zhhans 維克拉瑪蒂亞號；zhhant 超日王號 航空母艦（INS Vikramaditya），又稱 zhhans 超日王號；zhhant 維克拉瑪蒂亞號 航空母艦，原本是蘇聯海軍／俄羅斯海軍基輔級航空母艦的 4 號艦戈爾什科夫蘇聯海軍元帥號航空母艦（起造時原名巴庫號），2004 年轉讓給印度並展開大規模改造工程，由垂直起降載機巡洋艦（蘇聯海軍的稱謂）改為可常規起降載機的航空母艦。於 2013 年 11 月 16 日交付給印度海軍。維克拉瑪蒂亞原是指古印度傳說中的君主（亦稱超日王），故又譯為 zhhans 超日王號；zhhant 超日王號 航空母艦。 改造歷史 1994 年，戈爾什科夫海軍元帥號航空母艦發生煱爐爆炸意外，當時的俄羅斯海軍於蘇聯解體後陷入財困，無力維修而決定出售。正逢印度海軍自 1990 年代一直尋求替換陳舊退役的維卡蘭號航空母艦的替代艦。1995 年時任印度海軍參謀長拉姆達斯上將參觀了戈爾什科夫海軍元帥號。1998 年時任俄羅斯總理普里馬科夫訪問印度時提議將戈爾什科夫海軍元帥號免費給予印度，前提由俄羅斯進行改裝。於是雙方開始了談判。根據 2004 年俄羅斯和印度達成的協議，戈爾什科夫海軍元帥號航空母艦將會免費給予印度，但由印度支付改裝費用，俄羅斯會把它改造以便在艦上操作起降米格 29K 戰鬥機（北約代號 支點D）。最初改造總費用為 9 億美元，由北德文斯克的北方機械廠負責改造。原計劃 2008 年交付。 由於不斷加劇的意料之外的成本超支導致交付延遲，引發雙方外交爭吵。2008 年時任俄羅斯副總理梅德韋傑夫甚至撤換了北方機械廠經理。2009 年 12 月 17 日，據報導，印度與俄國在此艦的合同上以 23 億美金的價錢達成協議 India Russia end stalemate over Gorshkov price deal India Russia end stalemate over Gorshkovs price deal Gorshkov price settled at 23 billion ，並且交付日期也一再拖延。顯然，俄羅斯方面低估了改裝工程量。 為印度海軍的改裝工作進行時，於 2011 年 3 月 1 日開始碼頭繫泊試驗。原定於 2011 年 11 月進行的首次海試推遲到 2012 年 3 月，後來又推遲到 2012 年 5 月 25 日進行首次試航。但 2012 年 5 月 24 日，俄新社表示，原定的海試計劃因為天氣原因將推遲到 6 月初進行。 2012 年 6 月 8 日，維克拉瑪蒂亞號出海進行了交付前的測試。The Hindu INS Vikramaditya begins sea trials 然而，2012 年 9 月 17 日高速測試期間出現了嚴重的動力系統損壞事故，事故中 8 座鍋爐中 7 座無法繼續運轉，以至無足夠動力的航艦需要駁船拖回造船廠，俄羅斯指責印度方面堅持選用耐火磚代替石棉作為保溫層使用導致鍋爐全功率工作出現問題，勢必大大延緩航艦的交付日期，原定交付日期不會早於 2013 年 10 月。印度購俄航母在高速海試時動力崩潰 至少延期一年 鳳凰網轉自環球網，2012 年 9 月 17 日 2013 年 7 月維克拉瑪蒂亞號再度出海開始交付前的測試。2013 年 7 月 27 日至 28 日，海試中動力裝置發揮最大功率，最高時速超過 29 節。然後分別進行了航空起降試驗，檢驗其雷達，防空，通訊和控制系統的效能。海試中印度船員也參與其中，在 8600 英里航行中，其中 1700 英里是在印度海軍軍官擔任艦長指揮下進行。 俄羅斯北方機械製造廠於俄羅斯時間 2013 年 11 月 16 日上午在北德文斯克向印度交付維克拉瑪蒂亞號航母。除了接船的印度船員，隨行的還有約 180 名俄羅斯專家幫助印度船員掌握操作航母負責保修服務。2014 年 1 月 8 日維克拉瑪蒂亞號航空母艦抵達印度。 改造重點 維克拉瑪蒂亞號航空母艦改裝的核心是米格 29K 戰鬥機上艦。把原本在戈爾什科夫海軍元帥號航空母艦上的武器全部拆去，包括位於船頭至艦橋之前的前甲板上武器系統，把艦艏變成 143 的滑跳甲板（重 1500 噸、長度 52 米的滑越甲板模組）以便米格 29K 能以此短距滑跳起飛，飛行甲板上有兩個起飛位置，1 號起飛位位於艦橋左側起飛距離 105 米，2 號起飛位在斜向甲板區靠近飛行甲板左舷，起飛距離 180 米，從該艦試航時的新聞圖片發現，在起飛位未安裝用於阻擋飛機尾噴管高溫氣流的可收放式偏流板，另外還設有六個垂直起降點。