ICE4 列車是德鐵長途運輸營運中的最新一代時速 250 公里 ICE 高速列車。德國鐵路計劃將購入 300 列這款定名為 ICE4 的電聯車 Markus Wacket Neue Züge sollen BahnFernflotte wetterfest machen In Welt online 22 April 2011 的動車組，以供 交通運輸 部門作使用。所預定的電聯車自 2011 年起由西門子交通集團負責製造。 該型 12 節編組的動車組已於 2017 年 12 月起投入使用，而 7 節編組的版本則應自 2020 年 12 月起交付 Siemens Der ICx die neue DB Plattform Technische Daten Grundvarianten Abgerufen am 27 März 2013。列車在德國鐵路內部的定型編號為 412 型，22015。 車輛 ICE4 列車是作為用於的動車組（不含機車）而設計。列車的驅動方式不同以往的 ICE 車系，它是透過分佈在整列車之中、多個相互獨立的動力車廂（動車組動車）來驅動。車輛的內部及外部設計基本上對應於現行的 ICE 標準。相較於過去的 ICE 列車，ICE4 列車每節長約 28m 的車體均為鋼結構而非鋁結構製造，並對此應用了雷射焊接技術。 在 2012 年的上，德國鐵路在它們的展位上首次呈現了一具 ICE4 端部車廂的區域性 11 模型。自 2013 年底開始，一節端部車廂和另一節車廂的 11 模型開始在紐倫堡德鐵博物館展出 。 車輛的外觀設計在 2015 年獲得了紅點設計大獎。同樣，ICE4 的外觀設計還在 2016 年的德國設計大獎中被授予運輸類別獎 。 基本配置 5 至 14 節編組的列車是由五種類別的車廂所組成：端部車廂、動力中部車廂（動車）、無動力中部車廂、餐車以及服務車廂。 德鐵長途運輸擬兩款基本配置 Siemens Deutsche Bahn AG Hrsg PDFDatei 74 MB 24seitige Präsentation vom 9 Mai 2011： 帶有 3 節動力車廂的 7 節編組動車組。其全長約 200m，共提供個 456 個座席（包含 77 個一等座），且最高速度為 230kmh，最大加速度為 055ms²。車載餐廳設有 17 個座席，一個站立就餐區和兩個輪椅擺放空間。此外，每列動車組還提供 8 個腳踏車停車位 Roberto Jurkschart Mit dem Fahrrad in den ICx In Die Tageszeitung 11 Mai 2011。這一配置最初被稱為 K1n。 帶有六節動力車廂的 12 節編組動車組。其全長約 346m，共提供 830 個座席（包含 205 個一等座），且最高速度為 250kmh，最大加速度為 053ms²。車載餐廳設有 23 個座席，再加上一個站立用餐區和 2 個 3 個輪椅擺放空間。在最初的訂購版本中，其最高速度為 249kmh。藉此可以節省成本。 首批 130 列動車組包括 45 組 7 節版本和 85 組 12 節版本。它們將被用於替換在 1971 年至 1991 年間生產的城際列車電聯車。對於所有 ICE4 在德國和奧地利的適航證以及另外用於瑞士的 12 節車組適航證均已提供。 計劃中的第 2 批 59 列動車組 Bahn kauft weniger ICxZüge bei Siemens In FAZNET 20 September 2013 應自 2025 年起替換現行了 ICE1 和 ICE2 車隊。而在德國鐵路於 2015 年 3 月提出的長途運輸綱領中顯示，它們無意在 2030 年以前購置第 2 批次 Mehr Bahn für Metropolen und Regionen Die größte Kundenoffensive in der Geschichte des DB Fernverkehrs Presseinformation der Deutschen Bahn AG 18 März 2015 archiviert im Internet Archive am 20 März 2015。第 2 批次的列車將會獲得德國、奧地利和瑞士的適航證。對於在法國、盧森堡、義大利、波蘭和捷克的適航證也可選擇性預先提供。 包含購買選擇權的第 3 階段動車組將被用於替換 ICE3。為此目的（截至 2011 年），80 組列車已可滿足時速 249 的最高速度 。 