三门核电站

三门核电站位于中华人民共和国浙江省台州市三门县猫头山。规划建设6台125万千瓦的核电机组，总装机容量750万千瓦，总投资超过1000亿元。

三门核电站是中美两国最大的能源合作项目，也是浙江省有史以来投资最大的单项工程。

## 建设历程

### 一期工程

一期工程包括1号、2号机组，采用西屋电气公司的 AP1000 压水堆。2007年7月签订合同，预计2台机组投资超过400亿元人民币（约合$58.8亿美元）。三门核电站将成为第一个实现由西屋电气公司开发的AP1000压水堆（PWR）。

1号机组和2号机组破土动工在2008年2月26日隆重举行。

2009年3月31日，1号机组开始浇注核岛第一罐混凝土，正式开工建设。按计划，该机组应在2013年建成投产发电。2017年6月30日，三门1号机组热试工作全部结束，进入装料准备阶段。2017年8月，三门核电1号机组通过了国家核安全局组织的首次装料前核安全综合检查。2017年下半年，核安全局、能源局，国家核安全局、国家能源局等多部委共组织了三批专家前往三门核电站进行检查。

根据环境保护部关于2017年8月7日拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示，三门一期工程1、2号核电机组的总投资达到了约525亿元。按照最初的预算，该项目一期工程的总投资为250亿元。

2018年4月25日，生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华在北京向中核集团三门核电有限公司颁发了《三门核电厂１号机组首次装料批准书》。4月29日13点37分，三门核电1号机组157组全新的燃料组件全部安全装载入反应堆堆芯，标志着三门核电1号机组首次装料工作顺利完成。6月21日反应堆首次达到临界。2018年6月30日04时48分，三门核电1号机组首次并网一次成功，各项技术指标均符合设计要求、机组状态控制良好，电功率65MW。

### 二期工程

二期工程包括3号、4号机组。2022年4月正式获国务院核准，采用CAP1000机组。

2022年6月27日，国家核安全局、生态环境部颁发三门核电厂3、4号机组建造许可证。

2022年6月28日3号机组动工。

2022年7月1日，3号机组核岛底板浇筑圆满完成，用时67时22分，实际浇筑混凝土总量为5431立方米。

2022年8月16日，3号机组CA20模块顺利吊装就位。CA20模块包含核辅助厂房5、6区大型结构模块，整体呈长方体型，外形尺寸为20.5米*14.5米*20.9米，吊装总重超过1000吨，就位于核岛辅助厂房5、6区EL89.789m 标高的底板上，是核岛辅助厂房中主要用于乏燃料储存、传输、热交换以及废物收集的大型钢结构模块。

2022年9月19日，3号机组钢制安全壳底封头（CVBH）顺利吊装就位，钢制安全壳(以下称CV)为核级设备，由底封头、筒体第一环、筒体第二环、筒体第三环、筒体第四环、顶封头六大模块组成，主要作用是构筑屏障，在事故工况下有效防止放射性物质外泄。其中，CVBH为CV基底，其形状呈半球形，设计内径为39.624米，高11.430米(上口至内底)，总重量660.65吨，吊装总重量811.65吨，是CV六大模块中最先吊装就位的模块。

2022年10月2日，3号常规岛负7.5米层混凝浇筑土全部完成，历时19小时，共浇筑混凝土566立方米。

2022年11月24日，3号核岛反应堆厂房底层放射性液体废物处理系统(简称WLS系统）。

2022年12月1日，3号机组常规岛首块零米层楼板浇筑完成。

2022年12月20日，3号机组常规岛主厂房钢结构安装工程开工。

2022年12月25日，3号核岛反应堆内部结构第二、三层浇筑完成。

2022年12月29日，3号机组核岛钢制安全壳一环顺利吊装就位。

2023年1月8日，3号机组核岛反应堆厂房CA01模块顺利吊装就位，总重超过1000吨，是三门核电二期工程起吊重量最大的模块，用于构成换料水池、蒸汽发生器隔间、稳压器腔室等重要房间，也是核电站最核心的模块之一。

2023年2月2日，3号核岛CA20模块顺利浇筑！

2023年2月20日，3号机组核岛50厂房工程开工。

2023年3月31日，3号机组常规岛汽机基座运转平台以下结构施工完成，汽机基座是常规岛核心设备汽轮机的基础，体积大、结构设计复杂，经过19小时，浇筑工作顺利完成。

