氹仔线

氹仔线（Linha da Taipa，Taipa Line，英文缩写：TAL），是澳门轻轨系统首条投入营运的路线，由澳门半岛妈阁连接至氹仔氹仔客运码头，为澳门轻轨第一期路线的澳门半岛至氹仔跨海段及氹仔段，路线采用双向行车轨道，呈东西走向，全长12.5公里，共有13个车站。

氹仔线作为澳门轻轨路线第一期的一部分，海洋站-氹仔码头站于2019年12月10日正式通车，并于2023年12月8日跨海延伸至澳门半岛妈阁站。2024年9月1日，协和医院站启用，并于同年11月1日开放转乘石排湾线。

## 概要

- 路线贯通澳门半岛妈阁；氹仔主要出入境口岸，包括澳门国际机场及氹仔客运码头，同时途经住宅区、旅游区以及商业区。

## 历史

<image>

<image>

<image>

### 兴建过程

2011年9月14日，“轻轨一期氹仔市中心段建造工程”进行）公开招标竞投。承建项目为轻轨一期氹仔市中心段的建造工程，即西湾大桥氹仔出入口至氹仔排角之间一段轻轨高架行车天桥，以及海洋花园、澳门赛马会、澳门运动场和氹仔旧城区四个轻轨车站。

2011年11月9日，“C370-轻轨一期氹仔口岸段建造工程”公开招标竞投。承揽项目为轻轨一期氹仔口岸段建造工程，即由体育馆大马路的尾段至北安大马路之间的一段轻轨高架行车天桥及车站。施工地点由体育馆大马路尾段起，至北安大马路北面的发展区域，及前往出入境事务大楼的临时圆形地等地段之间的轻轨高架行车天桥，以及澳门科技大学、澳门国际机场和氹仔客运码头三个轻轨车站的建造，工程最长施工期为1044天。

2011年12月14日，“C360-轻轨一期路氹城段建造工程”公开招标竞投。承揽项目为氹仔排角路至路氹城东之间的一段轻轨路段建造高架行车天桥及四个车站。本项目最长施工期为1021天。施工地点介乎氹仔望徳圣母湾大马路（排角）、新城大马路、路氹城圆形地、莲花路、莲花圆形地至体育馆大马路之间；工程项目包括建造轻轨高架行车天桥，以及“路氹城西”、“莲花口岸”、“澳门东亚运动会体育馆”和“路氹城东”四个轻轨车站。

2012年2月21日，轻轨第一期氹仔市中心段动工，全段长近两公里，设四车站，是首段开工的轻轨线。工程造价为四亿八千九百万元，工期至2015年5月。

2012年6月13日，轻轨一期“路氹城段建造工程”及“氹仔口岸段建造工程”举行动土仪式，象征轻轨一期氹仔段全线动工。

2013年8月7日，轻轨列车于日本广岛三菱重工工厂开始进入生产阶段。

2016年底，土建工程即将完成。氹仔轻轨车厂与获判建设厂的合作经营体完成解除合同程序后，工程将重新判给并预计2017年重新动工兴建，预计2019年通车。

### 通车筹备

2018年4月11日，政府宣布委托港铁公司提供“协助澳门轻轨系统氹仔线的营运及维护服务”，为期80个月。服务范围涵盖氹仔线的通车前测试及启用系统、组成运营团队和开展职前培训；亦负责首五年营运，以及列车、信号系统及基建设施的维修保养。整项服务的判给金额为澳门币58.8亿。

2018年12月3日至15日每天21:00至翌日04:00期间，氹仔线全线开展夜间列车测试，期间于沿线开展列车运行、进出车站、月台幕门开关、资讯显示和广播系统等多项测试，模拟氹仔线未来的运作情况，过程中，技术团队会透过沿线多个监测点，收集系统运作的数据，作为后续调试及优化的参考基础。

2019年1月8日，运输基建办公室宣布本线预计将于2019年下半年开通，票价正在研究中，另氹仔线延伸妈阁站的建设工程亦已展开，预计于2024年完工。

2019年5月，氹仔轻轨车厂即将收则，本线已进入测试阶段。

2019年8月，运输基建办公室表示计划争取氹仔线于该年第四季、澳门回归20周年前通车；列车测试状况良好，整体理想，并承认间中有收到居民的噪音投诉，但基本都已得到解决、改善，同时在通车前进行一系列测试及演练。

2019年12月6日，澳门轻轨股份有限公司宣布轻轨氹仔线于2019年12月10日正式开通，首班载客列车于15:33开出，由开通日起至12月31日期间可以免费乘搭，营运时间为周一至周四06:30-23:15、周五至周日及公众假期上午06:30-23:59，班距约5-10分钟。邮电局特于当天发行以‘澳门轻轨 – 氹仔线通车’为题发行新邮品。是次发行包括一套两枚邮票及一枚小型张。

