

仁泽地热发电厂位于台湾宜兰县大同乡，为台湾电力公司与台湾中油公司共同合作开发的地热发电厂，也是台电公司继1993年清水地热发电厂除役后，相隔30年再有新地热发电厂加入营运。目前该发电厂施工已完成，并在2023年10月正式商转。

## 沿革

### 背景

中华民国经济部辖属矿业研究所于1966年起针对台湾北部之大屯山火山群地热区进行为期六年之大规模地质钻探调查，评估该地区的地热资源雄厚，预估装置容量可达500MW以上，然而当时因工业冶金技术尚未纯熟，大屯山火山群所产生之腐蚀性温泉水无法抽取发电，需投入大量资金建置高价耐酸抗蚀生产设备，整体而言不具经济效益，因此探勘作业完成后即暂时停摆。

1973年第一次能源危机爆发，为增强台湾自产能源之比重，经济部重启地热钻探工作，此次探勘作业遍及全台各地，其中又以宜兰县大同乡的清水地热区为首要地区，1976年中国石油公司也加入钻探行列，除了清水地热区，另于土场、仁泽地热区共钻凿四口地热井，经过有系统性的钻探，确认清水地热区拥有良好的地热温度与丰沛的地热流体。

经获得成果良好之钻探报告，国科会邀集财团法人工业技术研究院、中油公司，以及台电公司组成地热发电小组，并分别负责探勘、钻井，以及发电等三项业务，1977年秋季先行完成装置容量1.5MW的先导型地热示范发电厂，1981年4月再完成3MW的正式商转发电厂，同年9月移拨台电公司兰阳发电厂辖下成立清水地热分厂营运。

然而清水地热发电厂所采用的是闪发式地热发电系统，自地底抽取之温泉水经一次发电后即排放不再使用，加上热液产能因井内结垢问题造成逐年衰减，致发电量随之递减，运转12年后于1993年停止发电，产权移拨给宜兰县政府。

1985年经济部能源委员会委托工研院于宜兰县大同乡土场地热区建置装置容量0.26MW的朗肯双循环式发电试验系统，以作为二氧化碳副产品回收、地热生产与防垢技术之研究与地热直接利用研究与示范，经长期运转证实双循环发电系统在适当调节控制，下地热产能并无衰减现象，完成阶段性任务后于1994年结束运转除役。

### 计划

中华民国政府为推动能源转型与再生能源发展政策，订定2025年再生能源于台湾电网容量占比须达到20%之目标，其中又以太阳光电与风力发电为重点发展项目，而1993年清水地热发电厂除役后沉寂多年的台湾地热发电发展受到立法委员关注，因此经济部决定召集产、官、学各界重启台湾地热发电计划，并于2018年3月28日台电公司与中油公司签署“宜兰县仁泽-土场地热区地热探勘与发电开发营运”合作意向书，凿井钻探方面，双方决定各出资50%，正式成立国家地热团队。

该计划由中油公司负责探勘及凿井，台电公司负责发电厂建置及营运，以井厂分营模式共同开发地热发电，预计分三期完成6口地热井钻探，预估可设置装置容量8MW的地热发电厂。而在中油钻探作业展开前，农业委员会林务局罗东林区管理处也邀集中油公司评估既有的仁泽2号地热井修复之可能性，经评估该井年久失修，考量井口阀门组已锈蚀无法操作，若洗井加上更换阀门组所费不赀，因此改采于2号井周边新开凿仁泽3号、4号井因应。

台电公司为争取加速完成开发，因此与中油公司同时启动建置作业，中油公司进行新3、4号井钻探作业同时，台电公司利用既有之2号井进行产能推估，与订定并网容量，预估第一期可设置1.4MW之地热发电厂，计划期程自2020年1月启动，2020年7月发包，预估2021年12月并联发电，2022年2月全数完成，总投资金额新台币2.39亿元。

### 施工

中油公司部分第一期仁泽3、4号井共投资1.3亿元，预估将凿出两口1,500米的生产井与回注井，同时进行第二期土场地热区钻探工作的地点与钻探目标层的评估工作，预估在2020年启动钻探，第三期土场三口井接续第二期完成钻探后2021年直接展开，第一期钻探于2018年11月7日举行开工典礼，由中油公司董事长戴谦主持，并邀请经济部、台电公司、及地方政界人士共同与会。

仁泽3、4号井采定向凿井技术钻探，仁泽3号井朝西南偏斜深入地底，井深1,475米，仁泽4号井朝北方偏斜深入地底，井深1,500米，2019年4月完成凿井，开始产能测试。

