德里地铁机场快线

德里地铁机场快线（Delhi Airport Metro Express、एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन）是德里地铁的一条地铁路线，在地铁图上以橘色表示，因而又被称为橘线。目前共有6座车站营运中，两端点站从新德里站 (地铁)途经英迪拉·甘地国际机场到德瓦卡21区站。在经过数次延期后，本线于2011年2月23日开始营运。德里地铁机场快线的建造成本总共耗费570亿卢比，这当中有288.5亿卢比（5.8亿美元）由信实基建支出，其中一部分以收益共用模式支付费用。

本线全长22.7km，其中15.7km为地下段，另外7km为高架段。列车最高行驶速度135km/h，于其他线路80km/h来比还要快；仅需19分钟即可从新德里站抵达第三航厦。

在2012年7月7日至2013年1月22日期间，因建筑结构出现重大技术缺陷而停止营运一段时间。在重新开始营运后，为了安全起见，列车最高行驶速度降至50km/h，使得从新德里站到机场需耗时40分钟。信实基建在2013年6月27日向德里地铁有限公司宣布在2013年6月30日后放弃经营机场快线，此后本路线自2013年7月1日起改由德里地铁有限公司营运，并由100名公务员组成支援团队协助处理营运事项。在确认整修后的建筑安全无虞后，德里地铁有限公司于2014年中调整本线列车最高行驶速度至80km/h。2015年1月，德里地铁有限公司公告在去年7月时调降票价高达40％后，本线通勤人数上升约30％。

## 历史

德里地铁有限公司于2007年9月开始机场快线第一期路线施工招标，并在2008年1月23日与信实基建及铁路建设和协助公司签署为期30年的BOT模式政府和社会资本合作合同。不过，德里地铁有限公司仍会支付一半的建设费用，隧道和土建工程部分也会亲自处理。尽管全线多为地下段，但在道拉昆站一段以高架型式穿越德里环形道路、国道8号 (印度，新编号)、山脊路（Ridge Road）、萨达尔·帕特尔街（Sardar Patel Marg）等繁忙路段。

本路线开通时间原定于2010年8月31日，以便赶上10月份的英联邦运动会开幕式，但因完工时程一再遭到拖延，导致本线迟至2011年2月23日下午2点才开通。德里地铁有限公司不满完工时程一再拖延，自2010年9月30日起每日向信实基建罚款alt=750万罚款。最终，本线于2011年2月23日开通，但德里航空城站与道拉昆站则到2011年8月15日时才开始营运。

然而营运仅1年多后，因硬件结构部分出现重大技术缺陷而被迫于2012年7月8日停止营运，这些问题包括高架桥桥梁与桥墩出现裂缝，铁轨下方大梁结合的橡胶轴承变形，隧道开始渗水等情况。城市发展部随后透露，地下段已有几处区域严重损坏，至少需耗费5个月才能解决。德里地铁有限公司后来与信实基建组成调查小组，结果显示有540个轴承需要替换，一些已经有裂缝的大梁也需重新整修。

本线在整修后于2013年1月23日重新营运，但为了安全起见，列车行驶速度降为50km/h，从新德里到机场的时间也增加到40至50分钟左右。未来若须加快列车行驶速度，必须由德里地铁有限公司和其他专家检查核准后才可实行。如果能够完全确保安全通行，将来有可能恢复105km/h的原行驶速度。2014年中时，本线列车行驶速度调升为80km/h，从新德里站到机场站仅需花费19分钟。未来本线预计延伸至德瓦卡25区，缩短两地的距离。

### 营运历史表

营运历史

营运起始时间｜路段｜长度｜车站数｜附注

2011年2月23日｜新德里站 (地铁)｜德瓦卡21区站｜22.5km｜4

2011年8月15日｜道拉昆站｜－｜1

德里航空城站｜1

总数｜新德里站｜德瓦卡21区站｜22.5km｜6

## 营运

最初本线营运时间预计为24小时，发车频率为每10分钟1班车，但最后营运时间改为从上午4:45到晚上11:30，发车频率为每15分钟1班车。德里地铁有限公司原预估2011年时每日通勤量可达到4.2万人次，但实际上仅在2万人左右徘徊。近年来由于德里地铁有限公司数次降低票价，才使得每日通勤量超过5万人次。

## 票价

从新德里站 (德里地铁)到英迪拉·甘地国际机场站或德瓦卡21区站的单程票价皆为60卢比（0.93美元）。另有贩售往返新德里站与英迪拉·甘地国际机场站之间的月票，价位分成1,300卢比（20.19美元）和1,600卢比（24.85美元）2种，在限期1个月内可分别搭乘30或45次；也有机场站到其他目的地等不同组合的月票贩售著。若使用储值卡搭乘，可以享受10％的票价折扣优惠。目前搭乘机场快线抵达机场的价钱，比其他运输工具都要便宜。

## 车站

德里地铁机场快线沿线车站

编号｜车站名｜开通时间｜交会路线｜站体型式｜座标

中文｜印地语

1｜新德里站 (地铁)｜नई दिल्ली｜2011年2月23日｜rail新德里站 #; font-size:80% 黄线｜地下｜28.642229 77.221538

