五大桥梁重建工程

五大桥梁重建工程是台湾铁路管理局于1983年7月至1992年5月间办理的一项铁路桥梁改建工程。

## 工程背景

台湾铁路肇建于清朝后期，并于日本时代由台湾总督府铁道部（台湾总督府交通局铁道部的前身）予以改建、延伸路线。囿于当时施工技术，多数铁路桥梁之桥台、桥墩材料为石砌或砖砌，桥基采用松木桩或扩大基础，部分采用沉箱基础的桥梁，植基亦不深。这些铁路桥梁使用至二战前、后年代许多已不符设计或载重标准，加以长年受河流冲刷，使桥墩覆土更浅，危及桥梁与行车安全，甚而发生桥梁遭洪水冲毁致路线中断之事故，因此，台湾铁路管理局决定改建这些老旧桥梁。该局计划重建的铁路桥梁，除了已重建完成、或已局部改建、或将来另有重大路线工程计划需配合重建者之外，计罗列出29座桥梁，分别纳入“五大桥梁重建工程”及“铁路沿线老旧桥梁重建工程”两项计划。

五大桥梁由南而北分别为大肚溪桥、下大甲溪桥、下大安溪桥、第二大嵙崁溪桥、新店溪桥，分别属于纵贯线及山线铁路，原桥上部结构计划改建为上承式或半穿式下承式预力混凝土梁，下部结构设计为钢筋混凝土桥墩，基础则采用反循环基桩、圆形沉箱或楕圆形沉箱兴建。

## 五大桥梁重建前及重建情形

<image>

<image>

- 大肚溪桥：位于追分车站、成功车站至彰化车站间，重建前日本时代旧桥为海线、山线各1座单线桥梁并列，均为前后两端合计13孔上承式钢钣梁及中间6孔下承式桁梁之铁路桥（全长590米）。该2座旧桥1959年八七水灾遭洪水冲毁后，分别于1960年4月（山线旧桥）及6月（海线旧桥）完成原地改建并延长为前后两端合计18孔上承式钢钣梁及中间6孔下承式桁梁之铁路桥（全长704米）。本工程计划之新大肚溪桥，建于前述旧桥下游20米处，桥位提高2米，主桥为海线、山线各1座双线桥梁并列，均为25孔32.1米之上承式预力梁桥，全长802.5米，于1988年2月4日完工通车（铺设传统道碴式轨道；通车初期海线双线新桥仅铺设单线铁路）。另外为了配合新桥桥位，追分车站、成功车站往彰化车站方向以及成功～追分之间的成追线等路线均配合改线，而大肚溪南号志站亦配合迁设或重置配线，以管控新桥南端（彰化侧）海线铁路汇入山线铁路。

<image>

<image>

<image>

- 下大甲溪桥：位于海线大甲车站至台中港车站间，重建前旧桥为双线61孔上承式钢钣梁桥。新桥建于旧桥上游20米处，为双线39孔32.1米之下承式U型（半穿式）预力梁桥，全长1,252米，于1987年6月30日完工通车（铺设传统道碴式轨道）。
- 下大安溪桥：位于海线日南车站至大甲车站间，重建前旧桥为单线46孔上承式铁公路共构桥墩之钢钣梁桥（即“旧大安溪桥”）。新桥建于旧桥上游18米处，为双线31孔32.1米之下承式U型（半穿式）预力梁桥，全长995米，于1987年1月20日完工通车（铺设传统道碴式轨道）。本桥梁虽为双线桥，但日南～大甲间尚未扩建为双线铁路，故迄今为止该桥仅铺设单线轨道。
- 第二大嵙崁溪桥：位于纵贯线浮洲车站至树林车站间，跨越大汉溪，重建前旧桥为上、下行单线桥梁各1座。下行线（东正线）旧桥原为北端8孔上承式钣梁及南端4孔下承式桁梁，1953年7月完成加建桥墩及撤除桁梁，改建为20孔上承式钣梁桥；上行线（西正线）旧桥系日本时代台北～竹南间双线工程中于1931年2月竣工之21孔上承式钣梁桥。本工程计划之新第二大嵙崁溪桥，建于原上行线旧桥下游15米处，原设计长度460米，1984年4月9日中华民国经济部核定需配合防洪计划，应予增加桥长，故该桥重建工程变更设计，桥位提高3.21米，桥梁长度增为802.5米，为双线25孔32.1米之下承式U型（半穿式）预力梁桥，于1991年8月28日完工通车（铺设传统道碴式轨道）。

