西線（另稱：內港線、西北線；；）是澳門輕軌一條遠期規劃的路線，連線澳門半島關閘和媽閣，途經林茂塘、沙梨頭和內港等一帶。 有關路線早在 2008 年以澳門輕軌系統第二期（西北線）名義提出，期後進行可行性研究和公開諮詢，於 2010 年公佈初步方案報告；2013 年至 2014 年，澳門半島線（即澳門輕軌第一期澳門半島段）於皇朝區和黑沙環段走線先後引起社會的爭議，引起走線鄰近的居民抗議，2016 年起澳門半島的輕軌路線陷入規劃停滯的狀態。 2022 年 5 月下旬，澳門政府於《澳門陸路整體交通運輸規劃 20212030》草案中重新提出，稱為西線，並指出可先興建區域性關閘至林茂塘段，全長 22 公里。運輸工務司司長羅立文則表示，由於當時政府已有工程量大，導致西線未能計劃在 2030 年前作出興建，作為遠期規劃之路線。 2024 年 9 月，西延青洲線（即關閘站至青洲站）正式開始前期研究，並預留條件延伸至筷子基。 歷史 《澳門輕軌第二期可行性研究》 2008 年 7 月下旬至 8 月中旬，運輸基建辦公室對參與澳門輕軌系統第二期可行性研究服務進行公開競投。當時本線以澳門輕軌第二期及西北線名義方式規劃，計劃主要連線關閘、西北區、內港和媽閣，並與第一期路線（即澳門半島線）連線形成環線。 2008 年 8 月 20 日，運輸基建辦公室就澳門輕軌系統第二期可行性研究的諮詢競投招標收到三份標書。其後進行第一階段開標，三份參與競投的標書，兩份被接納，一份被有條件接納。該年 9 月，進行第二階段開標程式。 2009 年 5 月 9 日至 7 月 9 日，運輸基建辦公室展開澳門輕軌系統第二期可行性研究初步方案的諮詢工作，根據顧問公司提出三個概念方案，分別是內港地底方案、沿岸高架方案和沿港隧道方案。 2010 年 12 月，運輸基建辦公室就「澳門輕軌系統第二期可行性研究」初步方案公眾諮詢期間所收集之意見。超過 150 人次曾於諮詢活動上發表意見，透過信函和電郵提供的書面建議則有接近 150 份。另外，運建辦還委託學術機構進行問卷調查，訪問了 1805 人，瞭解二期沿線市民重點關注的問題，其後下一步將透過整體性的規劃協調工作，結合調整輕軌二期進行深化研究，更全面地對內港區及舊城區綜合城市發展及交通佈局進行考慮。 規劃停滯 2013 年至 2014 年，澳門半島線（即澳門輕軌第一期澳門半島段）於皇朝區和黑沙環段走線先後引起社會的爭議，引起走線鄰近的居民抗議，亦有部分立法會議員要求停建澳門輕軌澳門半島段，導致於 2016 年起輕軌澳門半島段（澳門半島線和本線）陷入規劃停滯的狀態。 自輕軌二期方案諮詢完結後，造價、通車時間等一改再改，引起時任立法會議員批評，更形容二期計劃消聲匿跡。時任運輸工務司司長劉仕堯於 2014 年 2 月表示，已在媽閣站預留空間連線第二期路線，另外為配合粵澳新通道（青茂口岸）的興建將輕軌澳門半島線延伸至青洲站，而第二期路線規劃則需配合內港區中區患整治等工作結合。 2017 年 8 月 23 日，超強颱風天鴿重創澳門，造成嚴重破壞和人命傷亡，隨後澳門特別行政區政府於 2018 年 4 月公佈多項防治重大災害應對措施，包括開展內港雨水泵房及雨水涵箱渠建造工程，又會加裝活動式擋潮閘，其設計標準足以應對二百年一遇的洪水。2018 年 5 月，有學者於報章再度提及輕軌二期概念方案，其中 沿岸高架 及 沿港隧道 方案將內港防洪問題一併考慮，沿岸高架 方案提出的防洪構思與現在特區政府提出的擋潮閘構思類似，就是利用高架橋墩作為連線點，興建活動式擋潮閘，遇事時可啟動。沿港隧道 方案的防洪構思與特區政府計劃於內港新建雨水泵站及配套截流箱涵的想法有更多相同之處。 2020 年 9 月，政府提出興建輕軌東線，至於本線規劃方面，澳門輕軌股份有限公司表示，輕軌的內港走線早年政府曾就此研究並提出過方案，當時社會共識是希望能將之與內港水患處理一併考慮，故暫時難以「獨善其身」、只以一條輕軌去考慮和建設。而在同年公佈的總體城市規劃草案中，沒有提及興建本線。 重新提出 2022 年 5 月 24 日，政府就《澳門陸路整體交通運輸規劃（20212030）》舉行公開諮詢，當中重提研究由媽閣到關閘的輕軌西線規劃，倡可先興建關閘至林茂塘段，全長 22 公里。 