海達邨，動工初期曾經稱為「深旺邨」，是香港房屋委員會在深水埗區的公共屋邨之一，房屋署專案編號為 KL85Estate Property Housing Authority，佔地 18 公頃，為「西北九龍填海區六號地盤」中的公營房屋建設專案。 該邨坐落於香港九龍深水埗區長沙灣深旺道，介乎連翔道與興華街西交界以東，東面為東京街西及港鐵東湧綫及屯馬綫的南昌站，邨內部份下方為廣深港高速鐵路香港段的隧道，而海榮樓西北方為隧道的通風樓。海盛樓原址曾為深水埗（東京街）巴士總站。 本屋邨由房屋署總建築師（3）負責總體設計，並由李景勳、雷煥庭建築師有限公司（ALKF）負責詳細設計，有利建築有限公司承建。海達邨全邨由 4 座 40 層高的出租公屋大樓、商場、大型巴士總站、社會福利大樓、大型分割槽公共圖書館及室內體育館所組成，還設有長跨度行人吊橋橫跨鐵路及公路以連線對面的海盈邨及凱樂苑，以及另一條天橋連線凱德苑。全邨於 20202022 年分三期落成。第一期海榮樓已於 2020 年 11 月 5 日開始入夥；第二期海華樓及海昌樓亦已於 2021 年 4 月 15 日開始入夥。至於最後落成的第三期海盛樓，亦已於 2022 年 2 月 15 日起入夥。 此邨的管理公司現為中國海外物業服務有限公司。 歷史 2009 年 6 月，政府建議興建 4 幢樓高 39 至 41 層公共屋邨，提供約 2400 個住宅單位，徵詢深水埗區議會的意見。但區議員普遍認為樓宇密度太高，反對政府的建議。到 2010 年 1 月 12 日，政府修訂規劃，將住宅樓宇的數目由 4 幢減至 3 幢，單位數目由 2400 個減至 2200 個。但區議會拒絕政府建議，並動議當局擱置興建高密度公屋計劃。同年 6 月再修訂規劃，提出在通州街計劃興建政府綜合大樓。 到 2013 年 3 月，政府提出興建 5 幢 39 層高公屋的方案，提供 2798 個單位，可容納 8600 多人，較 2010 年初建議增加近 600 個單位。但在最終方案當中，巴士站位置的兩幢樓宇合併為一幢，提供單位數目再增加至 3323 個。 2018 年 3 月，政府宣佈將綠表置居計劃恆常化，海達邨（當時稱為深旺邨）亦曾經獲列入可考慮選址之一，但最終選址麗翠苑作為第二個綠表置居計劃屋苑。 2019 年 12 月 29 日凌晨，連線海達邨與海盈邨、橫跨西九龍公路的天橋正式合攏，而合攏儀式由有利集團主席黃業強及房屋署代表主持，不少國內外橋樑專家亦有前赴觀禮。 原定海達邨一期海榮樓於 2020 年第一季完成，但接駁其他座別的天橋工程出現延誤，並受 2019 冠狀病毒病香港疫情影響而導致相關行政工作受阻。因此，海榮樓單位延至同年 10 月尾才獲批入夥紙並直接進行單位分派，同年 11 月 5 日起安排租戶入夥。至於第二期的海華及海昌樓，由於機電工程提早完成，入夥日期提早至 2021 年 4 月 16 日。 2021 年 8 月 13 日下午，橫跨海盈邨至海達邨的行人天橋啟用。天橋全長約 145 米、闊約 6 米，為全港公屋中跨度最長的行人天橋。工程期間採用新技術，能夠一日夜間完成接合，減低對公路交通的影響。海達邨居民由以往步行約 10 分鐘，變成只需 4 分鐘可到達海盈邨。 2022 年 2 月 15 日，隨著海盛樓開始入 夥，整條屋邨亦告完工。 屋邨資料 樓宇 屋邨提供 3335 個公屋單位，可容納 9600 人。當中海昌樓及海盛樓將撥出 262 個單位，並分別列入 2020 及 2021 年度的公務員公屋配額，供合資格基層公務員入住。 樓宇名稱（座號） 樓宇型別 落成年份 樓宇層數（住宅層數） 每層夥數 每座單位總數（夥） 建築師 承建商 採用的升降機品牌 期數 海榮樓（第 1 座） 非標準設計大廈（其他型別） 2020 年 40（139） 22（136 樓）不設 7、8 號單位（3739 樓） 852 房屋署總建築師（3）、李景勳、雷煥庭建築師有限公司（ALKF） 有利建築有限公司 東芝 1 海華樓（第 2 座） 非標準設計大廈（其他型別） 2021 年 40（139） 20（139 樓） 780 房屋署總建築師（3）、李景勳、雷煥庭建築師有限公司（ALKF） 有利建築有限公司 東芝 2 海昌樓（第 3 座） 非標準設計大廈（Y 型） 2021 年 40（139） 17（139 樓） 663 房屋署總建築師（3）、李景勳、雷煥庭建築師有限公司（ALKF） 有利建築有限公司 東芝 2 海盛樓（第 4 座） 非標準設計大廈（L 型） 2022 年 41（140） 26（140 樓） 1040 房屋署總建築師（3）、李景勳、雷煥庭建築師有限公司（ALKF） 有利建築有限公司 東芝 3 商場 分別位於第二期地下及一樓，以及第三期一樓（公共交通交匯處之上），其中第二期向深旺道的地舖早於 2021 年尾已有店舖開業，而第二期一樓、地下街市及超市亦已分別於 2022 年 1 月開業。一樓商場（位於第三期）設天橋連線 V Walk 商場。 