台山核电站

台山核电站位于中国广东省台山市赤溪镇，规划建设六台压水堆核电机组，由中国广核集团子公司负责运营。

## 建设历程

一期工程包含1号、2号机组；建设两台单机容量为1,750兆瓦的欧洲先进压水堆（EPR）核电机组，由中国广核集团与法国电力公司共同投资台山核电合营有限公司合资公司建设、运营，其中中国广核集团（CGNPC）占70%，法国电力公司（EDF）占30%，是中法在欧洲能源领域最大的合作项目，也是全球首座投入商业运行的EPR（欧洲先进压水堆，由法马通和西门子联合开发）三代核电站，法国电力公司旗下公司法马通（Framatome）提供EPR技术支援。

<image>

2008年8月26日，基础以及道路工程正式开工。

2009年10月28日，1号机组核岛的开始浇灌混凝土。

工期计划FCD后46个月内投产，比在芬兰和法国的前两个EPR显著更快和更便宜。

台山核电站于2009年12月21日在京宣布开工建设。

2010年10月22日，3、4号机组初步设计阶段岩土工程勘测报告通过评审。

2015年4月：法国核安全局点名警告法国的弗拉芒维尔（Flamanville）核电站3号机组的压力容器顶盖锻件可能存在机械性能偏差。而位于广东省台山市赤溪镇的中国台山核电厂，两台在建机组的核岛供货设计合同也由该公司牵头提供，因此也可能存在问题。2015年4月：中国国家核安全局宣布只有法国核电站的压力容器顶盖锻件问题得到彻底查清并妥善处理后，才会向台山核电厂颁发首次装料批准书，准许其开始装料运行。

2015年7月：法国核安全局与中国国家核安全局在北京会面。2015年12月：母公司中广核指台山核电厂系统性能尚需验证，推迟投产期至2017年。

2017年12月：1号机组其中一件组件在一次投产前测试期间破裂。

2018年4月9日国家核安全局正式颁发了台山核电厂1号机组首次装料批准书。台山一号机已于4月10日18:18开始装料。

2018年6月21日：中国国家核安全局表示碳含量超标问题不影响反应堆压力容器的运行，并批准该压力容器顶盖服役期限至2025年4月。

2018年6月29日17时59分，1号机组首次并网发电成功，2018年12月13日1号机组正式商用运行。

2019年9月7日，2号机组正式商业运行。

### 二期

二期项目包括3号、4号机组，由中广核台山第二核电有限公司运营，生态环境部于2024年9月19日受理建设项目环境影响评价2025年4月27日，由国务院总理李强主持召开的国务院常务会议上，正式核准了包括中广核广东台山核电二期项目在内的五个核电项目（共10台机组），台山3号、4号机组采用华龙一号。

## 反应堆数据

机组｜类型｜型号｜净功率MWe｜总功率MWe｜热功率MWt｜建造开始｜首次临界｜并网｜商业运行｜备注

一期

1号｜PWR｜EPR 1750｜1660｜1750｜4590｜2009-10-28｜2018-6-6｜2018-6-29｜2018-12-13

2号｜PWR｜EPR 1750｜1660｜1750｜4590｜2010-4-15｜2019-5-28｜2019-6-25｜2019-9-7

二期

三号｜PWR｜华龙一号｜1200｜已核准

四号｜PWR｜华龙一号｜1200｜已核准

## 事件

### 0级运行事件

#### 2019年

- 2019年6月28日，台山核电厂发生一起0级运行事件，2号机组中放射性监测系统4个仪表动作逻辑临时修改长期未取消导致不满足运行技术规范要求。
- 2019年8月20日，台山核电厂发生一起0级运行事件，1号机组第四列安全厂房控制区通风系统风门置于就地模式，导致不可用时间超出运行技术规范后撤期限。
- 2019年9月17日，台山核电厂发生一起0级运行事件，1号机组因外电网故障引起蒸汽发生器压降变化率高，触发反应堆自动停堆。

#### 2020年

- 2020年1月6日，台山核电厂发生一起0级运行事件，2号机组核岛400V可调节配电系统系列四配电盘C相主调压臂不动作，工作人员仍执行定期实验。
- 2020年2月5日，台山核电厂发生一起0级运行事件，2号机组长期低功率运行期间，调节棒组低于运行技术规范要求的参考棒位下限。
- 2020年12月25日，台山核电厂发生一起0级运行事件，2号机组第1列核岛10kV柴油发电机定期试验期间，励磁系统故障引起柴油发电机跳闸后自动启动。

#### 2021年

- 2021年2月21日，台山核电厂发生一起0级运行事件，1号机组在正常功率运行期间一台主泵跳闸导致反应堆自动停堆。
- 2021年4月5日，台山核电厂发生一起0级运行事件，1号机处于满功率运行时出现烟囱气体放射性排放剂量率高的报警。

