国际热核聚变实验反应堆

国际热核聚变实验反应堆（International Thermonuclear Experimental Reactor，缩写：ITER）是国际核聚变研究和巨型工程，将成为世界上最大的磁约束等离子体物理学实验，这是目前正在建设世界上最大的实验性托卡马克核聚变反应堆，邻近于法国南部的卡达拉舍设施。ITER工程的目标是从等离子体物理实验研究，到大规模电力生产的核聚变发电厂的期待已久的转变。“ITER”在拉丁文意为“道路”，因此这个实验的缩写“ITER”也意味着和平利用核聚变能源之路。

它建立在由TFTR、欧洲联合环状反应炉（JET）、JT-60、T-15(反应堆)、EAST和KSTAR等装置所引导的研究之上，并将显著的超越所有前者。此项目预期将持续30年：10年用于建设，20年用于运行，总花费大约100亿欧元。

该项目是由七个成员实体资助和运行，欧盟、印度、日本、中华人民共和国、俄罗斯、韩国和美国。欧盟作为ITER设施的主办方，贡献的费用有45％左右，其他六方各贡献约9％。2016年，ITER组织与澳大利亚国家核聚变机构签署了技术合作协议，使该国可获得ITER的研究成果，以换取ITER机器选定部分的建设。

ITER托卡马克综合设施的建设始于2013年，至2015年6月，建筑成本已超140亿美元。截至2021年5月，ITER对第一等离子体的完成率接近75%，并将于其后数年开始尝试启动反应堆。预计于2025年正式开始等离子体实验，2035年进一步开始进行全氘 - 氚聚变实验。

## 背景

核融合发电有可能提供足够的能量，以满足不断增长的需求，和以可持续的方式做到这一点，并且对环境相对较小的影响。

核聚变有许多潜在的吸引力。首先，它的燃料氢的同位素是相对丰富的，必要的同位素燃料之一——氘，可从海水中提取，而另一种同位素燃料——氚，也可能会被使用在核聚变反应本身产生的中子来生成。此外，相对于传统的核反应堆所产生的污染物，它的其他放射性废料产物的寿命很短。

在2006年11月21日，七个成员正式同意资助创造核聚变反应堆。该计划预计将持续30年 —— 10年建造，和20年运行。ITER最初预计将耗资约50亿欧元，但是，原材料价格的上涨和所看到的最初设计的变化，这一数额已经超过三倍而达到了160亿欧元。反应堆预计需花费10年时间建造并计划在2019年完成。地点在法国的卡达拉舍，并已经开始采购大型部件。

核聚变世界记录是被保持在1997年的欧洲联合环形加速器（Joint European Torus，缩写JET），输出是16MW，总输入24MW（聚变能量增益因子Q值=0.67），持续不到一秒钟。国际热核实验堆的设计，是生产10倍的回报（Q值=10），从50MW的输入功率上生产出约500MW的聚变功率，长脉冲持续时间为400~600秒，通过在其约840立方米的反应室聚变约0.5g氘/氚混合物。虽然ITER计划预计将产生（在热的形式）的能量比消耗的来加热等离子体到聚变温度的能量高出10倍以上，它所产生的热量将不被用于产生任何电力。但是作为在历史上所有的聚变实验中的第一个产生净能源的，这将为可以这样的机器做准备之路。

## 历史

<image>

国际热核聚变实验反应堆开始于1985年，里根-戈尔巴乔夫倡议的苏联，欧盟（通过欧洲原子能共同体），美国和日本平等的参与在1988年-1998年的初步设计阶段。

这个项目下一阶段的合作包括建设一个磁核聚变研究的示范反应堆。当时，苏联、欧盟、美国、和日本都在持续进行磁核聚变研究。进行下一步的核聚变研究将超出了任何主要国家的预算，并且国际合作是很有益的。

经过早期的概念和工程上的设计阶段，2001年在国际原子能机构的主持下产生了一个可被接受的详细设计，ITER成员投入了6.5亿美元研发资金用来进行实用性的研究。后来俄罗斯取代了前苏联的位置，美国曾于1999年到2003年之间退出，加拿大于2003年退出，而中国和韩国则加入参与开发研究，印度在2005年12月也加入了该计划。