夾角為 55 的斜向甲板加上三條阻攔索以便讓米格 29K 降落時用著艦鈎鈎著減速，還有著陸助降裝置，此外，擴張左右舷甲板，飛行甲板總面積增大，不過，由於飛行甲板總長有限，甲板前部的起飛區與後部斜角甲板的降落區呈交叉重疊佈置。保留了原本在艦橋內側的升降機，擴大了位於艦橋後的另一個升降機。 至於原本已損壞的煱爐全部予以更換，改裝全新的義大利製造的柴油發電機，艦橋上蘇聯時期的雷達等電子裝置大多被拆除予以更新，在艦橋上安裝有 軍艦鳥 三座標雷達、平網 三座標雷達、圓頂帽 導航系統以及電子戰系統，在艦橋後面的右舷新增一個塔桅安裝電子裝置，導航和著陸輔助系統包括光學著陸系統。 維克拉姆帝亞號在俄羅斯改造完成時，尚未配備自衛用武器系統，計劃回到印度後加裝防空導彈。由於原先設計飛行甲板前部兩舷沒有設定防禦武器安裝平臺，對前半球對空點防禦可能會存在缺陷。 改造後的維克拉瑪蒂亞號航空母艦形似一艘縮小版的庫茲涅佐夫元帥級航空母艦。 FileVikramaditya 2012croppedjpg 維蘭瑪迪雅號全貌 FileINS Vikramaditya R33 with a Sea Harrier aircraft in the Arabian Seajpg 俯視飛行甲板 FileVikramaditya 7jpg 改造滑跳甲板的結構 FileVikramaditya 4JPG 從艦艏看飛行甲板 FileVikramaditya 5jpg 從後部看飛行甲板 成軍 艦上載機包括 16 架米格 29K 戰鬥機（其中 4 架為雙座教練機） 6 架直昇機（卡 27 直升機，卡 31 直升機和印度國產的 HAL Dhruv）。 2013 年 11 月 16 日，印度防長 AK Antony 正式在北德文斯克主持了成軍典禮，俄國副總理德米特里羅戈津也到場。預計將於 2014 年早期開始巡海。 Retrieved 17 November 2013 2014 年 2 月，印度海軍航空兵第 303 團（黑豹軍團）第一次於 Panaji 的岸上測試基地進行了 MiG29K 的模擬艦上操作。同月 8 日，印度飛行員首次駕機著艦。 2020 年 1 月 11 日，印度國產的艦載版光輝戰鬥機首次在維克拉瑪蒂亞號上著陸，翌日首次由此艦起飛。預計到 2026 年，光輝戰鬥機將取代現有的米格 29K。 駐艦艦載航空兵部隊 維克拉瑪蒂亞號一共駐紮了六個團的艦載航空兵力量，詳情如下： 軍團編號 軍團別名 團徽 操作機種 備註 印度海軍航空兵第 300 團 白虎 MiG 29KUB 來自維拉特號航空母艦 印度海軍航空兵第 303 團 黑豹 MiG 29K 擔當艦載機首飛任務 印度海軍航空兵第 321 團 天使 HAL Chetak 直升機 來自維拉特號航空母艦 印度海軍航空兵第 322 團 衛士 HAL Dhruv 直升機 印度海軍航空兵第 330 團 鯊魚 海王直升機 來自維拉特號航空母艦 印度海軍航空兵第 339 團 飛鷹 卡 31 直升機 服役事件 印度媒體 2016 年 6 月 10 日援引一位海軍發言人的話報道稱，印度維克拉瑪蒂亞號航空母艦當天下午發生毒氣洩漏事件，造成一名印度海軍軍人和一名民間員工死亡，另有兩人入院。印度海軍航母 維克拉瑪蒂亞 號維護時發生毒氣洩漏 致兩死兩入院 觀察者網 2017 年 1 月 21 日起，印度國家銀行在超日王號上開設自動櫃員機，是首艘設有銀行服務網點的印度軍艦。 據印度新德里電視臺報道，當地時間 2019 年 4 月 26 日早晨，印度航母維克拉瑪蒂亞號在進入卡納塔卡省卡瓦港灣時發生火災，一名軍官因吸入濃煙在醫院不治身亡。 2022 年 7 月 1 日，超日王號在測試航行時發生火災，據報沒有人員傷亡。 註釋 相關條目 戈爾什科夫蘇聯海軍元帥號航空母艦 基輔級航空母艦 庫茲涅佐夫元帥級航空母艦 資料來源 Category 印度航空母艦 Category1982 年下水 Category 改裝航空母艦 Category 黑海造船廠建造船艦