##### 法马通公司通知事件

2021年6月14日据CNN报导，台山核电厂技术提供方法马通公司股份主要持有方法国电力公司的专家向美国能源部发送了一份警告通知（alarming notification），CNN称该警告指责中国当局正在提高台山核电站周围的辐射检测可接受限度，从而防止关闭核电站。根据这则备忘录，“核电站和公众面临迫在眉睫的放射性威胁”，“请求允许提供让核电站恢复正常运行可能必需的技术数据和援助”。美国政府消息人士称，华府咨询了美国能源局的专家，并联系了法国政府，认为台山核电站的泄漏情况并不处于“危机水平”，但承认泄漏增加并需要监控。香港能源策略顾问公司The Lantau Group经理余德伟推测，法马通就台山核电站疑似事故与美国能源部联系，可能是因为中广核2019年被美国加入实体清单，而法马通为解决台山核电站的麻烦，需要使用来自美国的技术、数据甚至文献。

2021年6月14日，法马通在其公司网站发布信息，正在解决中国广东省台山核电站的性能问题。并称根据现有数据，一号反应堆正在安全参数范围内运行，“我们的团队正在与相关专家合作，评估情况并提出解决方案以解决任何潜在问题”。

2021年6月14日法国电力集团（EDF）在回应BBC中文的声明中称，台山核电站一号反应堆一回路内出现某些稀有气体浓度增加的情况。巴黎当地时间6月14日下午，法国电力集团召开新闻发布会，证实发现的稀有气体是氪和氙，怀疑是燃料棒出问题导致浓度增加。但气体积聚水平低于中方允许水平，厂方已在许可限度内排放部分气体。EDF一位发言人还称：“并非发生了堆芯溶解事故，我们不是在谈污染，我们在谈的是在操控下排放。”

2021年6月16日，中华人民共和国国家核安全局发布官方文件，推算1号机组堆芯60000多根燃料棒中包壳破损数量约为5根左右，低于设计中假设的燃料组件最大破损比例（0.25%）。1号机组运行过程中监测到反应堆一回路冷却剂的放射性比活度上升。

##### 各方反应

2021年6月14日，香港特区行政长官林郑月娥表示，特区政府一直在监测该地区水域的辐射水平，“一切是正常的、符合标准的”。

2021年6月15日，日本官房长官加藤胜信表示日本47个都道府县辐射监测点的测量值未发生变化，并称日本将强烈关注并收集相关情报；同时要求中国就广东省台山核电站的核泄漏报道尽快向国际社会透明地公开和说明。

2021年6月15日，台湾原能会表示核能研究所已启动“国际核灾辐射尘剂量评估系统”，进行放射性气体扩散路径模拟，若台山核电厂有放射性气体外泄，依据昨日（6月14日）气象风场预报，台湾未来一周内主要受西南季风影响，外释放射性物质会朝该核电厂北北东方向扩散，影响区域以中国大陆广东省为主，不致影响台湾，而原能会在台湾目前建置的63处即时环境辐射监测站，监测数据均为正常值，辐射侦测中心也对台湾地区的空气，加强空浮辐射监测，透过多重辐射监测与模拟机制，以在第一时间掌握大陆核电厂辐射排放动态。

2021年6月15日，据观察者网报道，中国能源领域和能源监管方面的研究员大卫·费什曼发了一长串推特解释这次事件：“台山核电站归中广核（部分）所有，而后者在美国‘实体清单’上。因此，美方技术或数据是禁止转移给中广核的。而法马通申请的正是相关的豁免，理由是‘运营安全’。而他们申请豁免的原因是：1. 他们准备转移的信息源自美国；2. 他们不想因为和中广核的合作影响在美国的业务。也许两个都对。”

2021年7月22日，法国电力公司建议关闭台山核电站，但是否关闭决定权在于中方。当地时间2021年7月30日晚，中广核集团发布公告，称“1号机组运行过程中出现少量燃料破损”，从而“决定对1号机组进行停机检修”，据悉中国之所以采取谨慎处理，与该机型为全球首个反应堆有关，将会请原厂查找原因，法马通ERP设计在欧洲也面临成本超支等问题。

2022年8月16日，中广核集团发布公告，称“台山1号机组已完成本次检修工作，并于2022年8月15日并网发电，台山核电站及周边环境监测正常。”

#### 2026年

- 2026年4月30日，1号机组按计划停机检修，3号蒸汽发生器检出卷屑状异物，发现两个异物，分别为1.5cm*1.5cm和3.5cm*1.3cm的卷屑状。目前，两个异物均已取出，正在开展异物溯源及相关分析工作。界定为0级偏差。

## 基本资料

- 谚文：China
- 国家：中华人民共和国
- 位置：广东省江门市台山市赤溪镇
- 坐标：21
- 坐标：55
- 坐标：5
- 坐标：N
- 坐标：112
- 坐标：58
- 坐标：54
- 坐标：E
- 坐标：region:CN-35_type:landmark
- 坐标：title
- 持有单位：1号&2号：台山核电合营有限公司、3号&4号：中广核台山第二核电有限公司
- 始建时间：一号机组：2009年11月18日、二号机组：2010年4月15日
- 反应堆类型：欧洲压水反应堆（EPR）、华龙一号
- 装机机组：2 × 1660 MW
- 计划建设机组：2 × 1220 MW
- 额定容量：5,760
- 现况：O
- 截止时间：2015年4月