2024 年 9 月 28 日，2024 年澳門特別行政區行政長官選舉唯一參選人岑浩輝被傳媒問及公共交通問題時表示，待輕軌東線西延青茂後，下一步將輕軌規劃連通林茂塘、下環、媽閣，甚至研究規劃到嘉樂庇總督大橋澳門半島橋口。 輕軌東線西延青茂 2024 年 9 月，公共建設局網站更新資料，輕軌東線西延段工程有多個專案直接判給，包括「輕軌東線西延青茂口岸盾構隧道設計連建造工程 專案管理及技術援助服務」直接判給廣州地鐵工程諮詢有限公司，金額為 4678 萬元；「輕軌東線西延青茂口岸盾構隧道設計連建造工程 工料測量服務」直接判給「利比澳門有限公司」；「輕軌東線西延段（至青洲站）工程可行性研究」直接判給「中鐵大橋勘測設計院集團有限公司澳門分公司」。公共建設局表示，由於本延伸段使用隧道鑽挖機施工，沿線地質情況複雜，技術難度高，且隧道與 ES1 站連線，因此需與東線進行協調。故此將隧道部分開展前期研究。 2024 年 11 月，《二二四年財政年度政府工作總結》中提到特區政府正爭取東線 2029 年通車時能延伸至青茂口岸，及預留條件連線市民運動公園或探討通往筷子基北灣方向的可行性。 走線 《澳門輕軌系統第二期可行性研究初步方案》時期 2009 年，運輸基建辦公室對澳門輕軌系統第二期可行性研究初步方案提出三個概念方案，以架空或隧道方式從澳門半島西側連線關閘和媽閣，令輕軌系統在澳門半島形成環線。三個方案包括內港地底方案、沿岸高架方案和沿港隧道方案。三個方案均預留支線連線至青洲區內。 內港地底方案：於關閘站開始與第一期連線，經何賢紳士大馬路、白朗古將軍馬路至青洲站，在離開青洲站後於澳門逸園賽狗場附近過渡至地底，以地底方式途經提督馬路、沙梨頭海邊街、巴素打爾古街、火船頭街、河邊新街，最後抵達媽閣站與第一期連線。 沿岸高架方案：於關閘站開始與第一期連線，經何賢紳士大馬路、白朗古將軍馬路至青洲站，後以高架方式繼續沿線途經白朗古將軍大馬路、沙梨頭海邊大馬路、爹美刁施拿地大馬路、巴素打爾古街、火船頭街，經河邊新街或比釐喇馬忌士街並過渡至地底，最後抵達媽閣站與第一期連線。 沿港隧道方案：於關閘站開始與第一期連線，在何賢紳士大馬路上設青洲站，在離開青洲站後於筷子基北灣附近過渡至地底，於蘭花前地附近設紅街市站，不設筷子基站，右轉轉入沙梨頭海邊大馬路，在抵達水上街市站由地底隧道轉為沿港隧道，由內港碼頭西北至西南一帶設三個車站，最後抵達媽閣站與第一期連線。 西線時期 2022 年，澳門特別行政區政府公佈的《澳門陸路整體交通運輸規劃（20212030）》上，本線屬於遠期規劃。至於走線方面選擇高架或地底，有社會人士指出需要配合澳門半島西岸治水工程方面建設作綜合考慮和探討。 車站 輕軌二期原規劃設有 8 或 9 個車站，沿港隧道方案不設位於白朗古將軍大馬路內的筷子基站；而 2020 年重提的西線則未有確定走線或設站。 原屬西線的關閘至青洲段以東線的西延青洲線名義興建，目前已在規劃當中並確定兩站均為地下站。 2017 年重建完成的沙梨頭街市，於一樓預留平臺作為輕軌站或交通樞紐的接駁點。 下表列出所有興建方案的車站位置（內港地底方案、沿岸高架方案、沿港隧道方案簡稱為地底方案、高架方案、隧道方案）： 編號 車站名稱 車站名稱 車站名稱 所在區域 轉乘路線 狀態 車站位置 車站形式 編號 中文 葡文 英文 所在區域 轉乘路線 狀態 車站位置 車站形式 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 ES1 Portas do Cerco Border Gate 花地瑪堂區 （直通執行） 興建中 興建方案：關閘廣場東面水底原方案：關閘廣場西側上落客區 地下（原規劃為架空） ES0 Ilha Verde Ilha Verde 花地瑪堂區 青洲支線 規劃中  興建方案：青茂口岸行人天橋北側地底原地底及高架方案：民署花圃原隧道方案：澳北變電站 地下（原規劃為架空） Fai Chi Kei Fai Chi Kei 花地瑪堂區 遠期規劃 地底及高架方案：白朗古將軍馬路狗場附近隧道方案不設此站 