冈山路竹延伸线

冈山路竹延伸线，为高雄捷运建造路线之一，总共设置8座车站，全线皆位于高雄市，路线将会使用叠式工法并采用侧式叠式月台，采用高运量系统与红线主线直通行驶营运（第一阶段采用高运量系统规格以及第二阶段采用中运量系统规格兴建），全长13.22公里，总预算新台币303亿元。依据最新市政府计划，本路线将采两阶段推行建造，第一阶段将优先兴建冈山高医至冈山车站间的土建工程，第二阶段完工并行经冈山、路竹、湖内等区域，串联境内重要的产业廊带。第一阶段2024年6月30日完工通车，第二A阶段预计2029年完工通车，第二B阶段预计2031年完工通车。

## 沿革

本线原仅规划设置6站，于2011年1月7日重新评估后，认为应在路竹市区增设一站以扩大服务范围，因而增设路竹站，并将原本的东丰站改名南路竹站；最新计划则又增设大湖一站。

自2001年起至2011年间，高雄市政府规划以BOT模式兴建营运，前后总共送件14次于交通部审核，但均以退件收场。经历多次退件后，市政府舍弃BOT模式，于2012年改回政府自办。

- 2014年
- 4月21日：国家发展委员会召开委员会议，第一阶段路线审查通过，第二阶段路线修订后再报行政院核定，第一阶段建造经费19.15亿元，全长1.46公里。
- 6月12日：行政院核定冈山路竹延伸线第一阶段可行性研究案，惟第二阶段（RK1冈山车站至RK8大湖站路段）须另案提送可行性研究报告报行政院核定。
- 12月31日：检送冈山路竹延伸线第二阶段可行性研究报告予交通部审查。
- 2015年
- 3月16日：交通部函覆高雄市政府捷运工程局第二阶段审查意见。
- 4月23日：依审查意见修正后，函送第二阶段可行性研究报告书予交通部审核。
- 8月14日：召开“高雄都会区大众捷运系统冈山路竹延伸线（第一阶段）综合规划公听会”。
- 10月5日：交通部召开委员审查会，原则同意第二阶段可行性研究报告，尚须依审查意见修订完成后报院再审内容。
- 10月15日：捷运工程局完成第一阶段综合规划报告并提送交通部审查。
- 12月25日：交通部核转冈山路竹延伸线第二阶段可行性研究予行政院审查。
- 2016年
- 5月27日：捷运工程局检送“高雄都会区大众捷运系统冈山路竹延伸线（第一阶段）暨周边土地开发计划综合规划报告书”予交通部审查。
- 7月20日：交通部核定第一阶段综合规划。
- 11月28日：国家发展委员会核定第一阶段综合规划及第二阶段可行性研究报告。
- 12月27日：行政院核定第一阶段综合规划。
- 2017年
- 1月3日：行政院核定第二阶段可行性研究。
- 3月23日：列入前瞻基础建设计划。
- 4月5日：行政院106年4月5日院台经字第1060009184号函核定通过前瞻基础建设轨道建设“高雄捷运冈山路竹延伸线第一阶段”及“高雄捷运冈山路竹延伸线第二阶段”计划。
- 11月27日：第一阶段正式招标，但截标前无人投标。
- 2018年
- 4月12日：再度办理第一阶段招标，于5月28日截止投标。5月29日开标，无人投标（二度流标）。
- 6月25日：第一阶段办理第三次招标，8月6日开标，因招标文件问题无法决标，于8月14日再次开标。
- 8月20日：第二阶段综合规划交通部初审通过。
- 8月22日：第一阶段在8月14日开标，由新亚建设得标。
- 11月11日：第一阶段动土，兴建R24南冈山站（现为冈山高医站）至RK1冈山车站（土建），总长1.46公里。总经费30.6亿元，中央分担15.35亿元，市府分担15.25亿元。
- 2019年
- 3月4日：交通部召开综合规划报告委员审查会议，决议原则通过本案。
- 4月11日：环保局召开本案第4次初审会议，专案小组建议对当地影响较大的路段做二阶环评，并表示若只盖RK2冈山农工站至RK6南路竹站，较有机会通过环评大会。
- 7月17日：第二A阶段（不含RK7路竹站至RK8大湖站路段）获环境影响评估委员会审查通过。至于未纳入环评审查的RK7路竹站至RK8大湖站路段，市府表示将依程序纳入第二B阶段办理环评作业。
- 2020年
- 11月27日：检送第二B阶段环评规划予环保署进行审查。
- 12月25日：第二A阶段通过国家发展委员会审查。
- 2021年
- 3月4日：行政院核定“高雄都会区大众捷运系统冈山路竹延伸线暨周边土地开发计划综合规划（第二A阶段）暨可行性研究报告修正报告”。
- 11月17日：高雄市捷运局今日表示，高雄捷运红线冈山路竹延伸线有计划采购10列新车（第一阶段8列，扩充合约2列）供营运所需。冈山路竹延伸线机电工程由新加坡科技电子公司（STEE）及韩国现代乐铁公司（Hyundai Rotem）合组团队得标，现代乐铁公司已发布新闻稿，并首次公布列车外型，大致上配色内装都接近现行的西门子列车，但车头线条略为圆弧。
- 12月9日：“高雄捷运系统冈山路竹延伸线机电系统工程”统包得标的新加坡科技电子公司与韩国现代乐铁公司共组的团队与高雄市政府签约。在施工过程，同步办理捷运场站开发，在2027年之前，兴建4万户合宜住宅。
- 2022年
- 1月26日：第二A阶段动土兴建，其中RK6南路竹站尾轨至RK8大湖站约3.87公里的2B阶段为后续扩充路段，核定后启动接续施工。
- 4月7日：第二B阶段环境影响说明书，通过环保署专案小组初审会审查，决议建议通过。
- 7月13日：第二B阶段通过环评审查。
- 8月18日：第二B阶段交通部通过综合规划。
- 2023年
- 4月12日：行政院正式核定第二B阶段综合规划报告，总经费逾146亿元。
- 2024年
- 5月11日：第一阶段初勘通过。
- 6月15日：第一阶段履勘通过，改善事项完成后，报请交通部核发营业许可证。
- 6月20日：第一阶段交通部核发营业许可证。
- 6月30日：第一阶段中午12时正式试营运，开放搭乘。并宣布自6月30日中午12时起至8月31日止，民众持持电子票证（悠游卡、一卡通及爱金卡）、信用卡、电子支付等搭乘捷运，于RK1冈山车站进出站，可享R24冈山高医站至RK1冈山车站路段免费搭乘。
- 7月17日：立委邱志伟邀集交通部路政及道安司、交通部铁道局、高雄市政府捷运局、台南市捷运工程处等单位协调台南高雄捷运衔接规划问题，因台南捷运红线已完成可行性研究修正至嘉药大学站且即将报交通部审议，初步达成未来两市红线朝向在嘉南药理大学转乘衔接来规划设计。

