臺北大巨蛋，或簡稱大巨蛋、臺北巨蛋，是位於臺灣臺北市信義區的多功能室內棒球場，為臺灣唯一的巨蛋級棒球場館。為了與早已啟用的「臺北小巨蛋」區別，故稱為「臺北大巨蛋」。大巨蛋為臺北文化體育園區最主要的建築，坐落於光復南路、忠孝東路與市民大道之間，並相隔忠孝東路與國父紀念館對望，以臺北捷運國父紀念館站為主要交通疏運設施，整個園區由臺北市政府以 BOT 模式交由遠雄集團旗下的遠雄巨蛋公司興建及營運到 2062 年，區內設定的專案除巨蛋外，另有遠東 Garden City、秀泰影城、臺北洲際酒店、辦公大樓等附屬商業設施。 歷史 興建過程 規劃 1991 年 11 月 10 日，由時任行政院院長郝柏村指示興建室內體育場，大巨蛋的誕生 大巨蛋的前半生 並在 1993 年將巨蛋列入國家重大建設。1995 年，時任臺北市市長陳水扁任內臺北市政府成立「巨蛋催生小組」，首次規劃在松山菸廠興建巨蛋。2002 年，時任市長馬英九任內臺北市政府成立「臺北文化體育園區籌備處」開始規劃巨蛋園區。 歷程 1991 年 11 月 10 日，臺北市立棒球場上萬觀眾坐等 1991 年中華職棒總冠軍賽第七場（味全龍對統一獅）在此開賽，時任行政院院長郝柏村也坐在觀眾席內；不料天降大雨，中華職棒宣佈延賽，觀眾齊聲高喊「我們要巨蛋」，郝柏村因此指示興建不受風雨影響的室內體育場。 1993 年，配合爭取主辦 1998 年亞洲運動會，李登輝政府將巨蛋列入國家重大建設，規劃在關渡興建臺北巨蛋；但關渡開發計畫遲未推動，臺北巨蛋隨之停擺。 1995 年，臺北文化體育園區的基地，為臺灣省菸酒公賣局松山菸廠舊址。臺北市政府成立「巨蛋催生小組」，首次規劃在松山菸廠興建巨蛋。 1995 年 12 月 26 日，臺北市政府聘請棒球球星王貞治擔任巨蛋催生小組最高榮譽顧問，時任市長陳水扁頒贈巨蛋催生小組最高榮譽顧問聘書給王貞治；陳水扁在頒贈聘書典禮上說，巨蛋興建完工後，將每年或每二年舉辦「臺北盃」世界棒球錦標賽，提升棒球水準王貞治受聘為巨蛋催生 陳水扁許願 將辦臺北杯世界棒球賽。聯合報19951227。 1996 年 1 月，時任副市長陳師孟與時任臺灣省副省長吳容明協調，規劃利用松山菸廠興建大巨蛋；但臺灣省虛級化推動後，臺北市政府與臺灣省政府的合作停擺。 1996 年 7 月 20 日，臺北市政府巨蛋催生小組決議於臺北市立棒球場原址興建巨蛋；但在 1998 年陳水扁連任市長失敗後暫停。松山菸廠停止運作後，廠區移交臺北市政府管理。松山菸廠 18 公頃基地全數作為臺北大巨蛋園區之用，並開始進行後續關廠與土地移交作業。 2002 年 7 月 9 日，「臺北文化體育園區籌備處」成立，臺北市政府教育局局長李錫津擔任首任執行長臺北文化體育園區籌備處九日正式掛牌成立，市長催生多功能巨蛋讓體育文化界美夢成真。臺北市政府新聞稿20020709 。 文化園區部分隸屬臺北市政府文化局管轄，佔地約 8 公頃，以發展臺北市藝術文化為目標，包含松山文創園區與臺北文創大樓；體育園區隸屬臺北市政府體育局管轄（體育局成立前為臺北市政府教育局），佔地約 10 公頃。 動工 臺北大巨蛋採用 BOT 模式公開招標，原預計於 2015 年底就能完工啟用，後因停工導致時程延後，2023 年 10 月 20 日完工，2023 年 12 月 2 日啟用。 