來自持續至 2030 年的框架協議內的第 1 批次內容已經簽約生效，第 2 批次的採購亦是固定計劃。而第三批次的選擇權則可隨時贖回。 其它配置 除了兩種基本配置，製造商還提供從 5 節至 14 節車廂的 22 款其它編組。兩組七節編組的動車組可以重聯執行。5 節至 7 節編組的單元應包含三節動力中部車廂。此外，8 節和 9 節編組應包含四節、10 節至 12 節編組包含五節以及 13 節和 14 節編組包含六節動力車廂 Siemens AG Hrsg Der ICx Eine neue Ära im IntercityVerkehr der Deutschen Bahn Zwölfseitige Broschüre 2011 PDFDatei。這些額外的編組方式最初有四款獲得適航證。一列 14 節編組的單元長度將達到 400m。 這些車組都由五種不同類別的車廂所組成。所有變體的二等中部車廂構造完全相同。只有 10 節編組中所使用的一等中部車廂是從此類別中衍生。 中部車廂的長度為 294m，而端部車廂則為 286m。因此它們會比大多數以往的城際列車車廂，即 264m 的車廂長度更長。由於車廂得到了延長，使得一組 200m 長的列車不再採用 8 節，而是 7 節編組。的節省可以額外容納五排座位的空間。更多的座位行則可透過改變座位理念，例如移除客艙內的電子機櫃，以及變更功能區域（例如腳踏車隔間）的佈局來實現。 車體的外部寬度為 2852mm，內部寬度則為 2642mm。 德國鐵路 412 及 812 型 佈置 thumb11 實體模型，用於測試座位編排及舒適配置的可用性，現存於紐倫堡德鐵博物館 初始規劃 每排座位的間距在一等車廂車應為 930mm，二等車廂為 856mm。對應的膝部空間則分別有 900mm 和 826mm。過道間隙應為 620mm（一等座）和 500mm（二等座）寬。在一等座中，椅背可最多傾斜達 38 度，並且支撐面可拉伸約 5cm 長。座位在後仰的狀態下不可轉向。頭枕僅為一等座提供。此外，列車還設有窗壁座席（，即靠窗座面對壁板）ICx der neue Fernverkehrszug für die Deutsche Bahn In S 296300。 根據初始規劃，端部車廂的一等座應採取 52 個座位佈局，端部車廂的二等座則是 63 個座位佈局並帶有 8 個腳踏車泊位及 2 個。其它中部車廂的二等座（動力及非動力）應每節容納 100 個座位。七節編組單元的餐車提供 29 個一等座和 17 個餐座；十節編組單元的餐車則提供 23 個一等座和 23 個餐座。7 節編組的服務車廂應提供 47 個二等座、6 個位於多功能隔間內的座位以及 2 個輪椅位；而十節編組除了擁有更大的 43 座多功能隔間外還有 3 個輪椅位。僅在 10 節編組配置中出現的一等座中部車廂則設有 66 個（動力車廂）或 69 個（非動力車車廂）座位。 七節編組的列車規劃有 12 個廁所，10 節編組則規劃有 18 個（每節二等座中部、端部車廂各 2 個，一等座端部車廂 2 個，以及 1 個員工廁所和 1 個無障礙廁所位於服務車廂內）Der neue ICx der Deutschen Bahn Teil 2 In voraus Heft 72011 S 3032 。它們都包含有 （廁所故障） 的標識。 在每個雙人座（二等）或每個座位（一等）均提供電源插座。閱讀燈和腳踏板僅為一等座提供。 基礎的技術配置在整個系列中保持一致。在內飾上則根據城際列車和城際快車的差別進行區分，尤其是在餐車內。車內設有一個小酒館或餐廳。靈活的結構形式將允許更多的後續調整，例如座位間距。 座位編號被設定在通道的扶手上，並在表面上提供觸點，以供盲人辨識。除了餐車僅在兩側提供裝貨門外，其餘每節車廂都有兩個乘降區（四扇乘降門）。服務車廂會在每側各有一個車側升降機供輪椅人士使用。乘降是無需藉助樓梯的。此外在服務車廂還配備有一個乘務員隔間和一個休息室。 列車都具備車輛高速網際網路服務 。為此在列車內會提供無線網路服務。相關的具體技術會在列車交付前測試。此外，列車也可安裝行動電話放大器。其目標是支援 UMTS 技術 Internetnutzung im Zug Tipps und Tricks zur Nutzung teltarifde 5 September 2011 abgerufen am 2 Januar 2012。 訂購變更 在德國鐵路董事會審視過規劃中的客艙 11 模型後，對其過高的座位密度、過小的行李儲存空間，以及尤其就腳踏車攜帶者而言過於狹窄的乘載空間提出了批評 。 