環線 (新加坡地鐵)

環線（Circle MRT Line，縮寫CCL）是新加坡地鐵一條環形地鐵路線，由SMRT地鐵營運。同時設有由多美歌站前往寶門廊站的支線。環線在路線圖上以橙色顯示，全線位於地下，全長39.5公里，共設33座車站。

環線是新加坡第四條地鐵線，由於尼誥大道倒塌事故導致延期，第3期率先於2009年5月28日通車，第1、2期則於2010年4月17日通車，第4、5期於2011年10月8日通車。前往濱海灣的支線於2012年1月14日通車。第6期於2026年7月12日通車，原濱海灣支線併入主線成環運營，多美歌-寶門廊段則拆分為新的支線。

環線是新加坡第二條全自動運行的路線，不設駕駛室，是自動駕駛列車列表最長的無人駕駛地鐵路線之一。環線同時是新加坡地鐵第一條中型鐵路系統，以3節車廂運行。

## 歷史

### 原初計劃

<image>

環線的規劃可追溯至1989年，通訊及新聞部長楊林豐指類似的系統在人口到達400萬人後變得可行，並指出人口和需求增長緩慢。

計劃的路線可行性研究於1994年10月11日展開。當時本線稱為濱海線，於1997年10月16日首先公佈。地鐵線將服務濱海中心及位於濱海南的新市中心，另有若干支線分別前往牛車水、多美歌、加冷或巴耶利峇。該線預計設有18座車站，並有可能延長至丹戎巴葛。該線的計劃於1998年6月12日獲得政府確認和批准。然而由於濱海南一帶缺乏發展和造價高昂，1999年11月牛車水支線自規劃上刪除，濱海線縮減至6座車站，從多美歌至體育場。其中一部分被刪除的路線後來成為濱海市區線的一部分。與此同時，2001年4月28日公佈了另一項延長至巴耶利峇上段的延伸。

濱海線最終於2003年1月20日與計劃中從巴耶利峇途經實龍崗和碧山前往波那維斯達的線路合併，共同組成環線的第三期，2003年12月12日第四期由波那維斯達延長至世界貿易中心的路段公佈，將環線閉環並提供由港灣向西的連接，形成環線。2001年8月8日，SMRT集團贏得投標，成為環線的營運者。環線首三期的車站命名於2005年7月陸路交通管理局舉行站名公眾諮詢後確定。2005年11月，第4和第5期的站名也已經確定。

### 工程

<image>

2002年3月13日第一期工程開工，第二期工程於2002年9月5日開工，第三期工程於2003年5月開工，第四、五期則在2005年1月開工。起初預計於2006年至2010年分階段通車，預計花費67億新元，但尼誥大道倒塌事件導致第一期工程推遲至2009年開放。環線於2011年10月8日開放後，工程費用升至近100億新元。由於發生倒塌，車站搬遷至原來位置100米以外的新位置，面積只有原來的三分之二。環線的三個車站起初設計為shell stations，但最後決定只開放兩個車站，分別是加利谷站和虎豹別墅站（之前分別稱為湯申站及西海岸站），武吉布朗站成為環線唯一的未開放車站。

環線首段第三期全長5公里，從巴特禮站至瑪麗蒙站，於2009年5月28日通車。起初此段客量比預期低，每日只有32,000人次，低於預計的55,000人次。全線的隧道工程於2009年8月17日完工。第1和第2期於2010年4月17日通車，第4至第5期則在2011年10月8日通車。2012年1月14日往濱海灣的兩站延長線通車。

### 環線第6期

<image>

2013年1月17日，時任交通部長呂德耀宣佈環線第6期工程，將可實現環線閉環，原定2025年完工，來往濱海灣至港灣，全長4公里。延線將港灣至濱海灣連接並將地鐵延長至中央商務局南緣。2015年10月29日，陸路交通管理局宣佈車站選址。工程的投標於2016年至2017年間進行。

2017年5月15日，陸路交通管理局邀請公眾提出三個地鐵站的命名或保留現有命名。吉寶站和廣東民站的名稱獲得保留，愛德華王子站改名為愛德華王子路站。

第6期工程於2017年末開展。一間由中國建築集團和西丸建築組成的合資公司贏得興建吉寶站和相關隧道的合約。

第6期工程受新加坡疫情影響推遲至2026年完工。第6期的隧道工程在2022年1月12日愛德華王子路站挖掘至廣東民站後全部完工。廣東民站至愛德華王子路站之間的隧道只位於舊丹戎巴葛火車總站6.7米以下。在隧道工程開展前進行了大規模調查，確保隧道工程不會貫穿火車總站的地基。火車站正面和內部都建立了保護結構以及監察儀器以觀察火車站的建築物狀態。為了興建隧道接通吉寶站，吉寶高架橋亦需要在以新微型樁柱支撐時嚴格監視。有三支支柱為了隧道工程而拆除。最終該段於2026年7月12日正式開通。