2023年5月14日，3号机组核岛屏蔽厂房安装开工，核岛屏蔽厂房标高在+100米的水平连接段，共计6个模块。连接段的屏蔽厂房SC结构两侧钢板采用对穿钢筋进行连接，共计227个子模块等。

2023年6月10日，3号机组核岛CA03模块顺利吊装就位。

2023年6月14日，3号机组常规岛整体出零米，常规岛零米以下结构分为两层，每层按照结构特点划分为九个施工段。

2023年8月31日，3号机组常规岛汽轮机运转平台混凝土顺利浇筑完成。

2023年9月9日，3号机组两台安注箱吊装就位，安注箱总容积为56.6立方米，水容积为48.1立方米，净重36.65吨，属于低合金钢球形容器，是CAP1000核电机组非能动堆芯冷却系统设备，用于事故工况下堆芯冷却。每台机组共有两台安注箱，分别安装于核岛11厂房11206和11207房间。

2023年9月27日，3号机组常规岛除氧水箱成功就位，除氧水箱长43米，直径约5.1米，净重248吨，是常规岛尺寸最长的设备。

2023年10月18日，3号机组钢制安全壳(CV)筒体二环吊装就位，CV2R是模块化程度最高的CV模块。设计内径为39.624米，高度为7.766米，加上钢结构、管道、电气等各类附件，吊装重量达605.616吨，具有壁厚薄、体积大、重量重、变形控制难的特点。

2023年12月25日，3号机组核岛反应堆压力容器吊装就位，反应堆压力容器是核电站一回路主系统中的关键大型设备，是一回路冷却剂重要压力边界，净重约271吨。

2024年1月11日，3号机组核岛首台堆芯补水箱顺利就位，堆芯补水箱是CAP1000机组非能动堆芯冷却系统中的一个重要设备，每台机组包含A、B两台补水箱，单台净重139吨，主要用于事故工况下提供堆芯冷却水，从而降低事故后果。

2024年1月19日，3号机组核岛反应堆厂房稳压器吊装就位，稳压器是核岛一回路主系统中的关键设备，净重约101吨，其通过波动管与主管道热段相连，可在运行工况和事故工况下对反应堆冷却剂系统进行压力控制和超压保护。

2024年1月19日， 3号机组稳压器吊装就位，稳压器为核岛反应堆冷却剂系统的主设备之一，属核Ⅰ级设备，设备筒身整体呈圆柱形，吊装总重量约210.7t。

2024年3月15日，3号机组常规岛凝汽器B下部模块发电机侧吊装完成。

2024年4月27日，3号机组发电机定子吊装就位。

2024年5月29日，3号机组核岛屏蔽厂房墙体钢板混凝土结构(SC)第6-7层模块顺利吊装就位，SC6-7层模块墙块厚度约0.9米，外径44米，吊装重量(包括吊索具、调平配重、环形吊具)约700吨。

2024年6月5日，3号机组钢制安全壳筒体三环顺利就位，钢制安全壳筒体三环由3圈壁厚为44.5毫米的钢板组成，内径约39.6米，整体高度约11.6米，吊装重量约826吨。筒体上除安装临时加劲肋、附件板、空气导流板支架、导向装置、吊耳等物项外，还提前安装管道、电气、通风、钢结构及电动绞盘等物项，进一步节省岛内物项安装时间，降低交叉作业风险，提升现场工效。

2024年6月15日，3号机组核岛首台蒸汽发生器吊装就位，每台机组有两台蒸汽发生器，单台外径约5.6米，长约24.3米，净重约624吨，是核岛内重量最大、体积最大的主设备。蒸汽发生器作为核电机组一、二回路的枢纽，将堆芯产生的热量转化为蒸汽，通过主蒸汽管道送入到常规岛，采用了激光跟踪整体建模、建筑信息模型(BIM)等先进建造技术对现场准备工作及吊装过程进行了模拟分析，先后顺利完成了主管道B环路蒸汽发生器侧坡口加工、临时支撑安装调整等前置工作，最终顺利实现蒸汽发生器精准就位。

