轻铁第一期列车

轻铁第一期列车，又名“Comeng车辆”，乃港铁的轻铁列车型号之一，在香港轻铁使用，由九广铁路公司拥有。随两铁合并，九广铁路公司通过与地铁有限公司签订的经营权协议，授予香港铁路有限公司使用。

## 简述

为配合轻铁第1期系统于1988年9月18日通车，九广铁路公司于1985年8月7日，正式批出屯门轻铁合约于礼顿建筑- 财团于3年内建造全长23km的轻铁第1期系统（另外更可优先选择兴建全长34km的第2期轻铁系统）并且向财团的次承辨商澳洲Comeng购买70辆轻铁列车，供第1期轻铁系统使用。此款车辆初投入服务时，是涂上旧款的橙色涂装，车箱空调为分体式设计（1992年后改回车顶集中式设计），日常载客营运以1至2卡行驶（最多可以并结3卡行驶）。

## 历史

<image>

1985年8月7日九铁正式向礼顿建筑-财团批出价值10亿港元的建造合约。

合约订明，财团必须于1988年8月8日前交付所有70架轻铁列车，不论任何原因：包括工业行动或其他因素影响，都不会获得额外的交付期限。若延迟交付，将无上限被罚款每日62万港元（按延迟交付日数计算）。

因这张订单为Comeng首次取得的海外订单，为了隆重其视并排除列车未能于限期前交付的影响，于是把车厂内其他仍正在建造或已签署的订单推迟，以让出位置给予最优先权建造屯门轻铁列车。列车签署时，九铁更特别要求各澳洲工会必须签署合作声明。声明订明，各公会必须答应：Comeng制造屯门轻铁列车期间的3年内，不可有任何工业行动阻碍列车交付。各工会领袖均表示同意并签署有关条款。

正当Comeng 位于墨尔本郊区丹德农车厂开始准备建造列车同时，各工会领袖突然一反常态，不断于车厂内进行罢工并且按章工作。1985年10月 Comeng、Sigma CoachAir 及 AEG等列车零件供应商代表飞往香港，与当时九铁及其比利时Transurb工程顾问开会，讨论列车制造规格。开会期间，九铁突然向Comeng提出要更改列车原有设计。新设计跟原各厂商竞标时所订明的列车规格与设计要求不符。Comeng 及各零件供应商均需重新按照九铁提出的新设计制造列车。

其后澳洲各工会依然持续违反已签订的相关合作声明，不断于Comeng的墨尔本丹德农厂房进行工业行动。为了列车能赶及限期前交付，Comeng 决定于其位于布里斯本的罗克利车厂另设立生产线，分担丹德农厂房制造工作。但不幸的是，当Comeng按照九铁所提供的列车设计图纸制造后，发现列车根本无法通过负重测试。假若九铁不愿放弃其要求（车身需要平面设计），Comeng将无法于限期内完成这份合约。

最终1986年年底，Comeng 代表立即飞往香港约见九铁及其工程顾问商讨其列车制造问题并解释相关原因，希望游说九铁能放弃原有外观设计要求，同时 Comeng 另外向九铁提供解决方法以便符合其合约订明的列车要求。最终九铁答应放弃原先要求的外观设计，Comeng亦可顺利制造列车，不过列车制造期间各工会仍有零星的工业行动。1987年8月26日午夜，首列列车编号1004（其后命名为轻铁先锋）正式从丹德农的厂房运送并抵达墨尔本及布里斯本的港口，经水路运送至香港，并于1987年10月5日抵达屯门车厂，并进行验收工序。Comeng最终奇迹地于1988年5月成功交付并验收最后1架轻铁列车，整个项目亦顺利于限期内完成。但因轻铁于试车期间发生多宗意外，更做成人命伤亡，当时的香港政府勒令轻铁停止测试，并延至1988年9月18日才启用。

## 投入服务初期表现的问题及后续处理

列车正式投入服务时，因九铁要求的空调设计错误，引致车厢空调，当其冷热空气遇上时，便会出现严重漏水而影响乘客，而且列车营运时更时常发生牵引摩打过热情况。于是九铁于1992年批出新的合约为该列车作首次整体翻新，详情如下：

