河內都市鐵路，又稱為河內 zhhans 城市鐵路；zhhk 地鐵；zhtw 捷運；，是越南首都河內市的城市軌道交通系統，現有 2 條路線，全長 216 公里，設站 20 座。河內都市鐵路由河內鐵路獨資責任有限公司營運，其票務政策在政府的指導下制訂。 河內都市鐵路的建設目的是應付河內市民對公共交通服務的需求，並解決當地的交通擠塞問題。2016 年頒布的《河內市交通運輸規劃（至 2030 年）》提及了 12 條軌道交通線（9 條都市鐵路線，3 條單軌鐵路），其中首條線路 2A 號線連線吉靈和河東，在 2011 年動工，至 2021 年 11 月 6 日通車，連線呠和河內站的 3 號線則於 2010 年動工，高架段已於 2024 年 8 月 8 日通車，地下段預計於 2027 年通車。施工期間，2A 號線和 3 號線曾出現融資困難、施工進度緩慢、工業意外等問題。 歷史 前期規劃 河內市是越南社會主義共和國的首都。1991 年河內市取消所有有軌電車路線後，當地經濟發展迅速，人口也開始膨脹；截至 2010 年（第一條軌道交通線開工的年份），河內市常住人口 691 萬人，棟多、二徵夫人、還劍、巴亭郡的平均人口密度更是高達 31395 人／平方公里。預計到 2030 年，河內市常住人口還會增加到 800 萬人。人口膨脹令城市道路的使用量大幅增加，引致嚴重的空氣汙染和交通擠塞，阻礙經濟活動的進行。因此越南政府和河內市人民委員會（市人委，即市政府）便在 1990 年代末、2000 年代初提出興建都市鐵路系統（城市軌道交通系統）的計劃。 越南政府在 1998 年批覆《河內首都至 2020 年總體規劃》的調整方案，提議在河內市優先建設都市鐵路系統，興建 5 條都市鐵路（高架線或地下線），使之成為河內市公共交通系統的骨幹。規劃方案提出關於公共交通系統的措施，目標是把城市公交運量佔出行總量的比率提升到 30。2002 年頒布的《至 2020 年越南鐵路運輸業發展總體規劃》，以及 2006 年頒布的《20062010 年 5 年經濟社會發展計劃》也提出相似的建議，並提出都市鐵路系統不遲於 2010 年通車的目標。外國進行的都市鐵路規劃、研究則包括中華人民共和國在 2004 年完成的一項可行性研究，法國交通工程顧問公司賽思達在 2004 年至 2005 年完成的兩項可行性研究，以及日本國際協力機構在 2007 年應越南政府要求完成的《河內首都綜合都市發展規劃》。這三個國家的顧問建議河內市修建包括 3 號線（呠－河內站段）、2A 號線（吉靈－河東段）等 6 條軌道交通線。2008 年越南政府批覆透過《首都河內至 2020 年交通運輸發展規劃》，批准河內市興建上述的城市鐵路線。 第一輪建設 3 號線（軌道交通試驗線；呠－河內站段）和 2A 號線（吉靈－河東段）先後在 2010 年 9 月 25 日和 2011 年 10 月 10 日動工，其中 3 號線由法國政府、亞洲開發銀行、歐洲投資銀行和越南政府出資興建，2A 號線則採用中國大陸提供的貸款興建，承建商為中鐵六局。兩條都市鐵路線施工期間出現的問題包括：一、徵地程式出現困難，二、融資困難，拖累 2A 號線及 3 號線的施工進度，三、2A 號線及 3 號線施工現場曾發生多起工業意外，造成人命傷亡。2A 號線已於 2021 年 10 月完成驗收程式，並在 2021 年 11 月 6 日通車；3 號線高架段在 2024 年 8 月 8 日通車，地下段計劃於 2027 年通車。與此同時，河內市人委也在 2014 年決定成立以由政府全資擁有的河內鐵路獨資責任有限公司，負責城市鐵路系統的營運。 