南北線是日本北大阪急行電鐵經營的鐵路路線，路線北抵大阪府箕面市，南邊則於吹田市與大阪市營地下鐵的御堂筋線直通執行。全線均實施立體化，除了附近之外，路線均位於的南北行車道之間或側邊。 本路線的建設目的除了是為改善千里新市鎮的交通外，也是為了 1970 年時在吹田市舉辦的日本世界博覽會（大阪萬博）的訪客接駁，因此曾有一自附近分岔而出連往萬博會場、只在博覽會開展期間短暫營運的支線會場線。目前在南北線上除了深夜最後一班自千里中央發車前往江坂的列車之外，幾乎所有列車均在相互直通執行至地鐵御堂筋線的。 歴史 1970 年，江坂站和世博中央口站之間的區間開通，以通往在千里之丘舉辦的日本萬國博覽會會場。距世博會場館最近的萬國中央口站位於中國高速公路上，就在現在的大阪單軌電車萬博紀念公園站的北邊。夾在中國吹田 IC 之間的上下主幹道的一部分。 開業時，千里中央站不在現址，而是在桃山臺站和現在的會場線分支的臨時車站（現在的千里阪急酒店前附近）運營千里中央站。 世博會結束後，會場線交匯處與盤國中央口站之間的路段被廢除，現在的千里中央站正式開通。 中國高速公路中間貫穿會場線，開通時臨時借用了中國高速公路兩條對向車道。 年表 1967 年（昭和 42 年）7 月 9 日：向申請江坂站和世博中央口站之間的建設工程批准北大阪急行 50 年史、p178。。 1968 年（昭和 43 年） 3 月 22 日：與大阪市交通局簽訂互通經營基礎協議。 7 月 9 日：江坂站至世博中央口站之間的施工工程獲得運輸省批准北大阪急行 50 年史、p26。。 7 月 16 日：江坂站和世博中央口站之間舉行開工儀式。 1969 年（昭和 44 年） 8 月 6 日：桃山臺車庫竣工。 9 月 25 日：桃山臺車庫與新千里隧道之間開始試執行（13 公里）。 12 月 3 日：桃山臺站～江坂站試執行（39km）。 12 月 17 日：全線試執行。 1970 年（昭和 45 年） 2 月 24 日：南北線、會場線江坂站～世博中央口站（90km）區間通車北大阪急行 50 年史、p179。，並與御堂筋線開始直通執行。 開通時，北大阪急行的列車只行駛至天王寺站，只有大阪市交通局（現 Osaka Metro）的列車會行駛至天王寺以後車站。 9 月 14 日：會場線分支點～世博中央口站（36 公里）廢線，作為南北線終端站的千里中央站（05 公里）通車。 同時實施開通後的第一次時刻表修改，北大阪急行列車開始在天王寺站和我孫子站（當時的御堂筋線的終點站）之間執行。 12 月 15 日：會場線分歧點～世博中央口站之間的拆除工作完成北大阪急行 50 年史、p180。。 1975 年（昭和 50 年）3 月 30 日：綠地公園站啟用北大阪急行 50 年史、p52。。 1986 年（昭和 61 年）7 月 1 日：8000 系列車開始營運北大阪急行 50 年史、p183。。 1987 年（昭和 62 年）4 月 12 日：9 節編組列車開始營運。 1989 年（平成元年）3 月 8 日：引入數位化 ATC 應急列車保護裝置和全線自動非絕緣閉塞路段北大阪急行 50 年史、p184。。 1993 年（平成 5 年） 公司線內冷氣覆蓋率 100 達成。 10 月 1 日：開始在列車上使用預錄廣播。 10 月 2 日：2000 系列車結束執行。 1996 年（平成 7 年）12 月 9 日：10 節編組列車開始營運北大阪急行 50 年史、p186。。 2014 年（平成 26 年） 3 月 31 日：大阪府、箕面市、阪急電鐵和北大阪急行電鐵同意延長千里中央至箕面萱野之間的路線。。 4 月 28 日：9000 系列車開始營運。 2016 年（平成 28 年） 4 月 15 日：向國土交通省申請千里中央站與箕面萱野站區間的施工工程。北大阪急行 50 年史、p196。。 11 月 25 日：國土交通省許可千里中央站與箕面萱野站區間的施工工程。 2017 年（平成 29 年）1 月 19 日：千里中央站～箕面萱野站區間開工北大阪急行 50 年史、pp134 135。。 2018 年（平成 30 年）7 月 24 日：延長區間的兩個新車站的名稱決定為箕面船場阪大前站（暫定名：箕面船場站）和箕面萱野站（暫定名：新箕面站）。｡ 2024 年（令和 6 年）3 月 23 日：千里中央站～箕面萱野站區間（約 25km）通車。 