- 列车空调制造商SIGMA Couch Air需更改列车空调系统（将分体式改以车顶集中式设计）。
- 列车牵引系统制造商AEG需重新设计摩打的散热功能。
- 强化车头的防撞能力。

为配合企业形象更新，九铁于1997年至2000年间陆续涂上新涂装；路线显示方面，最初车头及车侧的显示牌只是使用布牌显示（目的地及路线编号均印在同一块牌布之上，左边印有白色的中英文的目的地名称，而右边则印有橙色的路线编号），车尾并无显示路线编号的设备。九铁于2002年至2003年间陆续使用电子显示牌取代布牌显示，而车尾亦增设电子路线编号显示牌。

## 冠名车辆

1004“轻铁先锋”：1987年12月10日，九广铁路公司于山景北站举行首部轻铁车辆试车典礼，由当时公司主席霍士杰在典礼上为首部轻铁车辆主持命名仪式。首部轻铁车辆（编号1004）获命名为“轻铁先锋”，在车头部分印有四字。1004号列车是首辆运抵香港，完成加装仪器、全面检查及性能测试的轻铁车辆，并在首期轻铁系统路段作全面试车，亦标志着轻铁系统通车迈进一步。

1070“史礼贤”：史礼贤（Dudley Snell）生前于礼顿城市运输集团担任工程经理，负责第一期轻铁系统屯门至元朗的建造工程，1988年12月逝世，享年64岁。1989年9月18日，当时的九广铁路公司在轻铁车厂内庆祝轻铁通车周年纪念，并在庆典上举行车辆命名仪式，由当时公司主席乔沛德（Peter Quick）及史礼贤夫人主持。1070号列车获命名为“史礼贤（F.D. SNELL）”，以志史礼贤先生对轻铁的贡献，并在该车上设牌匾。

上述两列列车已分别于2011年1月及6月开始进行翻新工程，翻新完毕后并没有再印上“轻铁先锋”和“史礼贤”的字样。

1027“轻铁爱心号”：为响应香港红十字会的捐血宣传活动，1994年6月24日暂时冠名“轻铁爱心号”，并改装为临时流动捐血站，其后已复原。但此列车已于2011年因交通意外而报销。

## 现代化翻新工程

<image>

在2007年11月，九广铁路公司在批出第4期轻铁车辆的合约的同时，亦批出第1期轻铁车辆（Comeng轻铁车辆）车厢的翻新工程合约，两份合约均批出予澳洲联合戈尼南集团铁路服务公司（United Goninan）负责。

计划由2011年第1季第4期轻铁车辆1127投入服务开始，将有6部轻铁Comeng轻铁车辆进行翻新工程。当有更多新车卡投入服务，相同数量的轻铁Comeng车辆（第1代）将会翻新，每批6辆轻铁翻新工程需时约16星期，整项工程需时约60个月，当中亦包括维修及系统更新。

港铁屯门车厂车身工场可同时处理5部列车翻新工程。当有一部列车翻新完毕并投入服务时，工场随即加入一部旧车展开翻新工程。而每部列车整个翻新工程需时约16星期（当中包括：拆卸旧组件、更新组件、装嵌新组件、涂装、厂内及厂外测试等等）。

- 现代化翻新工程主要包括统一车厢外观、更换全新设计座椅并将座位全部改为向前的方向，避免“倒头位”、更新驾驶室设备如座椅、控制器及趟门、重整车厢内的扶手安排、翻新车厢地板、多用途空间加设轮椅安全带及靠背、更换行驶记录仪及照明系统等等。
- 系统更新及提升工程主要涉及的设施包括车厢的转向架、钢轮、连结器、空调系统、电子组件、压缩器、电池、车门组件、气喉、集电弓及更换全新静态换流器等等。

轻铁将维持135卡的列车数量直至所有列车翻新完成为止。

2010年中，编号1005为首部测试现代化翻新工程之列车，改装工程于2010年11月完成，并已于2011年1月31日再次投入服务；而最后一部翻新列车改装工程于2013年12月4日完成，并已于2013年12月24日（平安夜）再次投入服务，代表全数68部列车已翻新完成并投入服务。