### 通车营运

2019年12月10日，氹仔线正式通车，当天下午3时33分，首班列车于氹仔码头站开出，开往海洋站。

2020年2月1日起，澳门轻轨正式收费营运。

2021年10月20日起，因全线更换高压电缆，全线暂停服务，争取180天内完成。时任建设发展办公室主任林炜浩介绍时表示，自2019年底营运至今，曾多次出现故障影响服务，综合系统供应商和监管单位开展调查及提交报告，以及第三方单位检测和分析原因，故障原因与列车供电电缆有关，以导致“跳掣”(跳闸)。经分析后，决定长远整改去更换全线全线高压电缆，费用由系统供应商三菱重工负担。2022年3月18日开始进行不载客试车；随后在2022年4月3日起恢复营运。首班列车于06:30在氹仔码头站和海洋站开出。

### 延长至妈阁站

2009年，澳门特别行政区政府公布轻轨一期澳门半岛走线方案，其中将妈阁站改为地底，并扩大规模成为区域综合交通枢纽。西湾湖和南湾湖之间走线由高架改为地底。2015年11月中旬落实规划将该延线改为独立路线，并争取及早启动相关建设工作。

2018年8月，妈阁站主体工程正式展开，并于2023年2月27日完工，其后于2023年3月起开展列车运行测试工作。

2023年8月11日，配合延线测试第三阶段即将完成，氹仔线全线计划开展列车及系统总测试，沿线标识会需时更换，预计11月底前逐步完成，列车和车站的显示屏及广播系统新增妈阁站，原莲花口岸站改名为莲花站。

2023年11月15日，行政长官贺一诚出席澳门立法会《澳门特别行政区政府2024年财政年度施政报告》答问会，妈阁线将按计划在同年12月开通。

2023年11月27日，澳门轻轨股份有限公司宣布妈阁站于2023年12月8日正式启用，标志轻轨服务正式连通氹仔与澳门半岛。

2023年12月8日，妈阁站正式启用，首班开往氹仔码头站于当天06:30从妈阁站开出；首班班抵达妈阁站的跨海列车则于当天06:30在马会站开出。

### 协和医院站

2024年1月下旬，石排湾线及横琴线开始车站及列车测试，分为三个阶段进行，其中第二阶段将延伸至途经协和医院站。

2024年9月1日，协和医院站正式启用。

## 路线资料

<image>

- 海洋站的指示牌

### 走线

原规划的澳门半岛线于澳门半岛妈阁站与氹仔线汇合，下穿妈阁上街进入西湾大桥下层车道跨海，进入氹仔后自此转向地面，于东亚运大马路设海洋站，于近东亚运街交界上高架桥，经过卢伯德圆形地，在柯维纳马路设马会站，经运动场圆形地右转至运动场道设运动场站，及后左转至望德圣母湾马路设排角站，右转新城大马路上设路氹西站，直行左转至莲花路设莲花站，于莲花圆形地设协和医院站，再直行左转至体育馆大马路近网球路设东亚运站、近新濠天地设路氹东站，右转入霍英东博士大马路后左转出机场大马路设科大站，再沿机场大马路、飞机场圆形地、伟龙马路行驶，于澳门国际机场设机场站，最后直行往左转，近北安圆形地设氹仔码头站。

### 营运资讯

资讯参考：

营运资讯

营运时间｜星期一至四｜06:30-23:15

星期五至日及公众假期｜06:30-23:59

首班车开出站点｜往氹仔码头｜妈阁站、运动场站、路氹东站

往妈阁｜氹仔码头站、莲花站、马会站

末班车开出站点｜妈阁站、氹仔码头站

列车编排｜以两节车厢编组为主，间中混合少量四节车厢编组行驶 (2026年1月12日起，配合莲花站月台维修工程，全线改以两节车厢编组行驶，工程为期120个工作天)

单向行驶时长｜28分钟

班距｜3-10.5分钟

### 特别调整及安排

#### 暂停服务

- 2019年12月18日13:00起至20日，配合中共中央总书记兼国家主席习近平视察澳门，并出席澳门回归20周年活动的特别安保工作，氹仔线全线暂停服务。
- 2021年10月20日至2022年4月3日，自氹仔线通车以来故障频繁，澳门特区政府决定更换全线高压电缆，因此氹仔线全线暂停营运。
- 2022年7月11日至22日，受2022年6月澳门大规模COVID-19疫情影响，澳门实施“全澳相对静止管理”措施，全线暂停营运。
- 2024年12月18日至20日，配合中共中央总书记兼国家主席习近平视察澳门，并出席庆祝澳门特别行政区成立二十五周年纪念活动的特别安保工作，氹仔线妈阁站至排角站列车服务暂停，排角站至氹仔码头站维持有限度服务，每十分钟一班车。