德國鐵路監事會遂決定，基於在 2013 年 3 月 5 日對客運量增加的預測，他們決定擴大 ICE4 的合約 Deutsche Bahn AG Hrsg Mehr Kundenkomfort in der neuen Zuggeneration ICx Presseinformation 5 März 2013。以往的十節編組列車因此被擴充套件至 12 節。透過總共 170 節額外的車廂，每列車組的座位數量可由 724 席增加至 830 席。內飾將採用高品質的設計並提供更多的行李空間，而燈光可根據一天不同的時間段進行調整。通道也進行了加寬。最高速度從 249 增加至 250kmh。在新建的模型中，則包含了可適應頭部高度的一等座閱讀燈、可開關的檯燈以及腳部空間照明。 一系列措施的額外費用預計約為 6 億歐元 Nikolaus Doll Die neuen ICEZüge Mehr Platz mehr Luxus In Welt online 21 Februar 2013。其中支付給龐巴迪的部分約為 336 億歐元 Bombardier erhält Folgeauftrag als Partner und Lieferant von Siemens beim Großprojekt ICx der Deutschen Bahn Presseinformation vom 8 April 2013。由於規劃的變更，12 節編組列車的投入營運時間被推遲一年，七節編組列車則推遲四年。 7 節編組列車的座位數量從 499 席減少為 456 席，列車用於不同電壓系統的裝置也被取消。它亦因此不能再於荷蘭等國運轉。 變更前後的主要對比如下表所示： 7 節編組 7 節編組 10 節編組 12 節編組 舊 新 舊 新 最高速度 230 kmh 230 kmh 249 kmh 250 kmh 列車長度 200 m 200 m 288 m 346 m 電流制式 15 kV 167 Hz25 kV 50 Hz15 kV3 kV 15 kV 167 Hz 15 kV 167 Hz 15 kV 167 Hz 2 2 2 1 牽引功率 4950 kW 4950 kW 8250 kW 9900 kW 動力車數量 3 3 5 6 每列車車廂數量 7 7 10 12 行李容積 座位 約 012m³ 座 約 02m³ 座 約 012m³ 座 約 02m³ 座 座位數量（總數 一等座 餐座） 499 80 17 456 77 17 724 210 23 830 205 23 投入服務 122016 122020 122016 122017 7 節編組列車編成 7 節編組的列車由以下車廂所組成： 68120 型車廂：一等座端部車廂含駕駛室及，無動力 18120 型車廂：一等座中部車廂，無動力 94120 型車廂：車載小酒館及一等座，動力車 74120 型車廂：二等座服務車廂，動力車，含受電弓 28120 型車廂：二等座中部車廂，無動力 34120 型車廂：二等座中部車廂，動力車 78120 型車廂：二等座端部車廂含駕駛室及夏芬伯格車鉤，無動力 12 節編組列車編成 12 節編組的列車由以下車廂所組成： 08120 型車廂：一等座端部車廂含駕駛室，無動力 18120 型車廂：一等座中部車廂，無動力 14120 型車廂：一等座中部車廂，動力車 88120 型車廂：車載餐廳，無動力 64120 型車廂：二等座服務車廂，動力車，含受電弓 98120 型車廂：二等座中部車廂，無動力 24120 型車廂：二等座中部車廂，動力車 24123 型車廂：二等座中部車廂，動力車 48120 型車廂：二等座中部車廂，無動力 24125 型車廂：二等座中部車廂，動力車 24128 型車廂：二等座中部車廂，動力車 58120 型車廂：二等座端部車廂含駕駛室，無動力 技術 帶動力的中部車廂被稱為 動力車，並各自攜帶一個變壓器、一個牽引逆變器、一個輔助變流器和四個牽引電動機。兩種變體的動力車廂僅在各自特定最高速度的齒輪傳動比有所區別。變壓器和直交流轉換器是透過一個共用的油冷或水冷裝置進行冷卻。多電流制式列車的直流電元件被安裝在無動力車廂的底部。每節動力車廂的裝機牽引功率為 165 兆瓦。允許通行的最大坡度為 35。所有列車均配備可用於德國鐵路和奧地利聯邦鐵路路網的兩組受電弓，它們被安裝在 2 號中部車廂和 2 號動力車廂頂部。帶有瑞士聯邦鐵路裝備的 K3s 車組還會在這些車廂頂部各裝有一副適用於當地路網的窄型受電弓。 