成都地铁18号线

成都地铁18号线是位于中华人民共和国四川省成都市，隶属于成都地铁的一条地铁线路，线路代表色为深青色。18号线是连接中心城区和成都天府国际机场、简阳市的主干快线，最高时速160km/h，目前已开通区间69.39千米，启用12座车站。大部分车站于2020年启用，天府机场1号2号航站楼站于2021年随天府机场开通启用，深入中心城区的三期工程预计2027年启用。

18号线天府站至天府机场北区间同时共线运营19号线列车服务。

## 线路概要

成都地铁18号线一、二期工程串联火车南站、金融城、环球中心、西部博览城、未来规划的国铁车站——天府站，以隧道的形式穿越龙泉山脉，途经三岔湖、止于成都天府国际机场，线路全长66.16公里，其中一期工程（含龙泉山隧道）41.08公里，二期工程（不含龙泉山隧道）24.98公里。设10座地下站，2座地面站，平均站间距5.5公里。18号线火车南站至西博城站区间线路走向与1号线几乎重叠，但并无任何共线路段。天府站至天府机场北站区间后来则成为18号线与19号线共线路段。

18号线三期工程分南北两段。北延线沿着1号线的路线，连接火车南站与火车北站，线路长度约10.973公里，均为地下线，下穿锦江及府河，原计划设5座车站，均为地下站；分别为倪家桥站、省体育馆站、天府广场站、骡马市站、火车北站，平均站间距2.2公里，依然沿用最高运行速度可达140公里/小时的市域快线技术标准。后因天府广场周边施工风险大等原因，初步设计阶段取消了天府广场站。南段起于天府机场1号2号航站楼站，向北延伸至临江停车场。设天府机场北站和临江停车场，并预留官堰站土建工程。其中天府机场1号2号航站楼站至天府机场北站段长3.163km，已与一期二期工程同步实施；天府机场北站至临江停车场段长2.578km，初期仅作为出入段线使用。

18号线四期工程分北东两段，具体走向详见未来发展一节，目前未全线开工。其中北段的凤凰山站和凤凰山停车场已随成都市域铁路S11线（德阳线）同步开工建设。

18号线采用交流25KV架空接触网授电方式，最高设计时速为160㎞/h（天府站至机场北站区间）。18号线采用8辆编组的市域A型车，列车最高运行时速140km/h，另外与18号线共线运营的19号线列车最高时速为160km/h。

海昌路站、三岔站设置待避线，支持开行快慢车。目前18号线有普线大、小交路和直达车三种车次：普线车次停靠所有车站，大交路全程耗时49分钟；小交路终到天府站；直达车仅停靠火车南站和天府机场1号2号航站楼，耗时33分钟，班次详见行车安排一节。另外天府站至天府机场北站间共线运营19号线列车服务（分为普线与直达车）。

