东九文化中心

东九文化中心（East Kowloon Cultural Centre）为香港一座文化中心，位于九龙牛头角佐敦谷牛头角道60号，由康乐及文化事务署管理，占地约2.16公顷。该中心于2016年12月8日奠基动工，其后历经工程延误，最终于2025年11月3日正式揭幕启用。大楼由许李严建筑师有限公司（严迅奇）负责整体设计，造型别具匠心，寓意发放艺术创意的文化核心，原址为第一代牛头角下邨（二区）第12至14座。

该中心造价约41.7亿港元，为康文署辖下首个以“艺术科技”为核心定位的表演场地，旨在推动艺术与科技融合。其地理位置优越，毗邻港铁九龙湾站，并透过行人通道系统连接德福花园、淘大花园等周边屋苑及商厦。

## 建筑意念

<image>

东九文化中心由本地建筑师严迅奇旗下的许李严建筑师有限公司设计。大楼造型源自该公司曾参与的台北艺术中心竞赛方案，象征一个绽放创意、激发思维的文化核心，并透过多道“艺术窗户”向社区发放艺术创意火花。中心外墙多角度朝向四周，配合架空艺术回廊，能无缝连接周边人流汇点，吸引公众到访。

## 设施

<image>

东九文化中心设有五个主要表演场地，座位数目由120至1,200不等，每个场地均针对不同表演形式而设，配备先进舞台科技。

### 剧院

剧院为中心最大的场地，设有1,200个座位，配备6部多媒体投影机、170个喇叭及180支LED灯，并设有沉浸式“杜比全景声”音响系统、4K高清投影系统、舞台自动追踪系统及媒体服务器。舞台上设有半透明投影屏，能营造更立体的视觉效果。该场地被定位为“长期演出用途”，鼓励艺团进驻发展长演剧目。

### 剧场

剧场设有536个座位，采用三向伸展式舞台设计，能拉近表演者与观众的距离，适合举办高互动性的中型演出。

### 形馆

形馆是一个配备全墙投影设备的剧场空间，可容纳160至176人。场内设有折合式座椅及弹跳地板，能灵活配合舞蹈和沉浸式剧场制作。

### 乐馆

乐馆为专业扩音音乐演出空间，设有120个座位，场地配备专业混音、扩音系统及隔音墙，适合乐队表演、小型音乐会及录音用途。康文署署长陈咏雯表示，该场馆可供歌手举办歌迷聚会或小型演出。

### 创馆

创馆是专为艺术科技而设的多功能实验工作室，座位配置灵活，可容纳243至258人。其舞台大小与剧院一致，方便艺术团体在正式公演前进行排练及阶段性展演，是艺术家探索创新作品的孵化基地。

此外，中心设有三个多用途“创艺间”，配备镜面墙壁、芭蕾舞扶杆、弹跳板及音响系统，供排练、实验及研究工作之用。

### 其他设施

- 一个大型排练室
- 两个小型排练室
- 附属设施，如洗手间、更衣室、育婴室、办事处、贮物室、上下客货区、停车位
- 场地大堂，包括售票处及询问接待处
- 办公室
- 一间餐厅
- 一间咖啡店
- 户外广场
- 天桥，接驳九龙湾站B出口及淘大商场

## 历史

### 牛头角下邨（二区）重建计划

<image>

牛头角下邨（二区）早已定于2003/04财政年度拆卸，但因居民要求原区安置而延至2008/09年度才拆卸。2005年11月香港政府就重建牛头角下邨的发展咨询，期间观塘区议会要求香港政府兴建一所崭新、充满活力及融合多种设施和文娱休憩用地的地区中心，以分流邻近黄大仙区使用率高的牛池湾文娱中心。2006年11月16日，观塘区议会通过牛头角下邨重建计划的建议，除公共房屋亦包括一所文化中心，以切合九龙东及西贡区居民对演艺设施的需求。同年11月，康乐及文化事务署和建筑署就跨区社区文化中心计划咨询观塘区议会后开展初步规划工作；及分别于2010年及2012年向观塘区议提出进度报告及介绍跨区社区文化中心的初步设计，并获得支持；再于2012年7月3日就项目的概念设计咨询观塘区议会。牛头角下邨第二期重建计划于2010年10月20日展开，于2011年11月完成。二区（第8座至第14座）清拆后余下的3.5公顷土地小部分被拨作兴建跨区社区文化中心。

