南京地鐵 1 號線，是南京地鐵首條建成線路。線路北起八卦洲大橋南站，南至中國藥科大學站，全長 454 公里，目前共有 32 站運營。1 號線貫穿南京主城南北中軸線，行經棲霞區、鼓樓區、秦淮區、雨花臺區和江寧區，並連線國鐵南京站、南京南站與中華門站，是南京地鐵最重要、日均客流量最大的線路。南京地鐵 1 號線線路標識色為 Pantone 801C 。 南京地鐵 1 號線一期工程於 2005 年 5 月 15 日開通觀光執行，9 月 3 日開通試運營。當時北起邁皋橋站，向西至奧體中心站。2010 年 5 月 28 日建成從安德門站引出至中國藥科大學站的南延線，此後以 Y 字形分岔運營。2014 年 6 月 1 日，原 1 號線安德門站至奧體中心站區間割接至南京地鐵 10 號線。2016 年開建北延線，並在 2022 年 12 月 28 日建成通車。 建設歷史 1986 年，南京市成立綜合交通規劃領導小組，下設地下鐵道專業組，地鐵建設的前期工作正式啟動。在此基礎上形成南北線（小行 燕子磯）、東西線和西北 東南斜線 3 條線路組成的城區三角形線網方案。南京地鐵 1 號線的最終規劃就由早期的南北線發展而來。隨後於 1993 年釋出的《南京市快速軌道交通路網規劃》等檔案基本延續了 1986 版規劃南北線的走向。1990 年 2 月 12 日，南京市地下鐵道工程籌建處成立，1992 年，南京市結合中山南路南下工程建設一號線試驗站 三山街站。1994 年，由於國家宏觀調控，工程被迫停工。但南京市政府在此後對新街口等地的控制規劃中提前預留了地鐵出入口、高架橋等地鐵發展空間。最終南北線（1 號線）一期工程（小行至邁皋橋）最終於 1999 年正式獲得批准開工。2000 年 5 月三山街試驗站復工，12 月 12 日 1 號線正式開工。由於 2005 年中華人民共和國第十屆全國運動會將於江蘇南京召開，一號線一期工程從小行站向西延至奧體中心站。2003 年 7 月 1 日一號線開始鋪軌，2004 年實現軌通、電通以及車輛上線熱滑。2005 年 5 月開始觀光執行並逐漸延長觀光執行線路長度，8 月 12 日開始模擬試執行，2005 年 9 月 3 日全線正式運營。南京地鐵 1 號線一期工程北起邁皋橋，南至奧體中心，形成南京主城區中軸線的快速交通走廊。專案投資概算約 85 億元，線路全長 2172 公里，其中地下線 1433 公里，高架線 749 公里，設 16 座車站，其中地上車站 5 座，地下車站 11 座。全線設小行車輛段和珠江路控制中心各 1 處。 1 號線南延線於 2006 年 11 月 20 日開工建設，2010 年 5 月 28 日建成通車。南延線由安德門站向南延伸至江寧大學城的中國藥科大學。線路全長 2508 公里，設車站十五座，其中地下車站八座，高架車站七座。南京地鐵 1 號線南延線與 1 號線一期線路在安德門分叉，成人字形貫通運營。控制中心、車輛段與 1 號線共用，並於中國藥科大學站附近新建大學城停車場一座。2014 年 5 月 31 日運營結束後小行站至奧體中心站 4 站劃入 10 號線。 在 1 號線建設過程中，其北延線就多次出現在新版的南京地鐵規劃圖上。同時按照先前的規劃，北延線工程計劃從邁皋橋北延至燕子磯地區，長度 398 公里，設曉莊、吉祥庵、燕子磯三站，全部為高架站，預計投資 5 億元。原計劃 2012 年開工建設；但 2010 年 3 月份，地鐵官方透過相關網路發言人論壇宣佈：在本次南京城市軌道交通線網規劃修編中，經多方案比選，規劃 1 號線北延線起自邁皋橋，向北沿和燕路直至燕子磯，終點暫定為燕子磯地區的笆斗山，後又延伸一站至八卦洲大橋南站，線路改為地下敷設。