率先交付的兩種編組列車的容積設計為每平方公尺最多 4 人。其可透過的最小曲線半徑為 150m。 七節編組列車是根據第二級別設計，十二節編組則是對應 TSI 第一級別。按照第一級別的要求，尤其需要加強對制動裝置和輪對軸承的監控。此外對氣壓變化的要求也更高。 在方面，每節車廂可配備最多六塊顯示屏。其中在車廂內部為置於頂板的 TFT 顯示屏（19 英寸），在乘降區域則提供 15 英寸的顯示器。旅客資訊系統可自動生成多語種公告。 列車的空調系統可根據從 25 至 45的外部溫度進行調整，其中外溫從 20 至 40之間的工作不會對舒適度造成影響。在每節車廂的頂部設有兩臺冷氣空調壓縮機，並可獨立運作。它們是由法維萊交通所提供 。 一個是預先設有的。而輪軸的超聲波探傷檢查週期應為 240000 公里。 在方面，則提供（PZB）、（LZB）和歐洲列車控制裝置（ETCS）。 與 ICE1 列車相比，平均每位乘客的能源消耗下降了 30。這得益於降低重量、更大的座位間距、更佳的空氣動力學和改進的制動力回收。它們應較以往的列車更為。 動力轉向架是由西門子基於 SF500 型轉向架所設計。拖車轉向架則設計為自導式轉向架，以便在彎道上減少彎道阻力。它們是由龐巴迪運輸提供。 列車模組化的設計使得整個元件更換和列車外的維護變得更為簡易。 底板槽均配備防擊打塗層以對抗。 歷史 既往史 早在 2003 年，德國鐵路就曾計劃對 1000 組新的城際列車進行招標。根據該計劃，成功中標的將承擔相應任務，卻遭到禁止 Bahn konkretisiert zwei Milliardenaufträge In Süddeutsche Zeitung Nr 193 2003 S 18。新的車輛應自 2015 年起替換在 1971 年至 1991 年建造的車廂。然而此後，這些車廂為了繼續使用而自 2002 年起進行了現代化改造 Meldung ReisezugwagenModernisierung In Heft 62003 S 245。相關的招投標方案最終無法實現。 招標 ICE4 列車的招標是自 2008 年夏天，當時的計畫代號被初擬為 ICx。據相應資料顯示，這是德國鐵路歷來最大宗的招標。按照 2008 年的規劃，新的動車組應至 2020 年左右替換城際列車 歐城列車車組，至 2025 年替換 ICE1 和 ICE2 列車 In Bahntech Nr 02 2008 S 1314 PDF 22 MB。後續則還可以有藉由 ICE4 替換 ICE3 列車的選項權 Neuer ICx soll BahnFernflotte ab 2016 wetterfest machen In Reuters Deutschland 16 April 2011。在大約 300 頁的招標技術功能中，羅列了大約 8900 項基礎要求。這些都是源自未來營運商的內部商業規範的約 900 項設想，包括例如運用、外觀、座椅、舒適性，以及保養和維護等要素。詳細的功能指標應當有質量保證，這些指標的施行由製造企業負責。規範設計中的 27 為需要強制性滿足，22 為來自訂購方所期望的設想，可選設計則佔 3 Jetzt auf dem Reißbrett die nächste FahrzeugGeneration In Ausgabe November 2008 S 89。在時刻表初稿和需求初稿中制定的概念流程分別為 2015 年、2020 年和 2025 年 Klare Vorstellungen vom Zug der Zukunft In Ausgabe November 2008 S 9。作為 ICE 的繼任列車，招標中最初仍提供 250kmh 的最高速度。280kmh 的最高速度則可選擇性提供 In Deutsche Bahn AG Hrsg Deutsche Bahn Menschen bewegen Welten verbinden 7 MB Berlin 2009 S 9297。根據在 2009 年的規劃狀態，應有兩組原型車自 2012 年起投入定期的試運轉。 列車的研發成本由車廠全部承擔。此外，列車只在驗收後才完成付款。以往常見的提前融資則並不提供。德國鐵路預計產能的持續性最大化利用在每座價格上可獲得的成本優勢，將遠低於目前的 ICE 列車。其在 2009 年（按 2005 年的價格水平）力求達到的每座成本約為 25000 歐元，略高於高品質的區域運輸水平。