千島湖

2020年中國南方水災期間，新安江水電站在7月8日首開9孔洩洪。圖為7月10日7孔洩洪的水電站。

千島湖，又稱新安江水庫，為新安江水電站的水體部分，位於中華人民共和國浙江省杭州市西南部的淳安縣和建德市境內，以發電為主，兼有防洪、灌溉、漁業、航運、旅遊等功能。為多年調節大型水庫。1959年在新安江建德馬銅官峽築壩興建水電站而形成的人工湖，面積達567.40平方公里。水庫蓄水後未被淹沒的山峰形成島嶼，當水庫水位運行於108米高程（黃海）時，2500平方米以上島嶼共1078個，因此新安江水庫得名千島湖。

千島湖整個湖區分為中心、東南、西北、西南和東北五個地理風格約有差異的區域，其中的中心和東南湖區已經開發成為商業旅遊區。

## 歷史沿革

1947年（民國36年）11月19日～11月24日，浙江省錢塘江海塘工程局會同浙江省水利局、全國水力發電工程總處、水利部和中央地質調查所，由汪胡楨等7人組成錢塘江上游調查團，先後察勘浙江、安徽交界處的街口、建德羅桐埠和桐廬七里瀧等處壩址，淳安賀城至建德梅城間和桐廬至杭州間的河道形勢，編成《錢塘江上游察勘報告》，形成街口、邵村、羅桐埠3級開發方案。

1953年4月，以浙江水力發電工程處為基礎，成立華東水力發電工程局，承擔新安江等水力發電站的勘測設計前期工作。

1954年8月，電力工業部水利發電建設總局組織編寫了新安江流域技術經濟調查報告，提出了一級開發、壩址、工程規模等方案。經國家建委批准。上海勘測設計院會同地質部門開展初步設計，1956年6月完成《初步設計書》，經批准列入國家第一個五年計劃重點建設項目和1956年國家計劃。

1956年8月20日，新安江水庫開始準備工程施工，全線整修杭州至淳安公路，並加固橋梁，建上壩公路；1956年10月動工興建蘭溪至銅官專用鐵路。水電站工程由新安江水力發電工程局承建。1957年4月，主體工程正式動工興建。1958年7月，黃壇口水電站開始向新安江工地供電，為施工期主要電源。1959年9月，新安江截流，水庫開始蓄水。淹沒區域包括淳安、遂安的賀城、獅城、威坪鎮、茶園鎮（今淳安縣石林鎮茶園村）和港口鎮三個城鎮（1958年，淳安、遂安兩縣合併為現在的淳安縣），49個鄉的1377個自然村，耕地良田超過三十萬畝和城鎮工商企業兩百多家。

1960年4月22日，新安江水電廠建成，第一台7.25萬千瓦機組開始發電。1960年9月26日，新安江水電廠和華東電網併網供電。1977年，9台機組全部安裝完畢，總容量66.25萬千瓦。1977年10月22日，最後一台機組投入運行。

土石方開挖585.8萬m3。混凝土澆築175.5萬m3。使用水泥34.74萬噸、鋼材36 150噸、木材13.55萬m3。使用2000萬工日。總投資4.43億元，實際造價3.31億元。

1966年7月12日，杭州市大雨，新安江水庫水位上升，大壩啟閘洩洪，約有30萬人受影響。

1982年11月8日，新安江水庫被國務院確定為第一批國家級風景名勝區，稱「富春江—新安江風景名勝區」。1984年12月15日，經浙江省地名委員會批准，千島湖作為新安江水庫的風景區名。

<image>

2020年中國南方水災期間，浙江多地大暴雨，截至7月9日14時的初步統計，浙江受災人口18.4萬人，緊急轉移安置人口5.2萬人，農作物受災面積1.1萬公頃，倒損房屋1000餘間，直接經濟損失7.1億元。自5月29日入梅以來，杭州市淳安縣遭受史上最強梅雨。7月8日，千島湖（新安江水電站）水位達到史上最高，108.43米。8日9時起，新安江水電站開始洩洪。這是水電站建成以來，首次正式9孔全開洩洪。9日6時許，洩洪洪峰順新安江、富春江抵達錢塘江杭州濱江段。潮水和洪水疊加之下，錢塘江杭州閘口水文站最高水位達7.43米。富春江、新安江、蘭江匯流的——建德市梅城鎮的12個村落因此次洩洪受災。

## 地理

庫區地形以低山丘陵為主，最高海拔967米。山地土壤主要是紅壤、黃壤和岩性土。

## 技術指標

混凝土寬縫重力壩。共26個壩塊組成，其中第23號壩塊因受大躍進影響，為節省成本而採用低質水泥澆築，給水庫大壩埋下了潰壩隱患。壩址位於銅官峽上段，距杭州市170千米。最大壩高105米，壩頂高程115.0米。壩頂寬8.5米。壩線全長465.4米，分26個壩段。河床部壩段布置9個溢流表孔，堰頂高程99米，每孔淨寬13米，平面定輪閘門，最大泄量萬年一遇13,200立方米/秒，下泄水流通過廠房頂經末端差動式鼻坎挑流消能。

壩址以上流域面積10,442平方千米。多年平均徑流量112.6億立方米。多年平均徑流量357立方米/秒。

多年調節大（一）型水庫。總庫容220億立方米，有效庫容102.7億立方米，防洪庫容47.3億立方米。死水位86米，死庫容75.7億立方米。汛限水位106.5米。正常高水位108米，正常高水位庫容178.4億立方米，正常高水位時水庫面積580平方千米，回水長度143千米。設計洪水位111米，設計洪峰流量千年一遇27,600立方米/秒。校核洪水位114米，校核洪峰流量萬年一遇41 280立方米/秒。