2013年3月长远房屋策略督导委员会会员暨香港房屋委员会委员蔡涯棉认为，有关部门应该重新审视牛头角下邨第二期重建计划土地之未来发展。但是，上述建议最终不被采纳。

2013年11月5日，康乐及文化事务署及建筑署再就东九文化中心的概念设计咨询观塘区议会，获得一致支持。其后，相继咨询了康乐及文化事务署场地伙伴计划委员会和节目与发展委员会、主要艺团、地区艺团／团体，以及康乐及文化事务署演艺场地的主要租用人等等，同样获得支持。同年12月至2014年1月，民政事务局举行了一连串咨询会议，以搜集各持份者的意见，共36个艺团／机构参与。

### 落实兴建文化中心

2014年1月15日，香港行政长官（现为全国政协副主席）梁振英在《2014年度香港行政长官施政报告》提及正在筹划在牛头角兴建跨区社区文化中心。

根据民政事务局向立法会所提交的资料显示，2004年至2014年年间租用康乐及文化事务署辖下24个主要演艺设施的申请，由2004年至2005年年度的5,012宗，增加至2013年至2014年年度的14,240宗，增幅高达184%。其中约70%未获分配场地，显示演艺设施严重供不应求。目前整个九龙东仅位于黄大仙区的牛池湾文娱中心提供公共演艺活动场地（而位于土瓜湾的高山剧场专门供予粤剧表演），于1987年启用，而且仅提供354座席。此外，至2020年，观塘区、黄大仙区及西贡区的人口将会达逾200万，占香港人口27%，因此认为有需要兴建一座大型演艺设施，以切合九龙东居民的需要。有见及此，为了供予文化团体一座大型表演场地，并且将牛头角打造成为“东九文化中心”，民政事务局联同康乐及文化事务署和建筑署于2014年12月12日向立法会民政事务委员会提交兴建东九文化中心建议，预计于2015年年初向立法会工务小组委员会和立法会财务委员会提交建议及拨款申请，预算为39亿9千8百万港元，如果获得批准，预计工程于2015年下半年动工，于2019年至2020年完成。

惟此项目拖延至2016年12月8日才开始，于当天在牛头角下邨原址，由时任政务司司长林郑月娥主持奠基典礼。她致辞时表示东九文化中心是继西九文化区后，第二项政府投资的文化建设项目，并能巩固香港文化艺术之都的地位，对香港有双重意义，这两个重要的文化地标将为市民提供更丰富的文化活动，又称东九文化中心是经过多年规划。

2019年4月，工程质素被揭发出现问题，同时钉板工遭欠薪而堵塞地盘。

2019年11月8日，立法会财委会通过兴建一条横跨观塘道的行人天桥，连接东九文化中心及九龙湾站，估算造价1亿7350万。

2020年11月27日，民政事务局局长徐英伟表示，东九文化中心兴建工程正在进行，预计2023年正式启用，届时中心会配置创新科技器材，成为艺术和科技结合的场所。当局希望中心能成为科技公司和团体试用新舞台技术的试验场地。

2025年11月3日，东九文化中心正式开幕，并由政务司司长陈国基、文化体育及旅游局局长罗淑佩、文化体育及旅游局常任秘书长沈凤君、康乐及文化事务署署长陈咏雯主持揭幕典礼。

2026年4月24日，香港电台主办的第四十七届十大中文金曲颁奖音乐会假东九文化中心剧院举行，成为首个在东九文化中心举行的大型演艺活动。

## 工程延误

东九文化中心原订于2020年落成、2021年启用，然而施工期间屡次延误。2019年4月，有传媒揭发由礼顿建筑承建的中心结构柱，部分螺丝帽及钢筋未能通过质量检测，需即时停用及复检。其后，政府于2021年7月宣布，因受新冠疫情影响工程进度，启用日期押后至2023年下半年。此外，2021年8月，地盘曾发生钉板工人遭拖欠薪金而堵塞地盘入口抗议的事件。

