阿提米丝3号

阿提米丝3号（Artemis 3，正式名称为Artemis III）是NASA的阿耳忒弥斯计划的第三个任务、第二次载人飞行，预计将于2027年实施。四名宇航员兰迪·布雷斯尼克、安德烈·道格拉斯、弗朗西斯科·卢比奥和卢卡·帕尔米塔诺将乘坐猎户座飞船，由太空发射系统火箭发射至近地轨道，在此测试载人着陆系统（蓝月着陆器与星舰人类登陆系统）和舱外服，与阿波罗9号任务类似。

阿耳忒弥斯3号原本是本计划中的首次载人登月任务，但因研制进度不及预期，在2026年被调整至现状，而载人登月任务则改至阿提米丝4号。

## 概述

2017年提出并经过不断细化后，该任务原本是计划于2024年实施的长达30天的载人登月任务。首先使用太空发射系统火箭和猎户座太空船将四名太空人发射到月球附近，之后与星舰人类登陆系统（星舰HLS）交会对接，接着两名宇航员使用星舰HLS登陆月球南极，停留一周。这将是本计划的首次载人登月，旨在实现自1972年阿波罗17号以来的美国重返月球暨人类再度登陆月球。

然而，猎户座飞船、载人着陆系统、登月宇航服等各组件研制进度不及预期，使得NASA不得不多次推后任务日期，从2024年一路延期至2028年。最终，严重落后的研制进度迫使本次载人登月的任务内容在2026年2月27日被放弃，改为测试一个或两个载人着陆系统与猎户座飞船在近地轨道交会对接，并测试登月宇航服和舱外活动设备。原定的载人登月任务改为阿提米丝4号，最早在2028年执行。这一重大改动由美国宇航局局长贾里德·艾萨克曼亲自宣布。

在考虑了高地球轨道（HEO）方案后，规划人员最终选择了463公里的低地球轨道（LEO）任务，这使得NASA能够保留一个太空发射系统的芯二级——临时低温上面级（ICPS），用于阿耳忒弥斯4号任务。NASA认为，这一优势超过了高地球轨道任务的益处，即高地球轨道任务能够更真实地模拟月球附近的热环境和运行条件。

2026年6月，NASA初步决定先后与两种载人着陆系统展开对接测试，首先是蓝月着陆器，然后是星舰人类登陆系统。

## 宇航员乘组

阿耳忒弥斯3号将由四名宇航员组成：来自美国宇航局宇航员团队的指挥官兰迪·布雷斯尼克、任务专家安德烈·道格拉斯和弗朗西斯科·卢比奥，以及来自欧洲宇航员团队的飞行员卢卡·帕尔米塔诺。乘组名单公布于2026年6月9日。

## 火箭与太空船

### 太空发射系统

太空发射系统（SLS）是一款重型运载火箭，用于发射猎户座飞船。本次的SLS火箭不会使用芯二级的临时低温上面级（ICPS）。

### 猎户座飞船

猎户座飞船是阿耳忒弥斯计划中所有载人任务使用的载人飞船，可承载4名宇航员。在阿耳忒弥斯3号任务中，它将在低地球轨道与两种载人着陆系统交会对接。

### 载人着陆系统

两种载人着陆系统：星舰人类登陆系统和蓝月着陆器都将参与本次任务。猎户座飞船首先和蓝月交会对接，宇航员也会进入其中。星舰未安装生命保障系统，因此短暂的对接中不会涉及宇航员的进入。

## 历史

<image>

<image>

2017年12月，美国正式批准太空政策指令一号，由此确立一项载人登月计划，后来命名为“阿提米丝计划”。该计划以猎户座太空船多用途载人飞行器（MPCV）及一座月球轨道太空站作为核心架构。此任务最初称为“探索任务三号”（Exploration Mission-3，EM-3），目标是将四名太空人送入绕月的近直线晕轮轨道，并向月球轨道太空站——即月球门户——运送欧洲补给、基础设施与通讯模组及美国开发模块。

然而至2019年5月，ESPRIT与美国开发模块（后更名为居住与后勤模块）被重新规划为分别由商业运载火箭发射。此时，该任务改称为阿提米丝三号，并被重新定位为加速阿提米丝计划首次载人登月的关键任务，目标时间订于2024年底。依当时构想，猎户座飞船将与一座精简版的月球门户会合，该太空站仅包含动力与推进元件及一个小型居住与对接节点，并与一具商业采购的载人着陆系统（HLS）：星舰人类登陆系统（星舰HLS）对接。