但是北延線當時不屬於《南京市城市快速軌道交通建設規劃（2005－2015 年）》中規劃的線路，因此不屬於近期規劃建設的線路。但是作為專案儲備，地鐵指揮部已完成了相應的用地控制規劃以及工程可行性研究工作，並開展新一輪建設規劃的編制和研究工作，把 1 號線北延線納入新一輪建設規劃之中。在該建設規劃得到國務院批准後，將按照建設程式要求啟動專案建設的前期準備工作。最終，一號線北延線已於 2015 年獲批，並於 2016 年底正式開工，於 2022 年 12 月 28 日正式通車建成。 車站 南京地鐵 1 號線車站列表運營時刻表。南京地鐵 南京地鐵 1 號線車站列表運營時刻表。南京地鐵 南京地鐵 1 號線車站列表運營時刻表。南京地鐵 南京地鐵 1 號線車站列表運營時刻表。南京地鐵 南京地鐵 1 號線車站列表運營時刻表。南京地鐵 南京地鐵 1 號線車站列表運營時刻表。南京地鐵 南京地鐵 1 號線車站列表運營時刻表。南京地鐵 南京地鐵 1 號線車站列表運營時刻表。南京地鐵 南京地鐵 1 號線車站列表運營時刻表。南京地鐵 南京地鐵 1 號線車站列表運營時刻表。南京地鐵 南京地鐵 1 號線車站列表運營時刻表。南京地鐵 南京地鐵 1 號線車站列表運營時刻表。南京地鐵 站名 里程 km 站距 km 換乘線路 車站形式 站臺形式 往八卦洲大橋南 往八卦洲大橋南 往中國藥科大學 往中國藥科大學 站名 里程 km 站距 km 換乘線路 車站形式 站臺形式 首班車 末班車 首班車 末班車 八卦洲大橋南南京地鐵 5 條線路車站站名。南京市交通運輸局 2020115 2020116 0 地下二層島式 島式 0530 2324 笆斗山 1370 1370 地下二層島式 島式 0701 0040 次日 0532 2326 燕子磯 2662 1292 地下三層島式 島式 0659 0038 次日 0534 2328 吉祥庵 3777 1115 地下三層島式 島式 0657 0036 次日 0536 2330 曉莊 4784 1007 地下三層島式 島式 0655 0034 次日 0538 2332 邁皋橋 6694 1910 高架二層 島式 0652 0031 次日 0541 2335 紅山動物園 7836 1142 高架二層 島式 0649 0027 次日 0543 2337 南京站 8959 1123 在建 南京站 地下二層 島式 0647 0025 次日 0546 2339 新模範馬路 10650 1691 地下二層 島式 0643 0022 次日 0548 2342 玄武門 11711 1061 地下二層 島式 0641 0020 次日 0550 2344 鼓樓 12965 1254 地下三層 島式 0639 0018 次日 0553 2346 珠江路 13827 0862 規劃 地下二層 島式 0637 0016 次日 0554 2348 新街口 14974 1147 地下三層 島式 0635 0013 次日 0557 2350 張府園 16099 1125 地下二層 島式 0632 0011 次日 0559 2352 三山街 17008 0909 在建 地下二層 島式 0630 0009 次日 0601 2354 中華門 18922 1914 規劃 高架二層 島式 0628 0006 次日 0604 23572341 安德門 21015 2093 高架二層 島側 0624 0003 次日 0607 00002344 天隆寺 22470 1455 地下二層 側式 0621 0001 次日 0610 2347 軟體大道 23753 1283 地下二層 島式 0619 2359 0612 2349 花神廟 24829 1076 地下二層 島式 0617 