壩後溢流式廠房，長213.1米，寬17米。安裝4台單機容量7.5萬千瓦和5台單機容量7.25萬千瓦混流式水電機組。保證出力17.8萬千瓦。多年平均發電量18.6億度。110kV和220kV開關站各4回布置在壩下游右岸山體。設計水頭73米，最大水頭84.3米，最小水頭57.8米。

升船機位於左岸。

## 生態

### 植被

庫區的原生植被為亞熱帶常綠闊葉林，建設水庫時原生植被被嚴重破壞，現存植被是建庫後經過封山育林並人工補植形成的。自1963年以來，先後在千島湖進行過5次森林資源調查，森林覆蓋率由23.8％增加到89.4％。湖區森林面積為14.23平方千米, 小片常綠闊葉林與大面積的馬尾松林和針闊混交林鑲嵌狀分布。

### 動物

養魚水面60萬畝，是杭州市淡水魚增養殖基地之一。建庫初期放養魚苗從長江沿岸各地或杭嘉湖等地購得，現有鰱、鱔、草、青、鯉、餌鋪等74類魚種，灣、坑、溪流中還有石斑魚和石雞。夏季鳥類達60種以上，有被列入《國際鳥盟紅皮書亞洲受脅鳥類》的極度瀕危鳥類海南鳽。主要使用土攔、網攔庫灣和網箱培育魚種。

2000年，提出「保水漁業」生態模式，增殖放流鰱鱅魚類以淨化水質。2005年建成了當時中國最大的鱘魚養殖基地。

千島湖魚為中國地理標誌產品。

### 水體

千島湖最吸引人的還是其超過170億立方米的一級水體，能見度達到10米以上，而且在多數湖區可以直接飲用。在建德市與千島湖鎮建有農夫山泉生產基地，直接抽取湖中深層水。此外千島湖啤酒、千島湖威士忌等水飲料企業也入駐千島湖。

杭州市第二水源千島湖配水工程於2014年12月開工建設，西起千島湖，東至餘杭閒林水庫，通過輸水管道向杭州城區供水。2019年9月該工程正式通水運行。

## 旅遊

2006年接待遊客180萬人，門票收入達1.31億元，旅遊經濟總收入19.1億元，2009年旅遊經濟總收入38.1億元。目前淳安直接從事旅遊業有1.5萬人，帶動間接從業達到6萬多人，占到全縣總就業人數的27％。

2015年初從湖區觀光游向全域式旅遊轉型。

## 文化

和千島湖有關的詩歌有《過新安江貽京邑游好》、《青溪》（李白）。2001年以來，千島湖秀水節每兩年舉行一次。

## 影響與爭議

### 建造淹沒村鎮

1959年，新安江水電站建成蓄水，淹沒區涉及建德縣、淳安縣、遂安縣、歙縣。淹沒2座縣城、8個鎮、39個鄉、1377個自然村、255家企業、270268間房屋、307838畝耕地、10萬畝林地。289951人離別故土，移往浙、贛（18個縣10.2萬人）、皖各地。淳安縣比較平坦的地方全部淹沒，留下了比較高的山地。現在的淳安縣城千島湖鎮也建立在山頂上。

### 罪案

- 1994年3月31日千島湖事件（臺灣旅遊團遭縱火劫殺案）

## 圖片集

淳安自古便是交通要道，且這一地區土地肥沃，所以在古代這一地區經濟發達，人口稠密。1959年水庫建成後，將淳安，遂安兩座縣城及周邊的面積的古村落、古民居淹沒在水下，使得這些遺蹟保存完好。其中淳安縣更是以從古代至近代的牌坊而出名，被稱為「牌坊博物館」。據國家海洋局測繪顯示，淳安縣城城牆周長2.75公里，高度兩米，有城門五座。

<image>

- 1963年 新安江水電站

<image>

- 1963年 新安江水電站發電機

<image>

- 1963年 新安江水電站中央控制室

<image>

- 1966年新安江水庫

<image>

- 2015年新安江水庫大壩

<image>

- 鳥瞰千島湖

<image>

- 千島湖風光

<image>

- 三潭島

<image>

- 千島湖梅峰索道

<image>

- 千島湖浮橋

<image>

- 千島湖

<image>

- 千島湖金魚水池

<image>

- 千島湖中心島

<image>

- 千島湖魚頭豆腐湯

<image>

- 千島湖旅遊碼頭停泊的遊船

## 基本資料

- 日語原文：新安江水庫
- 位置：China
- 位置：千島湖在中國的位置
- 代碼：BGA21000361
- 級別：大（一）型水庫
- 水庫位置：浙江省杭州市淳安縣、建德市
- 大壩位置：建德市
- 上游流入：新安江
- 下游流出：新安江
- 集水面積：10442
- 水庫面積：567.40
- 平均水深：34
- 最大水深：97
- 洪水位：108
- 島嶼：1078個（2500平方米以上）
- 總庫容：216.26億
- 正常庫容：178.4億
- 大壩類型：混凝土寬縫重力壩
- 壩頂高程：115
- 最大壩高：105
- 壩頂長度：466.5
- 裝機容量：66.25萬千瓦
- 開工時間：1956年8月20日
- 竣工時間：1960年4月22日
- 移民數：289951人
- 坐標：29
- 坐標：01
- 坐標：N
- 坐標：119
- 坐標：12
- 坐標：49
- 坐標：E
- 備註：資料主要來源：