2024年7月2日，3号机组汽轮机低压外缸安装开始。

2024年8月3日，3号核岛主蒸汽管道首道焊口焊接完成，一次拍片合格率100%，中核五公司承建。

2024年8月23日，3号机组一体化堆顶组件（IHP）吊装完成，IHP最大外形尺寸约7.7米×7.6米×15.5米，净重约为225吨，是3号机组钢制安全壳顶封头吊装就位前要引入的重要设备之一。

2024年8月27日，3号机组环吊吊装就位。

2026年2月10日，3号机组冷试成功。

2026年6月13日，3号机组汽轮机完成汽轮机1500转/分冲转试验，非核蒸汽冲转成功，通过利用蒸汽发生器二次侧产生的饱和蒸汽冲转汽轮机升至额定转速。

2023年3月22日4号机组动工。

2026年4月26日，4号机组460吨重的CB20模块吊装就位，核岛建设迈入系统安装和调试的冲刺阶段。

### 三期工程

三期工程包含5号、6号机组，2025年4月27日国务院常务会议决定核准，规划采用两台华龙一号110万千瓦核电机组。

## 反应堆数据

机组名称｜类型｜型号｜净功率 MWe｜毛功率 MWe｜热功率 MWt｜始建｜初次临界｜并网｜商转｜注记

1号｜PWR｜AP1000｜1157｜1251｜3400｜2009-04-19｜2018-06-21｜2018-06-30｜2018-09-21

2号｜PWR｜AP1000｜1157｜1251｜3400｜2009-12-15｜2018-08-17｜2018-08-24｜2018-11-05

3号｜PWR｜CAP1000｜1163｜1251｜3400｜2022-06-28｜2026

4号｜PWR｜CAP1000｜1163｜1251｜3400｜2023-03-22｜2028

5号｜PWR｜HPR1000｜1116｜1200｜3190｜已核准

6号｜PWR｜HPR1000｜1116｜1200｜3190｜已核准

## 运行事件

- 2018年12月，2号机组因主泵故障停机。该机组一台进口主泵于2018年12月发生推力盘锁紧杯断裂，导致反应堆停堆小修。经查明，该故障为材料、工艺及共振等特定因素叠加引起的低概率个性事件。经检修更换，该机组于2019年11月28日重新并网。
- 2023年10月10日：2号机组主泵故障停堆情况，当时机组在功率运行期间，主泵变频器故障导致上游断路器跳闸，主泵停运触发反应堆自动停堆。0级事件
- 2025年5月22日：2号机组大修期间局部氢气燃烧情况，组处于冷停堆大修模式。工作人员在切割换料水箱地舱盖板时，作业火花引燃了周围存在的少量弥散氢气，发生瞬间局部燃烧后熄灭。0级事件
- 2025年12月8日：1号机组水闸门不可用情况，当时机组在功率运行期间进行管道试验，因阀门故障导致“乏燃料容器装载井侧水闸门”短时不可用。营运单位随后修复。在此过程中，三道安全屏障完整，无放射性物质释放。0级事件

## 基本资料

- 说明：三门核电站一号机组
- 谚文：China
- 国家：中华人民共和国
- 位置：浙江省台州市三门县
- 坐标：29
- 坐标：6
- 坐标：4
- 坐标：N
- 坐标：121
- 坐标：38
- 坐标：31
- 坐标：E
- 坐标：region:CN-33_type:landmark_source:zh-wiki
- 坐标：title
- 运营单位：中核集团三门核电有限公司
- 始建时间：1号机组：2009-4-19、2号机组：2009-12-17、3号机组：2022-6-28、4号机组：2023-3-22
- 启用时间：1号机组：2018-9-21、2号机组：2018-11-5
- 反应堆类型：PWR AP1000、PWR CAP1000、PWR 华龙一号
- 反应堆供应商：西屋电气公司
- 装机机组：2 × 1157 MW
- 厂牌和型号：西屋电气公司 AP1000、西屋电气公司&中国 CAP1000、中核集团&中广核 华龙一号
- 在建机组：2 × 1163 MWe
- 计划建设机组：2 × 1000 MWe
- 热容量：4 × 3400 MWth
- 额定容量：2314
- 现况：U
- 装机机组：第三代+
- 建造费用：1号&2号：合计525亿人民币、3号&4号：合计400亿人民币、5号&6号：合计400亿人民币