2357 0614 2351 南京南站 26682 1853 在建 南京南站 地下三層 雙島 0614 2354 0617 2354 雙龍大道 28958 2276 地下二層 島式 0611 2350 0620 2357 河定橋 30303 1345 地下二層 島式 0608 2348 0622 2359 勝太路 31207 0904 規劃 地下二層 島式 0607 2346 0624 0001 次日 百家湖 32539 1332 地下二層 島式 0604 2344 0626 0003 次日 小龍灣 34014 1475 高架二層 側式 0602 2342 0629 0006 次日 竹山路 35149 1135 （出站換乘） 高架三層 側式 0600 2339 0631 0008 次日 天印大道 37068 1919 高架三層 側式 0557 2337 0633 0011 次日 龍眠大道 38380 1312 高架三層 側式 0555 2335 0636 0013 次日 南醫大江蘇經貿學院 39930 1550 高架三層 側式 0552 2332 0638 0016 次日 南京交院 42650 2720 高架三層 側式 0549 2329 0642 0019 次日 中國藥科大學 44614 1964 高架三層 側式 0547 2327 0644 0021 次日 線路特色 1 號線的藝術設計以南京的地域文化特色為主題，在主要車站設有主題文化牆，運用雕塑、壁畫等多種藝術形式。以下是部分車站文化牆的主題： 八卦洲大橋南站文化牆主題為 綠樹成蔭，採用引數化技術，透過對抽象、具象符號以及南京話的組合，表現了南京的地方特色和生動活力。s 南京站的文化牆主題為 金陵攬勝，為青瓷花鋼板雕刻作品，以總統府、中華門、中山陵等地標建築為主題，展示了古城南京的山川美景與人文內涵。 玄武門站文化牆主題為 水月玄武，採用傳統漆工藝，用堆漆磨顯的手法，透過水波漣漪、月圓月缺，配以窗花殘荷，展現了將玄武湖靜謐典雅的自然之景。 鼓樓站的文化牆主題為 六朝古都，由六枚鑄銅硃紅金印鑲嵌在石牆中，上面分別用甲骨文、小篆等 6 種字型寫了定都南京的六朝朝代名稱。 珠江路站的文化牆主題為 民國敘事，透過青銅雕塑再現了民國時期的南京市井往事。 三山街站的文化牆主題為 燈綵秦淮，以秦淮河燈會為主題，體現 燈影秦淮 的風情。 中華門站的文化牆主題為 明城遺韻，巧妙地利用原建築牆面凹凸變化的結構體現出中華門城堡的造型特徵。 花神廟站的文化牆主題為 喜上梅梢，作品以梅花為主題，與站點的歷史文脈和地名特徵相吻合。 南京南站的文化牆主題為 博愛之都，牆上雕刻了四千多條徵集而來的 愛的箴言 並組成了六個圖案。 河定橋站的文化牆主題為 東山再起，以紫銅鍛鑄造工藝為製作手法，呈現出了東晉名士謝安的一生。 小龍灣站的文化牆主題為 蛟龍騰雲，靈感來自於九龍壁的造型形態，運用金屬材質與玻璃馬賽克鑲嵌有機結合，表達出豐富細膩的色彩與紋飾變化。 百家湖站的文化牆主題為 佳湖美景，藉以假三維和場景畫相結合的形式，表現了江寧新區的湖光山色自然和人文景觀。 竹山路站的文化牆主題為 五彩竹林，作品以 竹 為表現主題，以山牆、花窗、竹林為表現內容。 使用車輛 南京地鐵 1 號線使用的列車為 6A 編組，最高執行時速 80 kmh，北延線通車後，列車數總共增加至 67 列。車輛設計模板基於阿爾斯通大都會型列車，由法國 MBD Design 公司負責外觀設計，主體顏色為天藍色，每節車廂寬 3 米，高 38 米，單節車廂載客量 318 人（超員 421 人），整列車載客量 1886 人（超員 2496 人）。 