至2020年初，NASA放弃让猎户座飞船与HLS在月球门户会合的构想，改采猎户座飞船与HLS直接对接，并将月球门户的部署延后至阿提米丝三号任务之后。

2021年8月10日，美国政府问责署发布稽核报告指出，新一代航天服最早须至2025年4月才能就绪，使原定于2024年底执行登月的计划不可行。航天服将由公理航天设计，并与时尚品牌普拉达合作开发。2021年11月9日，NASA局长比尔·纳尔逊确认，阿提米丝三号的发射时间将不早于2025年。

2023年6月，NASA探索系统发展副署长吉姆·弗里（Jim Free）表示，发射时间“很可能”不早于2026年。同年6月，由于spaceX星舰研制进度落后，有消息传出该任务亦可能改为一次前往月球门户空间站的载人任务。同年12月，美国政府问责署报告指出，该任务不太可能在2027年之前执行。

<image>

2024年1月，NASA正式将阿提米丝三号延后至最早2026年9月之后。3月14日，SpaceX星舰于其第三次整合飞行测试中首次成功达成预定轨道轨迹。3月，NASA公布阿提米丝三号将搭载三项科学仪器，包括“月球环境监测站”（LEMS），一套小型自动地震仪系统，用于分析月壳与月幔的区域结构；“月球对农业植物影响实验”（LEAF），用以研究月表环境对太空作物的影响；以及由国际合作提供的“月球介电分析仪”（LDA），用于测量月壤传导电场的能力。4月，美国航天记者埃里克·伯格报导指出，NASA内部正在评估的替代任务方案包含在近地轨道进行猎户座太空船与SpaceX的星舰人类登陆系统之间的对接测试。9月，该任务使用的欧洲服务模组已完工并交付NASA。12月，NASA再度宣布阿提米丝三号最早将延至2027年之后执行。

2025年5月2日，美国政府提出2026会计年度预算案，建议于阿提米丝三号后取消太空发射系统与猎户座太空船，理由是每次发射成本高达40亿美元。7月4日，总统唐纳德·特朗普签署《大而美法案》，其中包含持续为SLS与猎户座飞船于阿提米丝三号之后任务提供经费的条款。8月18日，NASA表示已于肯尼迪太空中心的飞行器组装大楼开始处理SLS核心级已完成的底部五分之一结构，其余部分则在路易斯安那州新奥尔良的米丘装配厂接近完工，预计于2026年中期运抵肯尼迪太空中心。

2026年1月，NASA宣布阿提米丝三号的发射时间将不早于2028年。2月末，NASA宣布阿耳忒弥斯计划的重大调整。阿提米丝三号预计将回到2027年执行，但不会执行登月任务，只执行近地轨道飞行，以测试关键技术。

## 外部链接

- Orion website at NASA.gov
- Space Launch System website at NASA.gov

## 基本资料

- names_list：探索任务3号（2017–19）、（Exploration Mission-3）
- 说明：阿提米丝3号的猎户座飞船的欧洲服务模块
- 任务类型：近地轨道猎户座飞船与载人着陆系统载人测试飞行
- 运营单位：NASA
- 任务时长：2周（计划）
- 航天器：Orion CSM-004、蓝月着陆器、星舰人类登陆系统
- 制造商：猎户座飞船CM: 洛克希德马丁、猎户座飞船欧洲服务模块: 空中客车国防航天、蓝月着陆器：蓝色起源、星舰人类登陆系统: spaceX
- crew_size：4
- crew_members：兰迪·布雷斯尼克、卢卡·帕尔米塔诺、弗朗西斯科·卢比奥、安德烈·道格拉斯
- 推出时间：2027年（计划）
- launch_rocket：猎户座飞船: SLS Block 1、载人着陆系统: 未定
- 发射地点：肯尼迪太空中心, LC-39B
- landing_site：太平洋（计划）
- 参考坐标系：地心轨道
- 轨道类型：近地轨道
- 高度：460km（计划）
- 倾角：33°（计划）
- apsis：地
- 任务徽章：Artemis III Mission (1083828734419).png
- 域：文字标识
- crew_photo_caption：官方人物合影，由左至右：道格拉斯、帕尔米塔诺、布雷斯尼克和卢比奥
- 分类：阿提米丝计划
- previous_mission：阿提米丝2号
- next_mission：阿提米丝4号