2018年，港铁为轻铁第一期列车的直流电机翻新工程招标，同年7月25日由中车永济电机中标，总值854万多港元。

## 记事

- 1985年8月7日，九铁批出合约与Comeng 引入70架轻铁列车。
- 1987年8月26日，首列列车编号1004经水路运送至香港。
- 1987年10月5日，首列列车1004逐步运往屯门车厂。
- 1988年7月25日，轻铁尚未正式通车，一辆轻铁列车（编号1032）在青山公路试车时，由于轻铁车长冲红灯，于元朗田厦路平交道与一辆客货车相撞，造成客货车上一名8岁男童死亡；在此致命车祸前，轻铁已发生18宗交通意外，意外后轻铁被政府勒令暂停试车，通车日期亦由当年原订的8月8日推迟至9月18日。
- 请注意，跟据香港政府报告，没有证据证明轻铁冲灯。
- 1988年9月18日，轻铁主线通车，轻铁第一期列车（编号1001 - 1070）全数投入服务。
- 1994年7月29日，一辆往屯门码头站的507线列车（编号1013），于上午10时在屯门兆禧苑侧，即湖景路与湖山路交界路口（该路口禁止右转）与违规转右的空拖架货柜车相撞，轻铁列车车长抛出车外死亡，另4名乘客受伤；而该辆列车因此报废，拆解作零件用途。
- 1994年9月10日，一辆往屯门码头站的614线列车（编号1059），和一辆往元朗站的614线列车（编号1031），在屯门兆康站以北的青麟交汇处的平交道，与一辆满载乘客的冲红灯旅游巴士（车牌CE4635）相撞，旅游巴士司机和1名巴士乘客死亡，另45人受伤。
- 1996年3月11日，一辆往屯门码头站的615线列车（编号1017）在兆康站以北的青麟交汇处与货柜车相撞，货柜车司机死亡，列车则冲前40米全车出轨；1017事后获修复妥当。
- 1997年6月21日，一辆往屯门码头总站的615线列车（编号1019）在兆康站前右转时与对面路轨往天水围（现天荣站）的720线列车（编号1035）迎头相撞，29人受伤。事后九铁公司为避免意外发生，在西铁线兆康站进行工程期间，轻铁月台暂时封闭、并使用较北位置兴建的临时车站。自此以后，往屯门码头方向的轻铁615线永久经兆康站2号月台上下客，而取消经兆康站4号月台往麒麟站（兆康站–麒麟站–青松站）方向。
- 1997年秋季起，九铁为所有第1期列车陆续换上蓝色及红色涂装（首列换上涂装的列车是1044）。
- 2000年，最后1列待改装列车1028在入厂涂装前，担当“伴你同行12载”用车行驶720线。及后，九铁以橙色涂装轻鐡模型列车作怀念。
- 2002年10月28日，首辆装有橙黄色电子路线显示牌及车尾增设路线显示牌的列车（编号1010）投入服务。
- 2009年12月31日，坑尾村站外一个非正式过路点，一名老翁被一列761P线列车（编号1004及1201）撞死，意外影响751及761P线服务近2小时，约50班车受影响。其间，761P线行走元朗及洪天路，751线分段服务友爱至洪天路及天水围至天逸，近5千人转搭来往洪天路紧急月台及天逸的紧急接驳巴士。
- 2010年中，编号1005完成现代化工程。
- 2011年1月31日，完成现代化工程的1005重新投入服务。
- 2011年5月8日早上近10时，一列行走706线拖卡列车（编号1027及1062）在天水围近天悦站与一辆货柜车相撞，轻铁首节车厢出轨，22人受伤。1027列车因此于2013年报废，其后改作特殊用途。该列车的外壳其后获复修，而机件则被拆下。
- 2013年8月19日早上约8时55分，一列行走761P线往天逸方向的拖卡列车（编号1046及1006）驶往乐湖站途中，在天湖路轻铁平交道将一名疑冲灯横越轻铁路轨的67岁男子撞倒，该男子被卷入车底拖行50米，当场死亡。
- 2013年12月4日，最后一列列车1022完成现代化工程，并于同年12月24日平安夜当日重新投入服务。