地底方案：地下高架方案：架空 Mercado Vermelho Mercado Vermelho 聖安多尼堂區 遠期規劃 地底方案：提督馬路和道咩卑利士街交界高架方案：沙梨頭海邊馬路和沙梨頭南街交界隧道方案：聖瑪大肋納學校南側 地下高架方案：架空 Mercado do Patane Patane Market 聖安多尼堂區 遠期規劃 地底方案：提督馬路和林茂海邊大馬路交界東側高架及隧道方案：沙梨頭海邊大馬路和林茂海邊大馬路交界東側 地下高架方案：架空 Ponte 16 Ponte 16 聖安多尼堂區 遠期規劃 地底方案：十六浦正門附近高架方案：十六浦和栢港停車場附近隧道方案：十六浦後方西南側 地下高架方案：架空 Ponte Horta Ponte Horta 風順堂區 遠期規劃 地底及高架方案：司打口總站附近隧道方案：南舢舨碼頭附近 地下高架方案：架空 Praia Manduco Praia Manduco 風順堂區 遠期規劃 地底方案：河邊新街和貨倉巷交界高架方案：河邊新街和貨倉巷交界或 5 號碼頭貨倉隧道方案：5 號碼頭附近 地下高架方案：地下或架空 12 Barra Barra 風順堂區 （直通執行） 營運中 舊媽閣政府船塢西南側 地下 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 與直通執行至並與形成環線 列車 三菱重工濱海巡航列車（Ocean Cruiser） 相關建議和反應 自運輸工務司重新提出本線作遠期規劃，有不同社會人士均認為提前興建輕軌西線。交通事務局局長林衍新於 2022 年 5 月 24 日出席《澳門陸路整體交通運輸規劃 20212030》草案公開諮詢新聞釋出會上主動提及西線，又提到若沒有興建西線，由關閘乘搭輕軌至媽閣的話，需經過氹仔才能抵達，路程超過 20 公里。西線車站覆蓋居住人口約 25 萬，日均客量預計增長 105 萬人次。交通諮詢委員會亦有眾多委員提出儘快興建西線，但林衍新表明西線的興建不是簡單的事項，需先收集社會意見，也要考慮財政人力等。 2022 年 9 月下旬，工程師學會副理事長周子鍵表示，輕軌東線的西延青洲線連通關閘和青茂兩個陸路口岸，若興建西線則能與東線交匯，與氹仔線形成環線，提升效益兼有效疏導人流。 建造商會理事長羅志昌建議在興建東線建設同時加快本線規劃，而內港部分路線走向可能涉及航道及填海相關問題，需要與廣東省和中央人民政府協調。 2023 年 2 月中旬，有團體舉辦研討會探討。主講者中鐵第四勘察設計院高階工程師何瑞表示，澳門陸地面積有限，需要從地下入手。輕軌站可與該區改造同時進行，可同時具備車站、防洪、蓄水和交通等功能。例如地下一層為輕軌層，地下二層為交通層，地下三層部分為停車場和蓄水池，地下四層全為蓄水池，而地面層可建停車場或自由波地等。本線由於涉及媽閣至內港一帶水患問題，因此研究在地下車站設定蓄水和排水池，能一定程度上減少水浸發生。他提到，西線部分車站可能需要區域性填海，而部分車站則可使用隧道挖掘機興建。 2023 年 2 月 20 日，工程界澳門立法會議員梁鴻細建議借輕軌東線建設工程為契機，著緊研究輕軌西線建設，並結合治水、填海、改善經濟方案，藉西線的興建解決多重問題。 2023 年 5 月，澳門城區發展促進會會長蕭頌銘建議將澳門內港碼頭活化改造並興建休閒綠化帶，包括在外層興建防洪堤壩，堤壩底部建蓄水涵箱。堤壩的地面行車，成為內港外環幹道；中層建設輕軌西線；頂層供市民及遊客觀光，堤壩向海部分仍可停泊船隻，更可按需要建立各種親水設施，供碼頭、航運及旅遊休閒之用。 2023 年 12 月 8 日，輕軌媽閣線正式通車。前交通諮詢委員會委員高冠鵬認為輕軌延長線為旅客提供直達路氹城酒店區的交通，連線媽閣交通樞紐透過多條接駁巴士路線往返澳門半島其他景點；並建議啟動西線連線起來的計劃，形成一個連貫的環形線路，將大大提高輕軌系統的效益。 2024 年 12 月 1 日，澳門特別行政區第六屆政府運輸工務司司長譚偉文表示要加強輕軌建設，會在輕軌東線西延青茂基礎上探討輕軌延伸至澳門一些核心區域，解決塞車問題。 參見條目 澳門輕軌東線 參考文獻 W