## 大事记

- 2016年
- 8月9日，四川省发改委下达了《关于成都市轨道交通18号线一期工程可行性研究报告的批复》，正式批复同意建设成都市轨道交通18号线一期工程。
- 8月16日，成都地铁18号线正式开工建设。
- 2017年
- 2月28日，成都地铁18号线首台盾构机始发。
- 6月27日，四川省发改委下达了《关于成都轨道交通18号线二期工程可行性研究报告的批复》，正式批复同意建设成都轨道交通18号线二期工程。
- 8月18日，成都地铁18号线兴隆站主体结构封顶，成为首个封顶的车站。
- 2018年
- 6月初，18号线一期工程全部车站封顶。
- 9月3日，18号线全线最长的高瓦斯隧道龙泉山隧道2号斜井出口段左线贯通。
- 10月24日，福田站－T3T4航站楼站区间低瓦斯隧道双向贯通。
- 2019年
- 1月20日，18号线在合江车辆段立起首根接触网线杆。
- 1月29日，18号线一二期全线高架段“桥通”。
- 6月2日，18号线一二期全线地下段“洞通”。
- 6月13日，18号线列车正式亮相并在成都展开异地调试工作。
- 12月24日，18号线一期35kV环网“电通”。
- 2020年
- 1月20日，18号线一二期工程“短轨通”。
- 3月30日，18号线一期工程轨行区移交运营。
- 3月31日，18号线一二期工程“长轨通”。
- 4月15日，18号线合江车辆段正式投用。
- 5月11日，成都市民政局公示18号线三期工程车站命名，征求意见。
- 6月1日，18号线首开段全部区间测试联调完成。
- 6月2日，18号线首开段进入空载试运行阶段。
- 6月12日，成都市民政局公布18号线三期工程车站标准名称。
- 8月26日，成都市住建局（市轨道办）召开成都轨道交通18号线一二期首开段工程初步竣工验收会议。
- 9月27日9:30，18号线首开段于成都地铁开通运营十周年之际正式开通初期运营。
- 12月18日10:00，18号线三岔（不含）至天府机场北段开通初期运营。
- 2021年
- 6月27日，随着成都天府国际机场的启用，天府机场1号2号航站楼站投入运营，18号线也开始提供快速列车服务。
- 12月8日，该工程获得中国施工企业管理协会评选的2020-2021年度国家优质工程奖金奖。
- 2022年
- 12月13日，成都市民政局公示18号线1座车站命名，征求意见。其中将原名为“天府新站”的车站命名为“天府站”。
- 2023年
- 2月7日，成都市民政局发布公告，宣布天府站公示站名无异议，确定为车站标准名称。
- 8月13日，18号线福田站正式启用。
- 9月19日至9月21日，为配合19号线二期开通调试，17、18号线提前至22：00结束运营。
- 9月26日起，18、19号线开启共线段（天府站－天府机场北）列车测试。
- 11月28日，配合19号线二期开通，18号线开通天府站付费区以供换乘（无法出闸），小交路载客终点自兴隆站延长至天府站，大交路增加停靠天府站。天府站至天府机场北区间成为与19号线共线运营区间，该区间各车站运营时长小幅延长。
- 2024年
- 12月30日，18号线四期工程可行性研究及勘察设计总承包招标。
- 2025年
- 8月13日，中铁二院组织18号线四期工程初详勘阶段勘察工作
- 9月28日，中铁二院招标线路详细规划设计。

## 车站

18号线一、二、三期共设车站18座，已开通12座：

### 车站装修

成都地铁18号线内装主题为“世界窗口，魅力川蜀”。

首开段9个车站包括重点艺术站4座（天府站、锦城广场东、世纪城、孵化园）和一般艺术站5座（火车南站、海昌路、西博城、兴隆、三岔）。四座重点艺术站分别以“天府中心”、“炫彩天堂”、“金色轨道”、“科技创新”为主题，综合照明、天花、墙面、家具进行一体化设计，打造出完整统一的空间效果；五座一般艺术站则以蓝色或绿色为主色系，使用椭圆形色块为主要装饰元素，象征四川青山绿水的自然风光。在车站立柱上，则装饰有表现糖画、川剧变脸、巴山蜀水、茶马古道、云竹等成都风物的图案。全线车站采用白麻花岗岩铺装地板，大气美观而便于清洁维护。

## 行车安排

### 2020年9月27日起

2020年9月27日，18号线首开段开通，采大小交路1：1模式套跑运营，大交路为火车南站至三岔站，小交路为火车南站至西博城站，高峰最小行车间隔4分30秒。

### 2020年12月18日起

2020年12月18日，18号线三岔（不含）至天府机场北段开通，大交路延伸至天府机场北站。

### 2021年6月27日起

2021年6月27日起，随着成都天府国际机场的启用，天府机场1号2号航站楼站投入运营，18号线也开始提供快速列车服务，快线共停靠6站，其中火车南站至天府机场1号2号航站楼站区间耗时37分（普通车为44分），在早、中、晚共开通6列，快线的运行时刻表如下：

停靠站｜第一班｜第二班｜第三班 火车南站18｜07:52｜08:07｜13:00 孵化园18｜07:55｜08:10｜13:03 海昌路18｜08:01｜08:16｜13:09 三岔18｜08:20｜08:35｜13:27 天府机场1号2号航站楼18｜08:30｜08:45｜13:37 天府机场北18｜08:32（到达）｜08:47（到达）｜13:39（到达）、往火车南站方向：停靠站｜第一班｜第二班｜第三班 天府机场北18｜12:43｜17:18｜17:47 天府机场1号2号航站楼18｜12:45｜17:20｜17:50 三岔18｜12:55｜17:30｜18:00 海昌路18｜13:14｜17:49｜18:18 孵化园18｜13:20｜17:55｜18:24 火车南站18｜13:23（到达）｜17:58（到达）｜18:27（到达）