營運 路綫 標誌色／線路名 標誌色／線路名 通車日期 起訖站點 起訖站點 車站數 長度（公里） 車廠 控制中心 列車編組 2A 號線 2021 年 11 月 6 日 吉靈 安義 12 131 富良車廠 富良車廠 4 節 3 號線 2024 年 8 月 8 日 呠 紙橋 8 85 呠車廠 呠車廠 4 節 列車 河內都市鐵路 2A 號線採用第三軌供電，列車由北京地鐵車輛裝備有限公司製造，採用 B 型車 4 輛編組，設計時速 80 公里，車廂最大寬度達到 28 米，整列車最大載客量為 1326 人。3 號線列車將由法國阿爾斯通製造，屬於 Metropolis 系列。 訊號系統 線路 線路 供應商 型號 類別 啟用日期 自動化等級 備註 2A 號線 交控科技 CBTC 移動閉塞系統 2021 年 3 號線 阿爾斯通 Urbalis 400 CBTC 移動閉塞系統 2024 年 未來擴充套件 2016 年頒布的《河內首都至 2030 年（展望 2050 年）交通運輸規劃》提議興建的都市鐵路線共有 12 條（包括 9 條都市鐵路線和 3 條單軌鐵路）。 路線名 路線名 走向 長度 公里 車站數 狀態 車廠／停車場 投資方 1 號線 玉洄－河內站－安園 26 23 規劃中 玉洄安園 市人委會 1 號線 嘉林站－陽舍 10 23 前期研究中 玉洄安園 市人委會 2 號線 內排－南昇龍 18 ？ 前期研究中 春鼎富魯 市人委會 2 號線 南昇龍－黃花探－還劍湖－牌行街－順化街 115 10 前期研究中 春鼎富魯 市人委會 2 號線 陳興道－上亭 59 6 前期研究中 春鼎富魯 市人委會 2 號線 上亭－25 環路－黃國越路 7 ？ 前期研究中 春鼎富魯 市人委會 3 號線 㵢－呠 6 ？ 前期研究中 呠 市人委會 3 號線 紙橋－河內站 3 4 建設中：33 呠 市人委會 3 號線 河內站－黃梅 87 7 規劃中 呠 市人委會 4 號線 麊泠－東英－柴同－永綏－25 環路－古芮－連河 54 41 遠期規劃 連河大陌 市人委會 5 號線 文高－玉慶－昇龍大道－四環路－和樂 39 21 規劃中 山同和樂 市人委會 6 號線 內排－富演－河東－玉洄 43 29 前期研究中 玉洄金弩 市人委會 7 號線 麊泠－呠－雲耕－陽內 28 23 前期研究中 麊泠 市人委會 8 號線 山同－枚驛 12 26 前期研究中 山同古碑 市人委會 8 號線 枚驛－三環路－嶺南－陽舍 25 26 遠期規劃 山同古碑 市人委會 M1 線 連河－新立－安慶 11 M2 線 枚驛－美亭－文慕－福羅／甲八－清烈－富良 22 M3 線 南鴻－麊泠－大盛（－福安） 11 1 號線 根據 2016 年的規劃，1 號線全長約 36 公里，設站 23 座，起於玉洄，止於安園，途經河內站等地，與現有的鐵路線（河同鐵路、南北鐵路）共線，分兩期施工。1 號線一期工程為安園綜合基地和甲八－嘉林段的建設工程，投資總額為 18 兆 790 億盾；二期工程為玉洄－甲八段和嘉林－安園段的建設工程，投資總額為 8 兆 8960 億盾；一、二期線路全長約 26 公里。 本專案原由交通運輸部擔任投資方，由日本和越南政府出資援建，原訂在 2017 年完工，然而工程設計諮詢專案的承辦商日本交通技術承認在投標期間向越南交通系統公職人員行賄，引致鐵路工程和貸款程式的停滯。截至 2023 年 10 月，本專案已進入技術設計的階段，交通運輸部也正向河內市人委會移交資料，以繼續推進本工程。河內市計劃在 2023 年至 2025 年期間動工興建 1 號線。本專案的投資總額已經調整為 190 億 4600 萬盾。未來 1 號線會由嘉林站向東北方延伸至嘉林縣陽舍社。 2 號線 根據 2016 年的規劃，2 號線全長約 42 公里，設站 32 座，起於內排，止於黃國越路，途經還劍湖畔等地。