1 號線一期車（NJ0101 型）總標的 1189 億元，共計 20 列列車，其中首列車（編號為 0102 清風號 ）為法國阿爾斯通工廠代工車輛並透過海運運輸，於 2004 年 7 月 3 日從比利時安特衛普港啟運，7 月 28 日晚抵達上海港，7 月 30 日正式交付南京地鐵。其餘車輛由南京浦鎮車輛廠和阿爾斯通組成的共同體聯合生產、製造；一期車採用阿爾斯通提供的牽引系統（4LCA 2138 牽引電機，ONIX 1500 IGBTVVVF 逆變器）。 2008 年，配合 1 號線南延段開通，南京地鐵新購買 21 列列車（NJ0102 型），合同訂單共計 43 億元。與 NJ0101 型列車相比，NJ0102 型列車內新增了電子地圖和列車監控系統，同時車廂外部增設 LED 電子顯示屏，以提示乘客列車終到站，以及使用全新的阿爾斯通 ONIX 152 HP IGBTVVVF 逆變器。NJ0102 型列車於 2010 年底完成交付。 2010 年 12 月，NJ0103 型列車（又名 南京地鐵一號線南延線自主整合創新專案，廠商型號：南京地鐵 PM0A 型）首列車下線，並於 2011 年中投入運營。NJ0103 型的列車外觀、內飾等與 NJ0101 型、NJ0102 型大致相同，但列車的牽引電機改用國產化產品（南車株洲電機制 YQ1901），牽引逆變器改為 ABB 制 FW D950 A03。 為緩解 1 號線運能需求，2013 年南京地鐵再次增購 13 列 1 號線列車（NJ0104 型，廠商型號：南京地鐵 PM079 型），於 2015 年中上線運營；此後南京地鐵配合 1 號線北延段開通，再次增購 9 列 1 號線列車（NJ0105 型，廠商型號：南京地鐵 PM148 型），於 2022 年 11 月起上線執行。兩種列車的外觀與 NJ0103 型的基本相同，牽引電機均為 ABB 制 AMXM280SBIMC6AF04，牽引逆變器均為 ABB 原設計（NJ0104 型的由廣州神鐵牽引裝置代工生產，型式為 BORDLINE CC750_DC 1500V_U 2000_054A01，NJ0105 型的由南京華士電子科技代工生產，型式為 NSX750DT002），但 NJ0105 型列車相比前代列車內飾有部分變化，NJ0105 型列車取消了車廂外的報站顯示屏，同時車廂內燈光改為白色 LED 燈，愛心座椅顏色也有所調整。同時列車增加弓網檢測、車輛邏輯控制單元 LCU 等技術。 現名 製造商 車輛編成 製造年代 車輛總數 上線時間 暱稱 NJ0101 法國阿爾斯通公司 6A TcMpMMMpTc 20042006 1 列 0102 20050903 藍魚 NJ0101 南車南京浦鎮車輛中車南京浦鎮車輛 6A TcMpMMMpTc 20042006 19 列 03043940 20050903 藍魚 NJ0102 南車南京浦鎮車輛中車南京浦鎮車輛 6A TcMpMMMpTc 20092011 21 列 041042081082 2010 藍魚 NJ0103（南京地鐵 PM0A 型） 南車南京浦鎮車輛中車南京浦鎮車輛 6A TcMpMMMpTc 20102011 4 列 083084089090 2011 藍魚 NJ0104（南京地鐵 PM079 型） 南車南京浦鎮車輛中車南京浦鎮車輛 6A TcMpMMMpTc 20142015 13 列 091092115116 2015 藍魚 NJ0105（南京地鐵 PM148 型） 南車南京浦鎮車輛中車南京浦鎮車輛 6A TcMpMMMpTc 20222023 9 列 117118133134 2022 藍魚 事故 2021 年 3 月 4 日凌晨 5 時 11 分，南京地鐵 1 號線一列運營前空載檢查列車，在邁皋橋場站內排程過程中，因裝置故障導致第一節車廂掉道，無人員傷亡。