已完成的延伸計畫 概要 目前，南北線的終點站已進一步向北延伸至箕面市茅野市約 25 公里，沿著御堂筋的路線鋪設，類似於目前正在運營的千里中央路段。 並已新建兩個車站：延長線末端的箕面萱野站和沿途靠近船場用地的箕面船場阪大前站。 2018 年 6 月 5 日，箕面市將暫定為新箕面站的延長區間終點站候補站名稱變更為箕面萱野站，並宣佈中間站名稱，以前被稱為箕面船場站的箕面船場阪大前站。 運營商北大阪急行鐵道向政府備案，同年 7 月 24 日正式定名。 地下部分計劃從千里中央站延伸至箕面船場阪大前站以北，並在御堂筋南行線下方建設一條地下線。 此外，北側計劃為高架路段，終點站箕面萱野站計劃在御堂筋東側建設為高架車站，車站用地已被箕面市保護。 阪急箕面線規劃的箕面萱野站與箕面站相距約 18 公里。 沿革 1989 年（平成 1 年），交通政策會議 大阪地區以高速鐵路為中心的交通網路發展基本計劃（眾議院 箕面中部之間）被定位為 其中一個部分，於 2005 年開始開發比較合適。 2004 年 10 月（平成 16 年），國土交通省近畿地區交通局局長的諮詢機構近畿地區交通協議會編制了 近畿地區理想的交通方式（第 8 號報告），在京阪神地區，被定位為構成中長期所需鐵路網的新路線之一。 倉田哲郎於 2008 年 8 月 24 日當選箕面市市長，雖然存在很多不確定性，但在被列入政府報告後約 20 年沒有具體談判取得進展。倉田剛上任市長時說， 我們希望在第一個任期內建立商業化前景，以便將北大阪急行線延伸到箕面。， 自從大約 20 年前製定該計劃以來，沒有任何具體進展。 不喜歡被大家罵，所以我要向國家呼籲，我想明天盡快去政府（國土交通省）（作為我的第一份工作）。産経新聞「イザ！」2008 年 8 月 27 日（ウェブ魚拓） 毎日新聞「毎日 jp」2008 年 8 月 28 日（ウェブ魚拓） 就任箕面市市長後，倉田在箕面市成立了新的 地域創造部北大阪鐵道延長課，開始積累建設資金。 此外，大阪市、北大阪急行電鐵、大阪府和阪急簽訂了商業化合作諒解備忘錄，上述四方包括政府和學術界專家加入了 北大阪急行 線。組織了一個推廣研究委員會，研究了兩年的發展規劃。北大阪急行線延伸 箕面市ウェブサイト 2010 年 1 月 15 日（平成 22 年），北大阪急行線延長研究委員會 制定並公佈了以 2018 年開通為目標的開發計劃。 其中，假設了全天 8 分鐘一班執行，起步票價 140～150 日元，到中轉站箕面船場（當時暫定名，後站名為箕面船場阪大前），每天的需求量約為 12500 人，預計約有 39500 人到達終點站新箕面（當時的暫定名稱；後來車站名稱定為箕面萱野）。（報道資料）平成 30 年に北大阪急行線延伸をめざしています 箕面市ウェブサイト 北大阪急行電鐵和阪急電鐵是該委員會的成員，但截至 2010 年，它們都沒有就此事發表任何正式宣告。 鐵路運營商對建設保持謹慎態度，母公司阪急公司表示，除非提出對我們鄰近的千里線和箕麵線的影響和對策，否則我們不會達到可以決定參加的階段。 橋下知事も応援 大動脈 延伸どうなる？阪急と市で溫度差 産経新聞、2010 年 4 月 5 日。2010 年 9 月 9 日閲覧 2010 年 2 月 22 日（平成 22 年），時任大阪府知事的橋下徹在與箕面市議會的意見交流會上表示，如果（市議會）決定廢除大阪（伊丹）機場，我們將盡最大努力支援延長北大阪特快。伊丹空港「廃止決議なら北急延伸支援」 知事、箕面市議と意見交換 読売新聞（関西）、2010 年 2 月 23 日。2010 年 9 月 9 日閲覧 在此期間，箕面市繼續與國土交通省協商，於 2010 年底左右獲準對擴建專案引入高補助率的社會基礎設施綜合開發補助金。 對此，2012 年 3 月，箕面市與大阪府北大阪急行電鐵、阪急電鐵簽署了《關於延長北大阪急行線業務調查的諒解備忘錄》。調查是利用社會基礎設施建設綜合補貼聯合啟動的。北急延伸 現地調査基本設計に著手！ 箕面市部長ブログ（地域創造部長）2012 年 5 月 24 日 2013 年 12 月，時任大阪府知事的松井一郎宣佈，他正在與箕面市市長倉田哲郎就擴建專案進行商業化談判。北大阪急行延伸、年度內合意へ 朝日新聞、2013 年 12 月 19 日。 2014 年 3 月 31 日（平成 26 年），大阪府、箕面市、北大阪急行電鐵和阪急電鐵四方就延長線的正式商業化達成了基本協議。 北大阪急行電鉄、2014 年 3 月 31 日、計劃於 2020 年（此時）開通的北大阪急行線的延長線。