屋邨設施 深水埗康樂文化大樓 深水埗公共圖書館及香港中央圖書館備用書庫暨特別展覽館（設天橋連線海盈邨及凱樂苑） 深水埗體育館 大型有蓋巴士總站（重置深水埗（東京街西）巴士總站，位於海盛樓基座地下，即原來的深水埗（東京街西）巴士總站位置） 深水埗行人天橋系統 海達邨服務設施大樓 佳寶幼稚園（南昌分校）（海榮樓地下） 停車場 街市（由房屋署外判予整體街市承租商營運及管理，位於海華樓及海昌樓平臺下方；平臺並設天橋連線凱德苑及 V Walk），原為好眼光營運的 Marketin 海達在西九，於 2024 年 6 月 30 日撒場，經房署委任屋苑管理公司短暫管理後，2024 年 10 月 1 日由光亮實業接手營運 商舖（主要設於海盛樓基座） 2022 年 10 月 深水埗文康大樓 Bjpg 深水埗體育館主場館 2023 年 5 月 深水埗公共圖書館jpg 深水埗公共圖書館，圖為連線地下至 1 樓的標誌性樓梯 Hoi Tat Estate Soccer Pitchjpg 深旺道遊樂場（小型足球場），由於靠近馬路，圍欄較高以減少足球被踢出場外的機會 Hoi Tat Estate Chess Table And Fitness Areajpg 鄰近海榮樓的棋桌 2022 年 10 月 海達邨街市jpg 街市 2022 年 10 月 海達邨商店jpg 商舖 2022 年 4 月 海達邨籃球場jpg 籃球場 Hoi Tat Estate Car Parkjpg 停車場 Hoi_Tat_Public_Transport_Interchange_23042023 3jpg 啟用當日的巴士總站，2023 年 4 月 交通 海達邨連線深水埗行人天橋系統，透過天橋系統經 V Walk 商場連線東湧綫和屯馬綫的南昌站。此外，海盛樓樓下亦將設有大型公共交通交匯處，而邨外的深旺道亦有多綫巴士小巴途經。 交通路線列表 港鐵 、：南昌站 A1 出入口 ：荔枝角站 D4 出入口（步行 15 分鐘） 巴士 興建期間的圖片庫 FileHoi Tat Estate proposed site in September 2015jpg2015 年 9 月 FileNorthwest Kowloon reclamation area no 6 public housing estate construction site in June 2016jpg2016 年 6 月 FileHoi Tat Estate under foundation works in January 2017jpg2017 年 1 月 FileHoi Tat Estate 海達邨 under construction in October 2017jpg2017 年 10 月 FileHoi Tat Estate under construction in May 2018jpg2018 年 5 月 FileHoi Tat Estate under construction in October 2018jpg2018 年 10 月 FileHoi Tat Estate Colour Testjpg2018 年 10 月，海達邨試色 FileHoi Tat Estate site view 201811jpg2018 年 11 月 FileHoi Tat Estate under construction in January 2019jpg2019 年 1 月 FileSham Shui Po Footbridge System 201907jpg2019 年 7 月 File2019 年 11 月的海達邨二期jpg2019 年 11 月 File2020 年 2 月的凱樂苑與海達邨jpg2020 年 2 月 File2020 年 3 月 海盈邨角度的海達邨jpg2020 年 3 月，西南面 FileHoi Tat Estate under construction in March 2020jpg2020 年 3 月，東北面 File2020 年 4 月 富昌邨角度的海達邨jpg2020 年 4 月 File2020 年 5 月 凱樂苑角度的海達邨 12 期jpg2020 年 5 月 File2020 年 6 月 海達邨海昌、海華及海榮樓jpg2020 年 6 月 File2020 年 7 月 海達邨與世紀天橋jpg2020 年 7 月，海達邨與連線海盈邨的行人天橋 File2020 年 7 月 深旺道文康大樓jpg2020 年 7 月，深水埗康樂文化大樓 File2020 年 7 月 連線海達邨及凱德苑的天橋jpg2020 年 7 月，連線海達邨與凱德苑的行人天橋 File2021 年 10 月 海達邨jpg2021 年 10 月 File2022 年 1 月 海達邨jpg2022 年 1 月，即將全 面 入夥 File2022 年 4 月 海達邨jpg2022 年 4 月，大致完工的海達邨 相關事件 單位多處裝上「晶片」 引起居民擔憂會被監控 2021 年 4 月，建制團體公屋聯會在 Facebook 專頁帖文，指海達邨單位大門、大門鐵閘及廚房木門的對落位置裝上了「晶片」，引起居民和網民擔憂會被監控，會有竊聽或追蹤的用途，而網上獲得的資料亦不多。公屋聯會總幹事招國偉認為房署做法合理，稱晶片只能讓房署職員在環保鬥和其他地方找出所屬單位是否有違規行為和拆除安全的設施，並要求有關住戶作出糾正，或要自費重灌。指相關的配套是由防火及安全形度出發，大門、鐵閘和廚房門在防火功效有重要作用。房屋署表示自 2012 年起建成的所有公營房屋，在預製混凝土外牆、鋁窗、木門和鐵閘等安裝具有無線射頻識別技術 RFID 的晶片，以記錄構件的生產資料、型號批次、出廠地點、日期及安裝位置等資料。不過未有回應晶片是否用來監控租戶有否拆除和進行違規改動。 參考文獻 外部連結 房委會物業位置及資料 海達邨 Category 長沙灣 Category 建在填海／填塘地的香港公營房屋 Category 深水埗區公共屋邨 Category 李景勳、雷煥庭建築師事務所作品