- 2016年1月4日早上6时许，一辆行走751线往友爱的列车（编号1037）在蓝地站附近，撞倒一对80多岁夫妇，送院丈夫不治，妻子则手脚受伤。
- 2017年5月8日下午6时许，一辆706线拖卡轻铁（编号1029及1037）于天秀路交汇处和正行驶K73线的丹尼士三叉戟巴士（编号617）相撞，22人受伤。巴士车长事后解释因阳光猛烈而致看不到交通灯号肇祸。
- 2019年10月4日下午8时许，一辆停止服务的拖卡轻铁（编号1037及1068）于屯门码头站被示威者刑事毁坏，车门玻璃破裂、驾驶室更被打开，并已回厂维修。
- 2021年2月4日下午1时许，一辆载有100名乘客开往天逸方向的751线轻铁列车（编号1014）于锺屋村站前100米与一辆货车相撞，列车撞向货车车尾，事件导致22人受伤，蓝地站至洪水桥站轻铁服务一度暂停；而该辆列车因此报废，其后改作特殊用途，取代1027。
- 2021年8月9日傍晚6时许，一名骑单车的女子横过元朗轻铁丰年路站对出过路处时，被一列行走761P线往元朗方向的拖卡轻铁（编号1003及1049）撞到并卷入车底。消防员到场救出伤者，期间轻铁610、614、615及761P不停塘坊村站至元朗站，港铁派出免费接驳巴士行走来往洪天路紧急月台至元朗。至晚上7时许，轻铁服务回复正常。
- 2021年11月3日，青山公路元朗段近元朗安乐路，邻近轻铁元朗站附近有一辆红色小巴拦腰撞向一列由元朗往天逸761P线的轻铁（编号1025）。小巴车头严重损毁，轻铁列车车身亦告损毁。受意外影响，轻铁路线610线，614线，615线及761P线一度需要改道，不停塘坊村站至元朗站。港铁安排免费接驳巴士，行走来往洪天路紧急月台至元朗，接载受影响车站的乘客，至早上7时半回复正常。
- 2023年8月20日，为庆祝轻铁通车35周年，港铁将两架编号1066（一期第一部拖卡）和1001（一期第一部驾驶车卡）的一期翻新列车复刻初代涂装，于首日展出并于其后行驶610路线。
- 2023年9月17日，为庆祝轻铁通车35周年，涂上复刻初代涂装的编号1066一期列车于轻铁车厂开放日展示。
- 2024年5月18日，一辆重型货车载着一批木板沿青山公路—洪水桥段东行，当驶至锺屋村站附近时，其中一件约50乘20厘米的木板跌落至轨道上，其后一列不载客的拖卡轻铁（编号1016及1005）驶经，其中首车卡因辗过路轨上的木板，导致车底的其中一个转向架偏离路轨。受意外影响，轻铁路线610线，614线，615线及751线，不停蓝地站至洪水桥站。港铁安排免费接驳巴士来往洪天路紧急月台至兆康，接载受影响车站的乘客，至中午12时42分，轻铁服务回复正常。
- 2024年12月1日起涂上复刻初代涂装的1001 号一期列车，添加本地插画师及玩具公司微影之“港铁重机”插画设计，并成为其主题轻铁列车，以配合产品宣传。其后1066号一期列车完成大修后，亦添上相关设计。

## 图集

<image>

- 编号1022列车以单卡执行614线路

<image>

- 一列不载客的双卡列车（1059-1210）

<image>

- 驾驶室（改装前）

<image>

- 列车内部（翻新前）

<image>

- 编号1005列车在车厂进行各项测试

<image>

- 编号1005列车正进行厂内试车

<image>

- 列车内部（翻新后）

<image>

- LED下一站显示器

<image>

- 列车内部（2021年）

<image>

- 紧急通话按钮、闭路电视及LED终点站显示器

<image>

- 旧式轮椅停泊位

<image>

- 新式轮椅停泊位

<image>

- 车辆连接器，不设脚踏