為了準備這次延伸，北大阪急行電鐵從 2014 年開始引入了 9000 系列，應對需要增加所需車輛數量。 2015 年 12 月 1 日（平成 27 年），國土交通省交通審議會決定，北大阪急行鐵道所提交的延長區間在軌道法上面沒有問題，預計不會受到有關方面的質疑 ，該專案宣佈確認，並開始事業化北大阪急行電鉄株式會社からの南北線延伸線に係る軌道事業の特許申請事案に関する國土交通省設定法第 15 條第 3 項の規定に該當する事案としての認定について 國土交通省（2015 年 12 月 1 日）北大阪急行、延伸へ前進 箕面方面〜大阪都心のアクセス向上 乗りものニュース 2015 年 12 月 2 日。 同年 12 月 25 日、國土交通大臣在大阪府箕面市方向，關於新箕面站（當時的暫定名，後來的箕面萱野）站的擴建計劃，國土交通大臣宣佈千里中央和箕面船場（當時的暫定名，後來的箕面船場阪大前）獲得了箕面船場（後來的箕面船場阪大前）和新箕面（後來的箕面萱野）之間鐵路業務的第一種鐵路業務許可國交相、北大阪急行電鉄の延伸事業を許可2020 年度に箕面へ レスポンス、2015 年 12 月 25 日、2017 年（平成 29 年）1 月 19 日開工阪急電鉄「幻の鉄路」が長期計畫に 十三〜新大阪間の連絡線 2017 年 05 月 21 日 13 時 30 分配信、同日閲覧。「『幻の鉄路』が復活か」參照。 2018 年 6 月 5 日（平成 30 年），公佈了兩個新站的站名提案。北大阪急行線延伸線の新駅名の候補案を「箕面萱野駅」「箕面船場阪大前」に決定しました 箕面市、2018 年 6 月 5 日、臨時命名為箕面船場站的中間站決定為箕面船場阪大前站，而將舊稱新箕面站的終點站決定為箕面萱野站。 2019 年 5 月 7 日（令和元年），由於土地徵用的延誤以及施工過程中發現的混凝土牆和擋土牆的拆除，宣佈將開業日期從最初的 2020 年目標推遲到 2023 年。北大阪急行延伸、3 年延期 設計や工程見直し 日本経済新聞、2019 年 5 月 7 日 箕面市北大阪急行電鉄、2019 年 5 月 7 日北大阪急行線延伸事業の開業目標を見直しました 箕面市、2019 年 5 月 8 日 2022 年（令和 4 年）8 月 25 日、宣佈開業日期為 2023 年度末（令和 5 年度末）。 2023 年 8 月 23 日，宣佈開通日期定於 2024 年 3 月 23 日。 其他 至於鐵路沿線的發展，在箕面船場阪大前站附近正在推動的國家腦心血管研究中心將不會設在這裡。 之後，箕面市和大阪大學公佈了 關西體育科學 保健綜閤中心（暫定名稱） 的構想「関西スポーツ科學ヘルスケア総合センター（仮稱）」関係者連絡協議會の発足について〜北大阪急行線の新駅（箕面船場駅）拠點整備をめざして〜 箕面市報道資料，並檢討改善。 路線資料 路線距離（營業距離）：江坂－千里中央間 59 公里 軌距：1435 毫米 站數：4 個（包括起終點站） 複線路段：全線 電氣化路段：全線電氣化（直流 750V、第三軌供電） 閉塞方式：自動閉塞式 最高速度：70 公里 小時 車輛基地：桃山臺車庫（綠地公園站－桃山臺站間的西側） 車站列表 所有車站都位於大阪府。 根據車站編號記述。正式以江坂站起點。車站編號與互相直通執行的御堂筋線共用編號。 營業中的路段 車站編號 中文站名 日文站名 英文站名 站間距離 營業距離 接續路線 所在地 M06 箕面萱野 00 箕面市 M07 箕面船場阪大前 13 13 箕面市 M08 千里中央 12 25 大阪高速鐵道：大阪單軌電車線（15） 豐中市 M09 桃山臺 20 45 吹田市 M10 綠地公園 20 65 豐中市 M11 江坂 19 84 大阪市高速電氣軌道： 御堂筋線（直通至中百舌鳥站） 吹田市 廢線路段（會場線） （分歧點） 千里中央 萬博國中央口 註釋 參考資料 參見 日本鐵路線列表 外部連結 北大阪急行電鉄ウェブサイト 北大阪急行線延伸／箕面市 Category1970 年日本建立 Category1970 年啟用的鐵路線 Category 日本部分關閉的鐵路路線 Category 日本地下鐵鐵道路線 Category 近畿地方鐵路路線 Category 大阪府鐵路 Category 豐中市交通 Category 吹田市交通 Category 北大阪急行電鐵