<image>

- 新店溪桥：位于纵贯线万华车站至板桥车站间铁路尚未地下化之前的新店溪上，重建前旧桥为上、下行单线桥梁各1座。下行线（东正线）旧桥为1901年2月20日竣工之14孔上承式钣梁桥；上行线（西正线）旧桥系日本时代 台北～竹南间双线工程中于1932年竣工之上承式钣梁桥。新的新店溪桥建于原上行线旧桥下游17米处，1983年12月26日开工，桥位配合防洪计划提高3.54米，为全长701米之双线桥梁，下部结构为大口径反循环基桩与ㅠ型桥墩，上部结构分别为跨度26米上承式预力梁19孔、14.2米上承式预力梁10孔、13米上承式合成梁5孔。新桥开工后因水中基桩打设困难及障碍物清除不易，复又经过4次变更设计，并衍生长期停工，最终于1992年1月27日切换上行线（西正线）通车，并于同年5月31日完成下行线（东正线）切换通车（铺设传统道碴式轨道），耗时八年余，为五大桥梁重建工程中最后完工通车的铁路桥梁。

## 五大桥梁现况

- 大肚溪桥：现役中。海线桥已于2004年4月铺设第2线（采用无道碴之弹性基钣轨道），完成双线通车。
- 下大甲溪桥：现役中。
- 下大安溪桥：现役中，双线桥梁仍仅铺设单线。
- 第二大嵙崁溪桥：现役中。
- 新店溪桥：配合台北铁路地下化专案万板专案工程，桥梁南北两端曾于工程期间小幅度改线，施作临时轨便线桥及引道（但主桥位置不变）。1999年7月21日万华车站至板桥车站以南路段铁路地下化完工通车，本桥停用，做为铁路桥梁仅使用8年余。新店溪桥停用后，由台北市区地下铁路工程处（交通部铁路改建工程局的前身）于同年9月15日起动工改建，预力梁拆换为钢构箱梁与Ｉ型梁、修补桥墩、更新支承座与改建部分帽梁等，并将桥面拓宽为18.5米，以应未来公路桥梁使用之需，而桥名则在2001年4月17日由台北市政府及台北县政府（今新北市政府）协调更名为“华翠大桥”。华翠大桥2001年8月16日第一阶段新店溪下游侧桥面（北桥）通车，并连接原地面铁路改建为台北市万华区艋舺大道与新北市板桥区县民大道，2002年7月27日则完成新店溪上游侧桥面（南桥），实现双向各2车道全面通车，并使用至今。

<image>

- 台北铁路地下化万板专案工程期间，“新店溪桥”南北两端小幅度改线，另筑临时轨便线桥及引道。

<image>

- 五大桥梁重建工程之“新店溪桥”停用后，改建为华翠大桥，供汽车通行。

<image>

- 华翠大桥尚保有部分五大桥梁重建工程“新店溪桥”原桥墩结构。

## 参考文献

- 台湾总督府铁道部：1911年，《台湾铁道史》中卷（未定稿），台北。
- 台湾总督府铁道部或台湾总督府交通局铁道部：大正及昭和年间，《铁道年报》，台北。
- 交通部：1950年～1992年各年度《交通年鉴》，台北市。
- 台湾铁路管理局：1987年，《台湾铁路百周年纪念》，台北市。
- 台湾省林务局农林航空测量所：1978年、1985年，《台湾地区相片基本图》。
- 杨鹏飞：1988年再版，《台湾区铁道古今站名辞典》，台北市。
- 台湾省政府交通处：1990(?)年，《台湾省交通建设 Taiwan Comunications From 1984～1989 R. O. C.》，台北市。
- 台湾省文献委员会：1993年，《重修台湾省通志》卷四经济志交通篇（第一册），南投县。
- 彰化县文化局：2005年，《庆祝 中部铁路通车100周年 彰化扇形车库修复落成 台湾铁路创建118周年 纪念专辑》，彰化县。

## 基本资料

- 其他名称：五座重要桥梁重建工程
- 国家：中华民国（台湾）
- 地点：

<image>

台铁纵贯线与台中线
- 维护单位：台湾铁路管理局
- 桥型：上承式或下承式预力梁桥
- 长度：（各桥长度详内文）
- 开工日：1983年7月、1984年7月
- 完工日：1992年5月
- 总造价：新台币26亿4,730万元