而透過所謂的 則可確保所採購列車的質量 Deutsche Bahn AG DB Mobility Logistics AG Hrsg Qualität verbessern unsere Kunden im Mittelpunkt HalbjahresPressekonferenz 2010 PDFDatei 15 MB Rede von Rüdiger Grube Vorsitzender des Vorstands auf der HalbjahresPressekonferenz des Unternehmens am 28 Juli 2010 S 12。 有七家業內車廠提交了投標資料。合約應授予一個單一的製造商而非製造商聯盟，以避免額外成本和權職不清。 發包 六位投標人表現出興趣，其中包括 AGV 和 TGV Duplex 的製造商阿爾斯通。兩位投標人提出了具體的建議進行談判：其中西門子和龐巴迪組成的聯盟需要約 60 億歐元製造約 300 列動車組，而 Alstom 則希望利用 50 億至 80 億歐元提供差異化的配置變體。Alstom 的報價不符合招標要求。 2010 年 1 月，在西門子被委任為首選中標者之後 Deutsche Bahn AG DB treibt Modernisierung der Fahrzeugflotte weiter voran Presseinformation vom 25 Januar 2010，德國鐵路還計劃將龐巴迪作為西門子的供貨商，為整體訂單提供超過三分之一的效益 Bahn kauft neue FernzugFlotte In Die Welt 26 Januar 2010。其次進行的是價格談判。訂單應自 20132014 年起落實，同時西門子將完全利用其位於克雷費爾德 工廠的產能直至 2025 年 Neue ICE sollen Siemens in Krefeld sichern In Rheinische Post Onlineausgabe 26 Januar 2010。於爾丁根工廠為此將進行改造 Martin Röse Krefeld Milliardenauftrag für Siemens In Rheinische Post Onlineausgabe ca 23 April 2011。 列車最初應根據 2010 年 1 月的規劃狀態，至 2010 年 6 月 16 日完成訂購 。然而在 2010 年中期，德國鐵路仍在考慮將訂單延至 2010 年秋季授予。據業內資訊披露，直至 2010 年 7 月底，德國鐵路與製造商之間的價格預期仍然相距甚遠 Eberhard Krummheuer BahnProbleme und kein Ende In Handelsblatt Nr 144 29 Juli 2010 S 2021。德國鐵路總裁顧儒伯決定，倘若雙方一直無法達成一致，將就合約進行重新招標。據 poche 公司的訊息，德鐵在談判中要求的每座價格為 30000 歐元 Das ist Propaganda In Nr 64 2010 S 6467。 至 2010 年末，德國鐵路聲稱仍未與西門子就價格問題達成一致。尤其存在爭議的還有責任賠償規則，德鐵根據以往的故障經驗，要求 ICE 列車應得到全面的保障 。 訂購 2011 年 4 月 11 日，德國鐵路及西門子的董事會就交易達成一致。2011 年 4 月 21 日，德國鐵路監事會批准簽署合約 Deutsche Bahn AG Hrsg Deutsche Bahn und Siemens einigen sich auf Milliardenvertrag Größter Einzelauftrag in der Geschichte der DB Presseinformation vom 21 April 2011。合約價值為 50 億歐元。德國鐵路同時立即訂購 130 組列車，後者應自 2016 年末起交付。在持續至 2030 年的合約框架下，還設定有額外增購列車的條款。龐巴迪作為首選供貨商，獲得了總訂單約三分之一的價值份額。購買價是分期支付，不提供預付定金 Nikolaus Doll Jens Hartmann Bahn kauft Züge für fünf Milliarden Euro In Die Welt 16 April 2011。購買價的 60 會在交付時付清。 