歷程 2003 年 12 月 26 日上網公告辦理招商，2004 年 3 月 19 日前計有 3 家廠商向臺北市政府提出書面疑義，相關疑義均分別以正式函文回覆各家廠商並公告於工程會網站補充說明，該案 2004 年 4 月 15 日在工程會公告補充說明，其中領標人請求釋疑事項均於公告中，說明「本案開發之總樓地板面積上限為 96000 坪（約 316800 平方公尺），其中大型室內體育館之樓地板容積應不小於 35000 坪（約 115500 平方公尺）」，「『96000 坪開發總樓地板面積』之定義為法定容積面積」。廖賢龍。松菸大巨蛋開發案透過北市都審大會原則透過 MyGoNews20101209 呂翰亭。懶人包 大巨蛋招標與合約真相 NOWnews20150515lcdnrimgtwgetoutdome0112d7d3doc 中華民國 98 年 5 月 25 日，質詢議員：林奕華 質詢物件：秘書處、教育局、都發局、交通局、環保局，質詢題目：請市府以宏觀角度重新評估大巨蛋的位置及量體。，截標日期 2016 年 4 月 30 日。 2004 年 5 月，遠雄企業團大都市建設與日本竹中工務店等協力廠商合組的「臺北企業巨蛋聯盟」獲選臺北市政府甄審委員會議選為 BOT 案最優申請人，開始與臺北市政府議約。2004 年 9 月，竹中工務店等廠商宣告退出臺北企業巨蛋聯盟，並向臺北市政府表明申請計畫內的興建內容及設計為其智慧財產權，任何人不得使用。遠雄在 2005 年要求變更協力廠商，當年 9 月馬市府宣佈 BOT 流標，想和遠雄解約，結果被行政院公共工程委員會擋下臺北大巨蛋案，監察院糾正工程會及臺北市政府。監察院980910。2006 年 6 月，臺北市政府同意大都市建設變更協力廠商為 Populous 公司。 2006 年 10 月 3 日，臺北企業巨蛋聯盟籌設的公司「遠雄巨蛋事業股份有限公司」與臺北市政府簽約辦理「臺北文化體育園區大型室內體育館臺北大巨蛋 BOT 案」簽約，由時任臺北市市長馬英九與遠雄企業團董事長趙藤雄代表簽約。簽約後開始起算 50 年特許期，特許期到 2062 年。 2007 年 9 月，行政院核定「臺北文化體育園區大型室內體育館臺北大巨蛋 BOT 案」與附屬事業均為國家重大建設。 2010 年 12 月 9 日，大巨蛋透過臺北市都市設計審議。2011 年 5 月 26 日，有條件透過環評，6 月 16 日都審原則同意。6 月 30 日，取得建築執照，依照合約需 3 年內完工，11 月 16 日完成融資。2012 年 4 月 17 日動工。 2014 年 11 月 13 日，臺北大巨蛋舉行上樑典禮臺北大巨蛋上樑典禮趙藤雄親主持。東森新聞20141113。11 月 13 日，國際棒球總會 IBAF 在官網發表專文介紹臺北大巨蛋 Taipei Dome to be complete in 2016 highlights global growth and fan focus 。2017 年 11 月，大巨蛋屋頂封頂。2020 年 8 月 7 日，臺北市政府都發局正式同意復工劉建邦。北市府：遠雄已完成變更設計 同意大巨蛋復工。中央社 2020 年 8 月 8 日。 2023 年 10 月 20 日，臺北市政府建管處核准大巨蛋使用執照。 11 月 2 日，臺北市政府建管處核發紙本使用執照。 12 月 2 日，世界全壘打 868 支記錄保持人王貞治，站上投手丘，開出巨蛋的第一球，正式啟用。 完工啟用 2023 年 12 月 3 日，大巨蛋迎接首次正式賽事，2023 年亞洲棒球錦標賽，有 16647 名球迷入場。臺北捷運約 25 分鐘內將人潮疏散完畢。