### 2023年3月26日起

2023年3月26日起，为顺应天府国际机场第五航季起由双流国际机场转场而增多的航班量，将快车数量增至16列，快线的运行时刻表如下：

停靠站｜第一班｜第二班｜第三班｜第四班｜第五班｜第六班｜第七班｜第八班 火车南站18｜07:00｜07:50｜08:10｜10:00｜11:00｜12:00｜13:00｜14:00 孵化园18｜07:03｜07:53｜08:13｜10:03｜11:03｜12:03｜13:03｜14:03 海昌路18｜07:09｜07:59｜08:19｜10:09｜11:09｜12:09｜13:09｜14:09 三岔18｜07:28｜08:18｜08:38｜10:28｜11:28｜12:28｜13:28｜14:28 天府机场1号2号航站楼18｜07:37｜08:27｜08:47｜10:37｜11:37｜12:37｜13:37｜14:37 天府机场北18｜07:39（到达）｜08:29（到达）｜08:49（到达）｜10:39（到达）｜11:39（到达）｜12:39（到达）｜13:39（到达）｜14:39（到达）、往火车南站方向：停靠站｜第一班｜第二班｜第三班｜第四班｜第五班｜第六班｜第七班｜第八班 天府机场北18｜12:45｜15:00｜16:00｜17:15｜17:45｜21:00｜22:00｜23:00 天府机场1号2号航站楼18｜12:48｜15:03｜16:03｜17:18｜17:48｜21:03｜22:03｜23:03 三岔18｜12:57｜15:12｜16:12｜17:27｜17:57｜21:12｜22:12｜23:12 海昌路18｜13:16｜15:31｜16:31｜17:46｜18:16｜21:31｜22:31｜23:31 孵化园18｜13:22｜15:37｜16:37｜17:52｜18:22｜21:37｜22:37｜23:37 火车南站18｜13:24（到达）｜15:39（到达）｜16:39（到达）｜17:54（到达）｜18:24（到达）｜21:39（到达）｜22:39（到达）｜23:39（到达）

### 2023年6月1日起

2023年6月1日起，18号线小交路调整为火车南站至兴隆站（列车实际在天府站折返）；取消快车班次，改为开行直达车，直达车共停靠3站（火车南站、天府机场1号2号航站楼站和天府机场北站），其中火车南站至天府机场1号2号航站楼站区间耗时33分（普通车为44分），全天运营时间内共开通36列，其中每日第一班直达车为线路首发车，5时55分发车，其余班次7时至23时整点从火车南站和天府机场北站发车。火车南站岛式站台东侧站台面仅停靠直达车。

直达列车在海昌路站和三岔站“超车”普线列车。

### 2023年11月28日起

配合19号线二期开通，18号线开通天府站，小交路载客终点自兴隆站延长至天府站，大交路增加停靠天府站，天府站仅供站内换乘。

19号线二期工程开行连接双流机场和天府机场的直达车次：列车从19号线成都地铁出发，一站直达成都地铁，中途在成都地铁不停车贯通运营至18号线区间。直达车共耗时30分（普通车为41分），每日开行6对，时刻表如下：

停靠站｜第一班｜第二班｜第三班｜第四班｜第五班｜第六班 成都地铁19｜06:30｜11:30｜13:30｜15:30｜21:30｜22:30 天府机场1号2号航站楼18｜07:00（到达）｜12:00（到达）｜14:00（到达）｜16:00（到达）｜22:00（到达）｜23:00（到达）、往成都地铁方向：停靠站｜第一班｜第二班｜第三班｜第四班｜第五班｜第六班 天府机场1号2号航站楼18｜06:30｜11:30｜13:30｜15:30｜21:30｜22:30 成都地铁19｜07:00（到达）｜12:00（到达）｜14:00（到达）｜16:00（到达）｜22:00（到达）｜23:00（到达）

## 车辆

成都地铁18号线使用的是时速140公里的8节编组A型地铁列车，由中车四方设计制造，全线配车26列。该列车全长187米，宽3米，定员载客量2096人，最大载客量2958人。列车采用25kV架空接触网供电。