2006年5月24日，参加这一项目的欧盟、美国、中国、日本、韩国、俄罗斯和印度7方代表草签了一系列相关合作协议，标志着这项计划开始启动。欧盟承担50%的费用，其余6方分别承担10%，超出的10%用于支付建设过程中由于物价等因素造成的超支。11月21日，参加国际热核聚变实验反应堆计划的7方代表在法国总统府正式签署了联合实验协定及相关文件。

2007年9月24日，中国作为第七个参与国批准了该协定，这意味着三十天后即2007年10月24日开始，国际热核聚变实验反应堆合作协定正式开始实施，国际热核实验反应堆组织也于当天正式成立。

2020年7月28日，ITER 反应炉正式进入最后五年组装阶段，法国总统马克龙表示，世界上最伟大的进步，往往源自于大胆的赌注与坎坷之路。

## 目标

<image>

国际核融合实验堆的使命是展示核融合发电的可行性，并证明它可以不造成负面影响。具体而言，该项目的目标是：

- 由核融合加热而即时产生多于所提供的辅助加热十倍的热能（聚变能量增益因子为10）。
- 产生一个聚变能量增益因子Q值超过5的稳定状态的电浆体。
- 维持480秒的核融合脉冲。
- 可能点燃“燃烧的”（自我维持的）电浆体。
- 开发核融合发电厂所需的技术和程式：包含超导磁体（以俄国T-15(反应堆)为领先），及遥控技术（由机器人实现）。
- 为了验证氚增殖(Tritium breeding)概念。
- 完善中子遮挡/热转换技术（大部分在D+ T核融合反应的能量被以快中子的形式释放）。

## 反应堆的规格

计划中的等离子体的参数：

- 等离子体大半径：6.2m
- 等离子体小半径：2.0m
- 等离子体容量：840m3
- 等离子体电流：15.0MA
- 轴向环形磁场强度：5.3T（特斯拉）
- 聚变功率：500MW
- 等离子体维持时间：>400秒
- 能量倍增因数（Q值）：>10

（来源：www.iter.org）

## 时间轴和现状

<image>

<image>

<image>

1978年，欧共体，日本，美国和苏联加入了由国际原子能机构（IAEA）主持的国际托卡马克反应堆（INTOR）研讨会，以评估磁聚变的准备进展到实验电力反应堆（experimental power reactor，缩写：EPR）阶段，以确定必须进行的进一步的研发，并通过概念设计来确定这种EPR的特性。

每个参与国的数百名聚变科学家和工程师参加了关于EPR要求的托卡马克约束概念的当前状况的详细评估，并在1980年初确定了所需的研发，并在1981年的年中制定了概念设计。

时间轴：

- 在1985年推出，ITER项目正式被同意并资助于2006年按照一个成本估算为€100亿欧元（$128亿美元）预测施工开始于2008年，10年后完成。
- 1988年概念设计活动执行从1988年至1990年。
- 1992年工程设计活动正式开始。
- 1998年。在6月，工程设计活动“最终设计”获得批准。
- 2001年。在6月， “成本削减”“ITER-FEAT”设计得到了同意。
- 2006年。ITER项目被正式同意并被资助，预计2008年将开始建设，预计成本为100亿欧元（128亿美元），并在十年后完成。
- 然而，在2013年，该项目的运行已有许多拖延和预算超支。这一设施现在仍预计没有开始运营直到2027年 - 在最初预期的11年后。
- 2013年5月，ITER反应堆土木工程合约由法国万喜公司投得，随即动工。
- 在2014年2月，《纽约人》杂志公布了ITER管理评估报告，列出11必需的建议，例如：“创建项目文化”，“灌输核安全文化”，“发展一个现实的ITER项目计划”和“简化并减少官僚作风”。美国考虑退出，但2015年仍然资助ITER。
- 2015年11月，项目审查得出结论，时间表可能需要延长至少6年;（例如，2026年的第一个等离子体）。
- 2016年伊朗原子能组织完成了伊朗参加ITER的初步工作。
- 2019年7月完成了低温恒温器底座和底部柱体的安装，为托卡马克的安装铺平了道路。低温恒温器由印度制造，体积高达1.6万立方米，直径和高度都接近30米，重达3850吨。由于体积过大，低温恒温器分成了四部分：底座、底部柱体、上部柱体和顶盖。至此，ITER已经完成了 65% 的工作。
- 2020年7月28日，国际热核聚变实验堆托卡马克装置安装工程启动。