2011 年 5 月 9 日，長達 8000 頁的一組協議在波茨坦的德鐵研究院 即曾經的，由德國鐵路董事會主席顧儒伯和西門子公司董事會主席羅旭德簽署 Siemens Mobility Deutsche Bahn AG Hrsg Grünes Licht für den modernsten Zug der Welt Presseinformation vom 9 Mai 2011。首批 220 列動車組的合約價值為 63 億歐元。供貨商龐巴迪從而獲分攤其中的 21 億歐元。 這是德國鐵路行業有史以來授予的最大規模訂單，同時也是德國鐵路和西門子的歷來最大訂單。 根據最初的框架協議，最多將提供 300 組包括在 2020 年後交付的列車。130 組固定採購的列車按計劃從 2017 年至 2020 年交付。2013 年 9 月中旬，德國鐵路透過一份新聞稿宣佈，在 2013 年啟動的 功效改變 程序中，在 2020 年後採購的列車數量已由 59 組減少至 31 組。這些列車總值約為 10 億歐元。作為替代，德國鐵路將向龐巴迪採購雙層列車。此舉將可節省逾 1 億歐元 Bahn kürzt Bestellung bei Siemens in Krefeld 21 September 2013。 據西門子聲稱，它們已在 2012 年將 ICE4 列車推介至其它歐洲營運商。該營運商將就 ICE4 概念的出口情況與德國鐵路展開支付額外津貼的談判 Christian Schlesinger ICx der Deutschen Bahn Wird der Schnellzug für Siemens ein Exporterfolg In TrainSpotting Blog der 17 September 2012。 為配合相關訂單的培訓和進修，西門子還應提供一款相應的駕駛模擬器 Der neue ICx der Deutschen Bahn Teil 1 In voraus Heft 62011 S 32 f 。這款價值 180 萬歐元的模擬器將安置於富爾達 Fulda erhält einen Simulator für neue ICEBaureihe In Onlineausgabe 14 Januar 2013 abgerufen am 15 Januar 2013。 生產及測試 thumb 一節端部車廂於 2015 年 6 月透過賴特 thumb412 002 號列車於 2015 年 11 月在科隆附近試運轉 ICE4 列車的研發工作是在西門子位於埃爾蘭根和克雷費爾德 於爾丁根的工廠進行。大部分的裝配，包括所有中部車廂以及除錯工序也同樣會在完成。而動力轉向架則來自格拉茨的。 在設計和構造階段完成後，在 2014 年 4 月開始了首列原型車的建造。鋼製車體的骨架建造是透過進行。所有端部車廂和一些中部車廂的最後裝配工序是在黑尼格斯多夫的龐巴迪工廠完成。拖車轉向架則由龐巴迪在錫根製造。 在首個系列交付以前，應該根據 2012 年中期的規劃狀態，自 2015 年 9 月起交付兩列原型車 Bernd Jentsch Grube Thüringen bekommt Deutschlands schönste Bahnstrecke In 5 Juli 2012，並進行為期 14 個月的真實情況測試：最初的兩個月不載客和接下來的 12 個月搭載乘客。這項實驗應自 2016 年夏季啟動。 首列原型車應不晚於 2015 年 1 月完工，並在隨後投入營運。適航證運轉則計劃於 2015 年秋季完成。首組量產車應在 2015 年夏季公開呈現。自 2016 年中期起，這組列車應該可以投入載客試營運。而在 2017 年 12 月 10 日的執行圖調整時，它應投入正式的客運交通之中。作為一項為期七年的監控階段的一部分，130 列動車組中將有 50 列會受到更為嚴密的監控 Klaus C Koch Unter Beobachtung Süddeutsche Zeitung 18 Juli 2011 S 29 online。 列車所規劃的運用期限為 30 年。 2012 年初，一個木製的 11 模型完工。首個元件也應在 2012 年開始製造。原型車的生產則應在 2013 年中期啟動。交付原定於 2014 年，然後再進行為期 11 個月的運轉試驗。批次生產應自 2015 年開始。列車編組將在完成 Der ICx unter der Lupe In August 2011 S 2628。每年的產量為 20 列。列車各元件分別由西門子和龐巴迪設在六個不同地點的工廠製造。其中西門子為克雷費爾德、紐倫堡和格拉茨；龐巴迪為黒尼格斯多夫、格爾利茨及錫根。 