故障發生後，南京地鐵集團派員搶修。運營開始後，中國藥科大學站至南京站正常執行，故障影響區段採用地面公交接駁。至中午 11 時 28 分，紅山動物園站、邁皋橋站已開站，全線恢復正常運營。 大事記 1999 年 4 月 5 日，南京地鐵南北線一期工程經國務院批准正式立項。 1999 年 10 月，南北線一期工程可行性研究報告得到國家計委批覆。 2000 年 4 月 8 日，南北線一期工程三山街站試驗站工程開工。 2002 年 4 月 29 日，南北線一期工程首條隧道 菊花臺隧道 貫通。 2004 年 6 月 26 日，1 號線工程全線軌道貫通。 2005 年 5 月 15 日，1 號線觀光運營開通。 2005 年 8 月 12 日，1 號線模擬運營開通。 2005 年 8 月 16 日，1 號線工程透過竣工初步驗收。 2005 年 9 月 3 日，1 號線試運營正式開通。 2005 年 12 月 31 日，《南京市城市快速軌道交通建設規劃（20042015）》透過國務院審批，1 號線南延線正式立項。 2006 年 11 月，南北線一期鼓樓 玄武門區間隧道工程獲第六屆詹天佑土木工程大獎。 2006 年 11 月 20 日，1 號線南延線試驗段正式開工。 2007 年 3 月 14 日，1 號線南延線工程可行性研究報告透過國家發改委審批。 2008 年 5 月 28 日，1 號線一期工程透過竣工驗收。 2010 年 5 月 28 日，1 號線南延線試運營正式開通，1 號線貫通以 Y 字分叉運營。 2011 年 6 月 8 日，1 號線南延線南京南站開通。 2013 年 11 月，南京地鐵公司為 1 號線向南京浦鎮城軌公司增購 13 列列車，總價 589 億元。 2014 年 5 月 31 日，當日運營結束後小行站至奧體中心站 4 站開始割接至 10 號線。 2015 年 5 月，增購 13 列車的首列車開始上線運營。 2021 年 8 月 3 日起，由於疫情防控需要，1 號線運營區段調整為邁皋橋站至南京南站，雙龍大道站至中國藥科大學站臨時關閉。8 月 20 日起，1 號線恢復全線運營。2022 年 3 月 16 日起，由於南京再次出現本土疫情，1 號線運營區間再次調整為南京南站至邁皋橋站，南京南站至中國藥科大學站區間停運。3 月 30 日，全線恢復運營。 2022 年 7 月 17 日，南京地鐵 1 號線北延段 短軌通。 2022 年 8 月 12 日至 16 日，南京地鐵 1 號線北延線與既有線路割接，邁皋橋、紅山動物園兩站暫停執行。 2022 年 8 月 16 日，南京地鐵 1 號線北延全線熱滑試驗完成。 2022 年 9 月 16 日，1 號線北延線開始不載客試執行。 2022 年 10 月 28 日起，因南京市棲霞區發生聚集性疫情，1 號線邁皋橋站和紅山動物園站停止對外運營服務。11 月 6 日首班車起，兩站恢復運營。 2022 年 11 月 20 日起，北延線車站開始執行圖試跑，列車在邁皋橋站清客後繼續駛向八卦洲大橋南站折返。同日，增購列車（NJ0105 型）上線運營。 2022 年 12 月 20 日，1 號線北延段與 7 號線北段一起透過竣工驗收。 2022 年 12 月 28 日，1 號線北延段與 7 號線北段一起開通運營。 2024 年 9 月 11 日，受颱風影響，1 號線曉莊至南京站（不含）、三山街（不含）至天隆寺（不含）、百家湖（不含）至中國藥科大學區間停運。 相關文藝作品 由霍建華、林心如主演的電視劇《》出現了南京地鐵 1 號線的許多鏡頭。 參考文獻 外部連結 1 Category2005 年南京建立 Category2005 年啟用的鐵路線