与此同时台电公司的发电厂筹设过程却受到多项因素影响进度落后，截至2021年8月进度落后达31.5%，首先因中油完成钻探工作后，产能测试报告未能如预期的高，使得生产规模订定延迟六个多月才完成。

其次在电厂用地取得，因电厂所在地系由中油公司向林务局租用，原订2019年底中油与林务局租约到期后，由台电公司直接转让续租，然而却因受中华电信同时于该地设置电信基地台、用地位于太平山国家森林游乐区及森林法租用规定等影响租用面积大小问题，致租地、土地分割、兴办事业计划及土地变更编定等须依序办理之地用事项整体延后9个月。

第三是再生能源发电设备相关申设程序延宕，由于仁泽-土场地热发电计划预定装置容量1.4MW，属于经济部能源局2MW以下之第三型再生能源发电设备，依规定向能源局申办同意备案，然而发电厂位处山坡地且须办理兴办事业计划，依“非都市土地使用管制规则”之规定，兴办事业计划面积不得少于十公顷，解套方式为，若于仁泽-土场地热发电计划订定为第一型再生能源发电设备，即得免受兴办事业计划面积不得少于十公顷的面积限制，因此台电改以第一型再生能源发电设备重新提送审查。

仁泽-土场地热发电计划于2020年11月21日取得当地原住民茂安部落咨商同意，2021年1月27日取得能源局筹设许可，2月29日完成同意备案，但发电厂工程招标上却不顺利，台电原订在2020年7月完成发电厂与发电机组采购标案，但当时尚未取得原住民部落咨商同意，担忧未取得同意之情形下决标恐衍生履约争议，因此改于2020年11月才对外公开招标，却又因用地、产能及回注性等开发条件较严峻且招标条件严格，接连两次流标，经经济部国营会邀集台电与中油开会商讨后，决定台电仅完成第一期仁泽地热发电厂计划，第二期与第三期的土场计划改由中油公司独立开发。

台电“仁泽-土场地热发电计划”缩减规模，改为“仁泽地热发电计划”，装置容量降低为0.7MW，总投资金额由新台币2.39亿元调降为2.21亿元，经修正招标规范，于2021年8月16日重新公告招标，9月15日开标，10月决标，并预定于2023年6月并联发电，9月全数完工。2021年10月29日台电公司宣布“宜兰仁泽地热发电财物采购带安装案”由汉力能源科技公司以1亿7,405万4,573元得标，将采用汉力能源所制造的840kW朗肯双循环地热发电机组。

2022年7月14日取得宜兰县政府核发施工许可，22日水土保持工程动工，8月31日核发建筑执照。2023年5月宜兰县长林姿妙前往视察仁泽地热发电厂，陪同之台电人员表示，地热发电机组已在2023年3月20日完成安装，预计6月即可开始试运转，7月30日与电网并联发电，并依电业法程序向能源局申请电业执照，最快2024年可以进行商转，仁泽地热发电厂总装置容量0.84MW，预估年发电量470万度，可供应约1,200户年家庭用电。

2023 年 10 月 24 日举办启用典礼。

规划2026年下半年进行二期计划，将开发仁泽二号井，装置容量可增加到三MW，规划下半年进行招商扩厂。

## 设施

### 发电机组

发电机型号｜地热发电类型｜机组数量｜装置容量（kW）｜商转日期｜状态

台湾汉力能源科技制朗肯双循环发电机｜朗肯双循环｜1｜860｜2023年｜商转中

## 基本资料

- 谚文：Taiwan
- location_map_caption：仁泽地热发电厂在台湾的位置。
- 坐标：24
- 坐标：32
- 坐标：49.3
- 坐标：N
- 坐标：121
- 坐标：30
- 坐标：33.9
- 坐标：E
- 坐标：type:landmark
- 坐标：inline,title
- 国家：中华民国（台湾）
- 位置：台湾宜兰县大同乡
- 现况：商转中
- 始建时间：2018年11月7日
- 启用时间：2023年10月24日
- 建造费用：新台币1亿7,405万4,573元
- 持有单位：台湾电力公司
- 运营单位：台湾电力公司再生能源处
- 类型：朗肯双循环
- 最低发电温度：142.3—145.6℃
- 水井：仁泽3号（回注井）、仁泽4号（生产井）
- 最大井深：仁泽3号1,475米、仁泽4号1,500米
- 热水输出：仁泽3号每小时37.5吨、仁泽4号每小时51.0吨
- 厂牌和型号：台湾汉力能源科技公司制朗肯双循环发电机组
- 计划建设机组：一部
- 额定容量：0.84MW
- 年发电量：470万度
- 网站：台湾电力股份有限公司 官方网站