列车端部使用较成都地铁早前车辆空气阻力更小的流线型车头设计，以降低风阻、提高运行速度。全车采用白色车身并饰以黑色车窗色带与红色飘带的涂装，每一节车厢单侧仅四个车门，较普通A型地铁车辆少一个，其位置被用以布置横向座椅。

车内使用了横向、纵向交替布置的座椅。座椅均采用玻璃钢材质、通体橙色调，与先前成都地铁铝合金座椅有所不同而类似于10号线列车座椅。车内座椅靠背被特别加高以提高乘坐舒适度。在18号线列车内，横向座椅旁设置了小型扶手供站立乘客握持，类似于CRH6型动车组上的设计。为满足前往天府国际机场乘客的需求，每节车厢增设了两个大件行李架。除了最早见于7号线列车的车门上方LCD动态地图显示屏和车厢端部LED走字屏，18号线列车车厢顶部还增设了可以自动调节亮度的纵向LCD动态信息显示屏，以期实现更好的信息展示效果。另外，部分列车使用蓝色全新涂装，编组座椅更换为软包式座椅加天空蓝椅布套，提高旅客舒适性，主要用于快车服务。

考虑到18号线列车运行速度较高且要穿过龙泉山隧道，其采用了客室气压调节技术并使用了气密性更好的塞拉门。为提升舒适感，列车使用了带防晒膜的双层有色玻璃、隔音性能更佳的地板材料和加厚的车厢间贯通道棚布。此外，列车还采用了司机室电动座椅、更先进的弓网监测系统、基于4G/5G传输的车门控制系统等技术。

<image>

- 普通车辆内饰

<image>

- 软座车辆内饰

## 未来发展

### 四期工程

18号线四期工程分为北段和东段两部分，全长7.1km，均为地下线，共设置车站4座，其中换乘站3座，直接工程投资约43.22亿元，属成都地铁第五期建设规划内容，现已启动可行研究及勘察设计招标。

#### 北段

18号线四期工程北段规划起于三期终点火车北站，向北延伸，止于利民路站，设3座车站，其中双水碾站与27号线换乘，凤台三路站与S11线换乘；线路北端增设凤凰山停车场1座，停车场附设利民路站。其中凤台三路站与凤凰山停车场以“18号线四期工程同体同步工程”名义，已随成都市域铁路S11线开工建设。

#### 东段

18号线四期工程东段规划起于三期终点官堰站，止于简阳南站，向东北延伸，设简阳南站一座车站。

### 加站

18号线在武庙（成都地铁与成都地铁区段之间）与福田西（成都地铁与成都地铁区段之间）有预留加站的可能性。

### 未来规划换乘线路

- 成都地铁：成都地铁 成都地铁（未来计划与成都地铁成都地铁合并）
- 成都地铁：成都地铁
- 成都地铁：成都地铁
- 成都地铁：成都地铁
- 成都地铁：成都市域铁路
- 成都地铁：成都市域铁路 成都市域铁路
- 成都地铁：成都市域铁路
- 成都地铁：成都市域铁路

## 基本资料

- 校色：成都地铁
- 国家：中华人民共和国
- 运营范围：四川省* 成都市 * 简阳市
- 服务路线：城市轨道交通、机场轨道交通
- 所属系统：成都地铁
- 目前状况：运营中
- 启用日期：火车南站
- 关闭日期：天府机场北
- 性质：地下，高架
- 系统长度：69.39km
- 运营速度：140km/h（18号线列车）、160km/h（19号线列车）
- 正线数目：双线
- 车站数目：12
- 轨距：1,435毫米（标准轨）
- 电气化：AC25kV，接触网
- 闭塞方式：移动闭塞
- 车辆基地：合江车辆段
- 使用车型：中车四方市域A型车
- 列车编组：8节编组
- 开通运营：2020年9月27日
- 动工年份：2016年
- 最近延伸：2020年12月18日
- 日乘客量：最高：21.07万乘次（2021年4月7日）
- 运营者：成都地铁运营有限公司
- 荣誉：2021年度MUSE设计奖室内设计白金得主、2020-2021年度国家优质工程奖金奖