2014 年 3 月 6 日，首個完成噴漆的車身經由陸路從格爾利茨被運往克雷費爾德。2014 年 12 月 22 日，首列五節編組的單元離開黒尼格斯多夫工廠並運往韋格貝格 韋登拉特。2015 年中期，有 4 節 ICE4 車廂在維也納的阿森納進行了從 30至 45之間的壓力測試。自 2015 年 8 月起，一列 12 節編組的單元開始進行。 列車應獲得一個新的、簡化程式的營運許可。狹義的計畫團隊包括約 60 名僱員。在另一環境下，包括研發人員在內，則大約有 500 名員工參與了該計畫。若是包含分包商下屬的下包商，則有上千人參與了該計畫。 列車在 2015 年中期的一份公告中首次被稱呼為 ICE4DeutschlandFrankfurt am Main Informationssysteme Dokument 2015S 164300856 vom 26 August 2015 im Supplement zum 。至 2015 年 9 月底，德國鐵路總裁顧儒伯宣佈，將原計畫代號 ICx 正式定名為 ICE4。 2015 年 12 月 4 日，聯邦交通部長亞歷山大杜布林德和德國鐵路總裁顧儒伯共同在柏林向公眾呈現了列車。此外它將自 2016 年秋季起在漢堡－慕尼黑的線路上進行為期 14 個月的試運轉，當中 12 個月為載客運轉。期間發現的缺陷會在生產過程中被及時彌補。 根據 2005 年的規劃狀態，有 7 組列車應可在 2017 年秋季接收。 營運 列車的例行營運應至 2017 年末逐步開始。自 2017 年 12 月起，應有 8 組列車在漢堡－符茲堡、司徒加特－慕尼黑以及漢堡－柏林－慕尼黑等線路中投入例行營運。 而根據 2015 年初更新的規劃狀態，列車應自 2017 年 12 月起首先在漢堡至慕尼黑之間以及漢堡至司徒加特之間使用。自 2019 年 12 月起則將引入中使用 Deutsche Bahn AG Hrsg Mehr Bahn für Metropolen und Regionen Präsentation vom 18 März 2015 S 16 archiviert am 4 April 2015 im Internet Archive。 製造商及營運商計劃，就車輛的可靠性將透過七年的資料分享。 按照 2011 年的規劃狀態，在前兩個階段後，德鐵長途運輸約 70 的營業額都應來自 ICE4 列車。 使用 根據 2015 年 3 月公佈的長途運輸綱領，首批 ICE4 列車計劃應在以下線路中使用： 漢堡－慕尼黑（自 2017 年末） 漢堡－司徒加特（自 2017 年末） 漢堡－萊茵 魯爾－萊茵 美因－德國南部（自 2018 年末） 漢堡－柏林－萊比錫 哈勒－埃爾福特－紐倫堡－慕尼黑（自 2019 年末） 慕尼黑－林道－蘇黎世（自 2020 年末） 根據較早前（2011 年）的規劃，首批 ICE4 列車計劃應在 2016 年期間投入以下線路中使用： 漢堡－萊茵 魯爾－萊茵 美因－德國南部 柏林－漢諾威－阿姆斯特丹 柏林－卡塞爾－萊茵 美因－司徒加特－慕尼黑 柏林－卡塞爾－萊茵 美因－巴塞爾 漢堡－柏林－萊比錫 哈勒－埃爾福特－紐倫堡－慕尼黑（在紐倫堡－埃爾福特高速鐵路於 2017 年建成後 Olaf Krohn Neue Züge braucht das Land In Juni 2011 S 4648） 保養 列車所規劃的首個設於。那裡至 2016 年中期會建起兩條 370 公尺長，並配備雙側頂部作業臺、棧橋和起重設施的抬升式維修軌道。其原有的大列車庫應為此延長約 50 公尺，機車庫也延長約 26 公尺，並將新增一座辦公樓。相關費用估計達 2700 萬歐元。 根據德國鐵路的公告，斥資 22 億歐元改造的科隆 尼佩斯 ICE 列車整備站也將優先用作 ICE4 的保養 DB Mobility Logistics AG Hrsg Deutsche Bahn stellt Pläne für bundesweit modernstes ICEWerk in Köln vor Presseinformation vom 15 Oktober 2013。 參考資料 外部連結 製造商資訊：ICx 德鐵新平臺 製造商 2011 年資訊 速覽 PDFDatei 12 MB 實體模型外部及內部構造 德鐵網站的列車介紹 Category 德國電力動車組 Category 西門子製鐵路車輛 Category 龐巴迪製鐵路車輛 Category 城際快車 Category15 千伏 167 赫茲交流電力動車組