日期｜事件

2006-11-21｜7个成员正式同意资助建造一个核聚变反应堆。

2008｜场地整理开始，ITER日程的开始。

2009｜场地整理完成。

2010｜托卡马克建筑的挖掘开始。

2013｜托卡马克建筑的施工开始。

2015｜托卡马克组装开始，但时间表至少要延长六年。

2017｜组装大厅准备好

2018-2025｜组装与集成：、2018年12月：混凝土支撑工作完成。、2019年7月：低温恒温器底座和底部柱体由零件组装而成。、2020年11月（已计划）：开始一起焊接真空容器、2022年6月（已计划）：真空容器被安装完成。、2023年11月（已计划）：开始安装中央螺线管

2025｜、已计划：组装结束；调试阶段开始、已计划：成就第一个等离子体。

2035｜已计划：启动氘-氚运行。

## 成员

<image>

<image>

### 当前成员

- 奥地利
- 比利时
- 保加利亚
- 中国
- 克罗地亚
- 塞浦路斯
- 捷克
- 丹麦
- 爱沙尼亚
- 芬兰
- 法国
- 德国
- 希腊
- 匈牙利
- 印度
- 爱尔兰
- 意大利
- 日本
- 拉脱维亚
- 立陶宛
- 卢森堡
- 马耳他
- 荷兰
- 波兰
- 葡萄牙
- 罗马尼亚
- 俄罗斯
- 斯洛伐克
- 斯洛文尼亚
- 大韩民国
- 西班牙
- 瑞典
- 瑞士
- 英国
- 美国

## 地点

2005年6月28日，参与实验项目的中国、俄罗斯、欧盟、韩国、美国、日本在俄罗斯莫斯科最终签订协议，决定在法国南部普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区（Provence-Alpes-Côte-d'Azur）的卡达拉舍（Cadarache，位于马赛附近）建造实验反应堆。国际热核聚变实验反应堆设施的建设开始于2007年，而托卡马克装置本身的组装被规划开始于2015年。

聚变能源（Fusion for Energy）是负责该项目的欧洲贡献的欧洲联盟机构，位于西班牙巴塞罗那。

## 聚变功率

<image>

ITER将使用环形加速器产生温度超过摄氏10亿度的氢等离子体，它将产生大约5亿瓦特（500 MW）的核聚变能量，维持大约500秒。相比较而言欧洲联合环形加速器（Joint European Torus，缩写：JET）的最高纪录不过是 16 MW 维持了不到1秒。ITER将不会（直接）产生电力。

## 远景

ITER是介于当前的等离子体物理研究，和未来的核聚变发电站之间的试验性步骤，将为在2025年建设第一座可商业运行的等离子发电设备做好技术准备。

这个计划在其30年的运转周期，预料会耗费大约100亿欧元，因此该项目成为人类有史以来继国际空间站之后第二昂贵的国际科学合作项目。

与ITER同时运行的项目是国际聚变材料放射测试设施项目（International Fusion Materials Irradiation Facility，缩写：IFMIF）。IFMIF用来测试未来开发核聚变电站所要用的一些材料，这些材料适合于在极端状况下工作。ITER还计划建成一座能够发电的示范性发电站：示范发电站项目（Demonstration Power Station，缩写：DEMO，在英语中有“演示”的意思）。此后，一座原型电站将首次进行商用发电。

## 技术设计

### 真空容器

<image>

真空容器是ITER机器的核心部分：它是一个双层壁钢制容器，等离子体通过磁场被限制在其中。

ITER真空容器的尺寸将是以往任何聚变容器的两倍，重量将是其16倍：九个环面形状扇形区域中的每一个都重约450吨。加上所有屏蔽和端口结构，总重量达5116吨。其外径为19.4m，内径为6.5m。组装完成后，整个结构的高度将达到11.3m。

真空容器的主要功能是提供一个密封的等离子体容器。其主要部件包括主容器、端口结构和支撑系统。主容器为双层壁结构，在60mm厚的壳体之间设有环向和极向加强筋，以增强容器结构。这些加强筋也构成冷却水的流道。双层壁之间的空间将填充不锈钢制成的屏蔽结构。容器的内表面将作为与包含增殖包层的增殖模块的接口。这些模块将屏蔽聚变反应产生的高能中子，部分模块还将用于氚增殖。