#### 加密班次或延长服务

- 2019年及2023年，澳门轻轨延长当天的末班车开出时间至翌年1月1日01:00。以方便除夕倒数及庆祝新年的乘客搭乘。
- 2023年4月29日至5月7日，氹仔线增加服务班次，以便利于五一假期出行的市民及旅客。期间列车于14:00至20:00约9分钟一班，服务列车亦会相应增加；其余时间的服务班次约12分钟一班。
- 2023年9月29日至10月8日，氹仔线于中秋及国庆假期期间增加服务班次，分别于10月1日及7日下午2时至晚上7时15分加开至约9分钟一班，并自晚上7时16分起逐步加密列车服务班次至5分钟一班，直至当日末班车（23:15）结束。另外，于9月29日至30日、10月2日至6日，以及10月8日14:00-20:00期间，列车服务将增至约9分钟一班。其余服务时间的列车班次约12分钟一班。
- 2023年12月24日，为回应平安夜市民及旅客出行的需要，末班车开出时间延长至翌日01:00。
- 2024年2月9日至10日（农历新年除夕至大年初一），首度开设通宵列车服务，9日11:00至10日01:00每7.5分钟一班；10日01:00至03:00每15分钟一班；03:00至06:30每30分钟一班。另外于澳门农历新年烟花表演举行日（2月12日、16日及2月24日）期间，轻轨延长服务时间至23:59。
- 2024年11月1日起，因应石排湾线启用及横琴线的即将开通，氹仔线全面加密班次。由早上7:30起，氹仔线列车班次由原来6-10分钟一班，全面加密至5-8分钟一班。而星期五的末班车发出时间亦由原来的23:15，延长至23:59；星期六、日及公众假期末班车发出时间维持原来的23:59。
- 2025年9月1日起，氹仔线进一步加密星期一至五早上繁忙时间班次。早上8:00至9:00，氹仔线列车班次由原来6-10分钟一班，加密至3-6分钟一班。星期一至五下午2:30至8:30，氹仔线维持每5分钟一班。
- 2026年2月25日起，氹仔线加密非繁忙时段班次，星期一至五早上繁忙时间班次维持3-6分钟一班，中午12:00至晚上末班车，维持5-6分钟一班。而星期一至五早上6:30至7:30维持每6-10分钟一班，早上9:00至中午12:00维持每7.5分钟一班。

#### 减少班次

- 2020年2月3日起，受COVID-19疫情影响，客量大减，氹仔线改为星期一至四班距10-15分钟；星期五至日及公众假期班距8-15分钟。同日，轻轨公司要求乘客必须在入闸前佩戴口罩。在入闸后亦须保持佩戴口罩才可乘搭轻轨。
- 2020年2月10日起，受COVID-19疫情持续影响，氹仔线班距更改为13分钟。末班车时间更改为每天23:15。2023年因配合妈阁线通宵测试，故有关营运时间特别安排继续维持至2023年12月7日。

### 调度区

- 妈阁站
- 海洋站
- 莲花站
- 协和医院站
- 霍英东博士大马路
- 机场大马路
- 氹仔码头站

### 变电站

- 轻轨车厂变电站（位于轻轨车厂内）
- 西湾大桥变电站（位于东亚运大马路）

## 车站

### 转乘站

- 莲花站：转乘横琴线，于莲花路综合性大楼之间设通道转乘。
- 协和医院站：转乘石排湾线，原计划于莲花站转乘；2020年建设发展办公室对主体工程修改设计及在公开招标中，改为于莲花站与东亚运站之间加设该站，为车站大堂通道转乘。

## 车厂

车厂位于澳门国际机场南面路氹东侧的填海区，总面积达16.3万平方米。

## 列车

氹仔线采用滨海巡航（Ocean Cruiser）无人驾驶电动列车，由日本三菱重工三原制作所制造。

<image>

- 内部

<image>

- 座椅

<image>

- 车门

<image>

- 路线图

<image>

- 轮椅固定装置

<image>

- 列车停靠运动场站

## 未来发展

<image>

轻轨东线将于氹仔码头站与氹仔线连通，届时氹仔线列车能直通运行方式驶进轻轨东线路线前往关闸或青茂口岸。

## 基本资料

- 原文名：Linha da Taipa
- 英文名称：Taipa Line
- 运营范围：澳门风顺堂区、嘉模堂区、路氹填海区
- 类型：中运量旅客捷运系统
- 所属系统：澳门轻轨
- 目前状况：营运中
- 性质：高架、地面、地下
- 线路长度：12.5km
- 速度：80公里／小时
- 正线数目：2条
- 车站数目：13个
- 轨距：行车基座中心线间距1,900毫米
- 电气化：DC 750V 第三轨供电
- 信号系统：日本京三制作所CBTC
- 车辆基地：氹仔轻轨车厂
- 使用车型：三菱重工滨海巡航（OCEAN CRUISER）
- 列车编组：2节或4节
- 开通运营：2019年12月10日
- 最近延伸：2024年9月1日、（协和医院站）
- 拥有者：澳门轻轨股份有限公司
- 运营者：港铁轨道营运（澳门）一人有限公司 (2024年3月31日或之前)
- 网站： www.mlm.com.mo、 www.mtr.com.mo
- 毁坏日：collapsed