2｜希瓦吉体育场站｜शिवाजी स्टेडियम｜2011年2月23日｜－｜地下｜28.628788 77.211406

3｜道拉昆站｜धौला कुआँ｜2011年8月15日｜粉红线（建造中）｜高架｜28.591853 77.161690

4｜德里航空城站｜दिल्ली एरोसिटी｜2011年8月15日｜第一航厦接驳巴士｜地下｜28.5491 77.1208

5｜英迪拉·甘地国际机场站｜विमानपत्तन｜2011年2月23日｜第三航厦｜地下｜28.557096 77.086738

6｜德瓦卡21区站｜द्वारका सेक्टर २१｜2011年2月23日｜#; font-size:80% 蓝线｜地下｜28.552125°N 77.058016°E

## 硬件设施

<image>

本线路使用的西门子铁路系统可提供信号、电力传输、行李托运等服务，使旅客能够在新德里站 (德里地铁)和希瓦吉体育场站办理行李登机手续，最多可每小时处理1200人次。这个价值3400万欧元的系统，原预计在2010年英联邦运动会上使用，但最终因开通时间延期而未赶上。通讯系统部分则是使用阿尔卡特朗讯设计的系统；售票机系统使用的是英德拉系统；全高式月台门使用的是法维莱运输系统；车站管理系统的供应商为蓝星（BlueStar）与汉威联合，蓝星同时也是建筑能源管理系统的供应商。

目前机场快线将成为国内第一条在地理资讯系统上绘制的线路，以便加强安全、维护和交通管制等，并在发生事故时可迅速调动紧急支援。

### 车辆

机场快线使用的车辆由西班牙CAF公司进口，为8列6节编组列车。铁路建设和协助公司持有德里地铁机场快线5％的股权，信实基建则持有其余95％的股权。此款列车具有优质标准，并有内建降低噪音设计、无障碍衬垫座椅等。车厢内配备液晶显示萤幕供乘客娱乐用，并提供航班讯息供旅客查询。列车上安装能承受高温和冲击的记录器，另配有车载用轮缘润滑系统，让列车行驶时引起的噪音更低，旅客乘坐时的舒适性更好。基于港铁人员曾担任本线顾问，列车的内部设计与港铁机场快线的列车布置十分相似，在列车外型上也非常相似。

### 轨道

为确保行驶安全，本线轨道安装了RHEDA-2000讯号系统，理论上可使列车以最高350km/h的速度行驶。整条22.7km的路线全使用无道碴道床，这比普通轨道建造费用高出40至50％，但在建造时间上与普通轨道相差无几。钢轨铺设在混凝土轨枕上的橡胶垫，列车行驶时产生的噪音相对较小。

7km长的高架段在建造时，使用了504根长25m的大梁，这些大梁在运送时须使用长35m的60轮工程运输车运送。

### 安全

本路线上的6座车站皆可办理登机手续，各车站皆配备了先进的爆炸物探测器、大型X射线行李扫描器、车辆底部扫描仪、快速反应小组与警犬等，以确保通勤者与行李的安全。各站的月台皆装有全高式月台门，以避免有意外发生。所有车站接安装闭路电视监视器，将现场影像传送到车站控制室、安全控制室、营运控制中心等。机场线等所有德里地铁的车站安全管理，皆由中央工业安全部队负责处理。

### 无障碍设施

所有的车站都设有无障碍环境设施，包括供使用轮椅人士使用的缓坡，在电梯内还设有扶手及导盲文字，让残疾人士方便使用；在车站与列车上另有多处帮助呼叫点，在发生紧急情况时，残疾人士只需按下通话按钮即可寻求帮助。

### Wi-Fi服务

机场快线是德里地铁路网中首次引进Wi-Fi服务的路线，所有6座车站于2014年1月13日开始启用，此服务由YOU宽频印度有限公司（You Broadband）提供，未来预计将Wi-Fi行动服务延伸至列车内。

## 外部链接

- Delhi Airport Metro Express Line
- Delhi Metro Airport Rail Images & Information
- Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (Official site)
- Delhi Metro Annual Reports
- UrbanRail.Net – descriptions of all metro systems in the world, each with a schematic map showing all stations.
- 德里地铁导览（中文）

## 基本资料

- 日语原文：德里地铁机场快线、एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन
- 尺寸：300
- 服务路线：机场联络轨道系统
- 所属系统：地铁
- 状态：营运中
- 运营范围：新德里
- 德瓦卡21区站：新德里站 (地铁)
- 车站数目：6
- 进出人次：50,000
- 启用：2011年2月23日
- 关闭日期：2012年7月7日（2013年1月22日再次营运）
- 所有者：信实基建与铁路建设和协助公司
- 运营单位：德里地铁机场快线私人有限公司
- 性质：地下、地面、高架
- 车辆：铁路建设和协助公司
- 线路长度：22.7km
- 电气化：25千瓦50赫兹交流电
- 速度：132km/h
- 毁坏日：collapsed