## 工程进度

兴建中路线的时程，更新至2026年5月底，进度依高雄市政府捷运工程局发布为准：

预定通车时间｜路线｜区间｜本期进度｜上期进度｜相较进度

2029年｜冈山路竹延伸线第二阶段｜RK2－RK6｜41.80%｜39.90%｜+1.90%

2031年｜RK7－RK8

### 施工标

行政院公共工程委员会更新至2026年6月底：

工程名称｜施工(履约)期间｜本月进度｜上月进度｜得标厂商

高雄都会区大众捷运系统冈山路竹延伸线｜RKC02标土建暨轨道统包工程｜2030/04/10｜35.34%｜34.49%｜远扬营造工程股份有限公司

RKC02A-2施⼯标｜2032/04/26｜0.01%｜0.01%｜瑞锋营造股份有限公司

RKD02B标土建(含轨道)及设施机电细部设计委托技术服务｜林同棪工程顾问股份有限公司

RKM01标机电系统统包工程｜2031/05/07｜41.88%｜40.76%｜新加坡商新加坡科技电子有限公司

## 车站

规划｜编号｜名称｜站体型式｜所在地｜交会路线

中文｜英文

冈山路竹延伸线除已通车路段的站名外，其余仅有工程代码

第二B阶段｜

<image>

｜RK8｜高架｜高雄市｜湖内区｜

<image>

预计延伸至奇美延伸线

<image>

｜RK7｜路竹区

第二A阶段｜

<image>

｜RK6

<image>

｜RK5

<image>

｜RK4

<image>

｜RK3｜冈山区

<image>

｜RK2

第一阶段｜

<image>

｜RK1｜冈山车站｜Gangshan Station｜

<image>

台铁：台铁

↓接续 高雄捷运直通行驶

## 未来营运模式

- 考量本段路线利用人次不高，未来全线将采取全程车（RL7–RK8）与区间车（小港站–冈山车站）交错发车。并于RK2站兴建袋状轨，作为区间列车的停靠处。

## 基本资料

- 日语原文：高雄捷运冈山路竹延伸线
- 系统代号：RK
- 国家：台湾
- 运营范围：高雄市
- 类型：高运量大众捷运系统
- 所属系统：高雄捷运
- 目前状况：第一阶段营运中、第二A阶段兴建中、第二B阶段设计中
- 性质：高架
- 标准：A型路权
- 线路长度：13.22公里
- 车站数目：8（不含冈山高医）
- 开通运营：第一阶段 2024年6月30日、第二A阶段 预计2029年、第二B阶段 预计2031年
- 轨距：1,435毫米（标准轨）
- 车辆基地：北机厂