真空容器共有44个开口，称为端口——18个上部端口、17个赤道端口和9个下部端口——用于远程操作、诊断系统、中性束注入和真空抽气。由于反应堆运行期间受到中子轰击，停堆后反应堆内部会残留放射性物质，因此需要进行远程操作。

在聚变反应开始之前，需要进行真空抽气，以创造必要的低密度环境，其密度比空气低约一百万倍。

### 增殖包层

ITER将使用氘氚燃料。氘在自然界中储量丰富，而氚则稀少得多，因为它具有放射性，半衰期仅为12.3年，地球上天然氚的储量仅约3.5千克。由于氚的供应量如此之少，ITER测试的一个重要部件是增殖包层（breeding blanket）。该部件位于真空室的端口处，用于测试通过与等离子体中子反应产生氚的过程。包层内存在多种产生氚的反应。锂-6通过与慢化中子的(n,t)反应产生氚，而锂-7则通过与高能中子的(n,nt)反应产生氚。

增殖包层方案包括氦冷锂铅（HCLL）、氦冷球床（HCPB）和水冷锂铅（WCLL）方法。ITER 将测试六种不同的氚增殖包层模型，称为测试包层模块（TBM），它们将采用相同的箱形几何结构。HCPB 方案中用作增殖球的材料包括偏钛酸锂(Lithium metatitanate)和Lithium orthosilicate。增殖材料的要求包括良好的氚生产和提取、机械稳定性和低放射性活化水平。

### 磁体系统

ITER基于磁局限融合，利用磁场将聚变燃料约束在等离子体中。ITER托卡马克装置中使用的磁体系统将是迄今为止建造的最大超导磁体系统。该系统将使用四种类型的磁体来实现等离子体约束：中心螺线管磁体、极向磁体、环向场线圈和校正线圈。中心螺线管线圈高18米，宽4.3米，重1000吨。它将使用超导铌锡材料，承载45 kA的电流，并产生超过13特斯拉的峰值磁场。

18个环向场线圈也将使用铌锡材料。它们是迄今为止设计的最强大的超导磁体，标称峰值磁场强度为11.8特斯拉，储存的磁能为41吉焦耳。ITER的其他低场磁体（极向场和校正线圈）将使用铌钛作为其超导元件。

## 批评和回应

整个项目曾经历包括绿色和平在内的环境组织的反对，他们认为ITER项目是“疯狂而愚蠢的行为”并宣称“核聚变拥有核电站所有隐患，包括产生核废料以及核泄漏的风险”。

但是依据物理数据，核融合相较于核分裂，产生的废料微乎其微，并且由氘和氚所反应而产生的是氦，不会产生温室气体或直接核废料，仅会产生衣物等二等核废料，在经过适当处理后便不会造成危害。

## 类似的项目

ITER的前身是欧洲联合环形加速器（JET）和Tore Supra。

其他规划的及建议的聚变反应堆包括：

- 示范发电站（DEMO）项目。
- PROTO(聚变反应堆)
- 文德尔施泰因7-X（Wendelstein 7-X）。
- 国家点火设施（NIF）,
- Laser Mégajoule (LMJ).
- HiPER,
- MAST,
- 中国聚变工程实验堆：一个200 MW的托卡马克装置。

## 外部链接

- http://www.iter.org
- ITER 磁铁的材料与设计
- EFDA主页
- FIRE主页，ITER的即时消息和其他高热等离子研究发展
- 国际聚变材料放射测试设施(IFMIF)主页
- 聚变能源教育网，普林斯顿等离子物理实验室（Princeton Plasma Physics Laboratory）
- 核融合研究简介

## 基本资料

- 原文名：International Thermonuclear Experimental Reactor
- 位置：三十五个参加的国家
- 总部：法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区卡达拉舍
- longitem 会员：中国、欧洲联盟、透过欧洲原子能共同体的会员: 瑞士 印度、日本、大韩民国、俄罗斯、美国、Partners:、加拿大、哈萨克斯坦、泰国
- 标语：新能源之路（The way to new energy）
- 总干事：Bernard Bigot
- 成立时间：2007年10月24日