## 施工問題

### 尼誥大道塌陷事件

2004年4月20日，環線第一期的尼誥大道站工地發生了嚴重意外，由於護土牆未能承受周遭壓力，導致泥土塌陷，遺下寬150米、長100米、深30米的大洞，鋼架扭曲，兩部起重機降落洞中，大段路面塌陷。

調查委員會歸咎責任於總承建商西松建設及新加坡陸路交通管理局的相關官員，並對他們發出警告予以譴責。工程主管Ng Seng Yoong事後被起訴，法庭於2005年11月頒令，罰款8,000新元。

事件造成四名工人死亡，三人受傷。事故的結果是，環線的第1期和第2期被迫延期。線路的第3期，巴特禮站至瑪麗蒙站，率先於2009年5月28日開通。（尼誥大道站）部分建成的車站結構被廢棄，受影響的車站被從事故現場移動了100m。最終，尼誥大道地鐵站於2010年4月17日開始運作。這場意外令到環線的建造時間延長，而全線通車年份的也由2008年推遲至2011年。

### 福記大廈拆卸事件

位於芽籠路和巴耶利峇路交界處的福記大廈（Hock Kee House）於1960年代建成，是一棟5層樓高、共有28個住宅單位和7個鋪位的商住樓宇，它坐落在環線的巴耶利峇地鐵轉換站7米以外，靠近地鐵隧道。

2005年8月11日，陸路交通管理局和新加坡建設局突然宣布該廈必須在土地徵用法令下被政府徵用並拆除，並要求受影響住戶與業主必須在9月12日之前搬遷。而賠償方面，業主除可獲得最多10萬新加坡元援助金外，也將在土地徵用法令下，獲得根據市場價格而定的法定賠償。

消息一出，即引起很大的迴響。有輿論質疑，不屬於受工程影響而被徵用的38個地段的福記大廈，為什麼突然被征，而且只得一個月的時間遷出？

至於為何突然之間下清拆令，新加坡陸路交通管理局解釋：在2003年得知福記大廈的樁沒有達到應有的深度。當時，該局的評估顯示大廈可能會出現裂縫，但其穩固性不會受到挖掘工程影響。

然而在2004年4月20日尼誥大道坍塌意外後，福記大廈旁環線挖掘工程已暫停，但福記大廈卻繼續沉陷。到了當年年底，該局聘請兩家獨立的工程顧問公司分別進行專業評估。

兩份報告分別在2005年3月和7月完成。報告一致顯示，一旦展開挖掘工程，福記大廈可能會坍塌。另外，任何穩固福記大廈結構的措施也無助於解決問題。

事件於2005年10月3日下午，隨著所有業主遷出和政府官員封鎖福記大廈而告一段落。

### 羅弄泉站工程噪音問題

環線第三期的羅弄泉站位於實龍崗3道，兩旁是私人住宅和學校。為避免噪音干擾居民，陸路交通管理局規定承包商只能在指定時間（星期一至星期六上午7時30分至晚上7時，星期日和公共假日上午9時至傍晚5時）施工。並且採用由上而下建築法（top-down construction method），以減低噪音量，缺點是工人需要在有限的空間施工，會有一定的難度。

然而，仍有居民投訴工程仍對居民造成干擾。

## 基本資料

- 日語原文：環線
- 原文名：Circle Line、Laluan MRT Bulatan、இணைப்பு எம்ஆர்டி வழி
- 類型：地鐵
- 所屬系統：新加坡地鐵
- 狀態：營運中
- 運營範圍：新加坡
- 啟用日期：多美歌站
- 關閉日期：愛德華太子路、體育場站
- 車站數目：33座（營運中)
- 公交線路：3條
- 進出人次：225,561人次（2020年7月）
- 啟用：2009年5月28日（第3期）、2010年4月17日（第1、2期）、2011年10月8日（第4、5期）、2012年1月14日（環線延長線）、2026年7月12日（第6期）
- 所有者：陸路交通管理局
- 運營單位：SMRT地鐵（SMRT集團）
- 性質：全線地下
- 車輛：阿爾斯通都會C830型電力動車組、阿爾斯通都會C830C型電力動車組、阿爾斯通都會C851E型電力動車組
- 線路長度：39.5km（營運中）
- 電氣化：750 V 直流電 第三軌
- 速度：78km/h
- 毀壞日：hide
- 車輛段：金泉車廠