其中南昇龍－陳興道段全長 115 公里（地下段 85 公里，高架路段 3 公里），設站 10 座（地下站 7 座，高架站 3 座），起於南昇龍（Ciputra）新都市區，止於順化街和阮攸街的交界，沿阮文暄路（延長段）、黃國越路、黃花探路、潘廷逢路、古街區、丁先皇路等道路興建。 本專案由市人委擔任投資方、由日本出資援建，原訂在 2017 年完工，不過本地鐵線直至 2021 年底仍未動工，原因之一是本線 C9 站的選址過於接近還劍湖古蹟的保護範圍，引起爭議，最終政府於 2022 年 9 月選定在丁先皇路下方興建 C9 站的方案。截至 2023 年 10 月，本專案仍在調整設計。本專案的投資總額已經增加到約 3568 兆盾，比原先的投資成本高出兩倍。陳興道－上亭段全長 59 公里，設站 6 座，全線設於地下，將由市政當局擔任投資方、由日本出資援建，估計投資總額為 289 兆盾；專案預算已於 2017 年 11 月交予計劃投資部審批。 3 號線 根據 2016 年的規劃，3 號線全長約 26 公里，設站 26 座，起於懷德縣站㵢市鎮，止於黃梅郡，途經呠（，位於北慈廉郡）、河內站等地；遠期建設的 3 號線延長線呈西北－東南走向，全長 30 公里，接續呠－河內站段，沿國道 32 號興建，連線一座位於山西市社的衛星城市。 紙橋－河內站段全線設於地下，全長 4 公里，設站 4 座，呈東西走向，沿金馬街等道路興建。本專案由市人委擔任投資方、由法國政府、亞洲開發銀行、歐洲投資銀行和越南政府出資援建、承建商為韓國企業，已於 2010 年 9 月 25 日正式動工，原訂在 2015 年完工。截至 2024 年 8 月，紙橋－河內站段工程已完成 43。受到徵地拆遷進度延誤的影響，地下段曾一度於 2021 年 6 月起停工，通車目標已延至 2027 年。3 號線施工期間出現了設計變更、徵地、移動地下管線、施工空間狹小，政府部門間協調不佳，承建商能力不足等問題，且受到了法律法規的限制和 2019 冠狀病毒病疫情的影響。 河內站－黃梅段全長 87 公里（含地下段 813 公里），設站 7 座，沿陳興道路、陳聖宗街、金牛街、阮三徵路興建，估計投資總額為 4057 兆盾。本專案由市人委擔任投資方，由亞洲開發銀行和歐洲聯盟出資援建，已於 2020 年 4 月獲越共河內市委批覆，於 2022 年 3 月底獲準進行前期可行性研究，並計劃於 2023 年至 2025 年期間動工。 5 號線 5 號線全長約 39 公里（地下段 65 公里，地面段 2993 公里，架空段 2 公里），設站 21 座（地下站 6 座，地面站 14 座，架空站 1 座），起於文高路，止於和樂。其中地下段起於西湖南岸，止於美亭國家會議中心，沿文高路、阮志清路、陳維興路興建；緊接的路段將設於地面或高架橋上，沿昇龍大道、河內－和平高速公路的中央分隔帶興建。專案已獲越共河內市委、河內市人委會批覆，其前期可行性研究報告亦於 2023 年 9 月獲國家審定委員會批覆。河內市計劃在 2023 年至 2025 年期間動工興建 5 號線。 票務 根據河內市人委決議頒布的票價補貼方案，河內都市鐵路按距離收費，起步價 8000 盾（已包括出行保險，由市人委補貼），最高增至 12000 盾（3 號線）／15000 盾（2A 號線），使用預付卡的乘客可節省約 500 盾。有功者、長者、殘疾人士、小於 6 歲的兒童和貧戶人口屬於優先物件，可免費乘車。2A 號線日票收費 30000 盾，3 號線日票收費 24000 盾。月票收費 200000 盾，中小學學生、大專學生和工業區工人購買月票可享有半價優惠，其他在職人士以集體名義購買月票可享有七折優惠。2A 號線和 3 號線通車後首 15 天免費，之後才正式採用上述的票價方案。 線網圖 參見 地鐵列表 胡志明市都市鐵路 參考文獻 外部連結 河內都市鐵路管理局 河內鐵路獨資責任有限公司 Category2021 年越南建立