惟至2023年底，中心仍未能全面投入服务。康文署助理署长（文化发展）区玉芳解释，中心内五个场地均配备大量先进设备，须反复安装、测试及调整，以确保运作安全无虞，故需时较长。尽管启用日期较原定延迟约四年，项目最终未有超支，造价维持约41.7亿港元。

## 争议

<image>

2024年3月，中心外的阶梯展示了由观塘区议会设置的LED玫瑰花海布置，造价达50万港元。不过设计被批评像灵堂，当中白色花带有丧事的感觉。最后原定3月26日举行的亮灯仪式延期举行，现场用绿色帆布围封。根据区议会文件，原本的设计是希望种植时花（如杜鹃），希望营造花海效果吸引公众。不过由于财政限制和技术问题下，最后改为LED花海。最后亮灯仪式在3月28日举行。可能营运成本太过“昂贵”，故此不足一年便被废除。

## 交通

交通路线列表

- 港铁
- 港铁：九龙湾站B出入口
- 牛头角道 2A101 48501S
- 红色小巴
- 观塘至青山道线
- 观塘/黄大仙至青山道线 (通宵服务)
- 观塘至美孚线
- 观塘至土瓜湾/佐敦道线 (24小时服务)
- 观塘至旺角线 (24小时服务)
- 牛头角至旺角线
- 牛头角至佐敦道线 (上午服务)
- 红磡至观塘线 (24小时服务)
- 观塘至香港仔线 (下午服务)
- 观塘至西环线 (上午服务)
- 铜锣湾至观塘线 (通宵服务)
- 湾仔至观塘线 (通宵服务)
- 振华道/牛头角巴士总站/彩霞道 2A606A2635
- 红色小巴
- 观塘至牛头角/彩盈邨线
- 秀茂坪至土瓜湾/佐敦道线
- 秀茂坪至旺角线 (24小时)
- 福淘街
- 红色小巴
- 观塘/黄大仙至青山道线 (通宵服务)
- 观塘至美孚线
- 观塘至土瓜湾/佐敦道线 (24小时服务)
- 牛头角至旺角线
- 牛头角至土瓜湾线 (上午服务)
- 观塘至香港仔线 (下午服务)
- 观塘至西环线 (上午服务)
- 观塘道 1A101A22 6168102
- 跨境巴士
- 蓝田站至皇岗口岸线 (24小时服务)
- 往来彩德邨及彩盈邨的行人隧道
- 往来彩福邨及彩盈邨的升降机塔

## 兴建图片

<image>

- 2012年1月

<image>

- 2014年7月

<image>

- 2016年6月

<image>

- 2017年10月

<image>

- 2018年2月

<image>

- 2018年6月

<image>

- 2019年9月

<image>

- 2020年4月

<image>

- 2020年8月

<image>

- 2022年4月

<image>

- 2023年12月

## 邻近建筑

- 德福花园
- 德福广场
- 得宝花园
- 淘大花园
- 牛头角下邨
- 彩盈邨
- 彩福邨
- 港铁九龙湾站

## 外部链接

- 东九文化中心（官方网页）
- 在牛头角下邨兴建跨区社区文化中心，基本工程项目（规划中），建筑署
- 于牛头角下邨兴建跨区社区文化中心设计方案，观塘区议会文件第47/2013号
- 立法会民政事务委员会 兴建东九文化中心 立法会CB(2)407/14-15(03)号文件
- 立法会工务小组委员会 兴建东九文化中心 立法会PWSC(2015-16)9号文件
- EKCC.HK

## 基本资料

- 日语原文：东九文化中心、East Kowloon Cultural Centre
- 尺寸：270
- 地址：香港九龙九龙湾佐敦谷牛头角道60号
- 类型：文化艺术
- 完工：2023年
- 启用：2025年11月3日
- 营运者：康乐及文化事务署
- 建筑费用：41亿港元
- 建筑师：严迅奇
- 项目经理：建筑署
- 总承包商：礼顿建筑
- 公共交通：九龙湾站