臺北大巨蛋巨人交流賽破 3 萬 7000 人 寫臺灣棒球單場觀眾紀錄 ，中央社，2024 年 3 月 2 日 2024 年 3 月 30 日，中華職棒 35 年開幕戰在臺北大巨蛋舉行，由味全龍主場出戰樂天桃猿，為國內職棒史上在大巨蛋的第一場正式比賽。該賽事共有 2 萬 8618 名球迷觀戰，締造國內職棒史上單一場次最多觀眾人數紀錄。 2024 年 4 月 13 日至 14 日，T1 聯盟臺北戰神與新北中信特攻於臺北大巨蛋共同舉辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，該賽事成為臺北大巨蛋首場職業籃球賽事。首日賽事共有滿場 1 萬 5600 位球迷入場觀戰，打破臺灣職籃史上單場最多進場人數紀錄，該賽事由新北中信特攻以 88 比 81 擊敗臺北戰神，收下大巨蛋歷史首勝。次日賽事同樣吸引滿場 1 萬 5600 位球迷入場觀戰，該賽事則由臺北戰神以 114 比 76 擊敗新北中信特攻，兩隊各在臺北大巨蛋帶走一場勝利。 2024 年 8 月 3 日中華職棒中信兄弟在臺北大巨蛋舉辦主場賽事，在第一位登上臺北大巨蛋演出的韓國知名 Kpop 歌手泫雅加持之下，吸引 3 萬 4506 名球迷進場觀戰，重新整理中職史上最多觀眾人數紀錄。 2024 年 9 月 21 至 22 日，中信兄弟於臺北大巨蛋舉辦「The Last Together 周思齊引退主題週」主場賽事，21 日也與樂團五月天合作，後續球團宣佈 21 日賽事門票全數完售，成為中職史上首場臺北大巨蛋可售區域完售滿場的比賽，該場賽事共吸引 4 萬名球迷進場，。次日周思齊引退賽再度吸引滿場 4 萬名球迷入場觀賽，兩日賽事共同重新整理中職史上單場最多觀眾紀錄。 2024 年 10 月 5 日，中華民國國慶晚會再度回歸臺北，並首次在大巨蛋內舉行。 體育賽事 日期 名稱 2023 年 11 月 18 日 亞錦賽中華培訓隊出戰 U23 世界盃中華培訓隊 2023 年 12 月 3 日～10 日 2023 年亞洲棒球錦標賽 2024 年 3 月 2 日、3 日 讀賣巨人軍 90 週年紀念臺灣試合 2024 年 3 月 30 日～10 月 22 日 臺灣中華職棒 35 年賽事 2024 年 4 月 13 日、14 日 T1 聯盟 202324 年賽季例行賽賽事新北中信特攻對臺北戰神 2024 年 11 月 2 日、3 日 臺灣捷克國際交流賽 2024 年 11 月 13 日～18 日 2024 年世界棒球 12 強賽預賽 B 組 首位紀錄 一級國際賽（2024 年世界棒球 12 強賽） 二級國際賽（2023 年亞洲棒球錦標賽） 中華職棒 35 年例行賽 中華職棒 35 年季後挑戰賽 中華職棒 35 年總冠軍賽 首場比賽 2024 年 11 月 13 日 3 對 6 2023 年 12 月 3 日 0 對 4 2024 年 3 月 30 日樂天桃猿 2 對 3 味全龍 2024 年 10 月 12 日樂天桃猿 1 對 2 統一 7ELEVEn 獅 2024 年 10 月 19 日統一 7ELEVEn 獅 4 對 10 中信兄弟 首位先發投手 林昱珉 徐若熙 徐若熙 古林睿煬 德保拉 首位勝場投手 張奕 徐若熙 徐若熙 古林睿煬 德保拉 首位敗場投手 高永表 申憲珉 威能帝 威能帝 王鏡銘 首位中繼成功投手 陳韻文 高塩將樹 首位救援成功投手 吳俊偉 藤村哲之 陳冠偉 邱浩鈞 首次三振 高永表 徐若熙 徐若熙 古林睿煬 德保拉 首支安打 潘傑楷 林承飛 梁家榮 梁家榮 林佳緯 首分打點 陳晨威 陳孝允 蔣少宏 馬傑森 陳鏞基 首支全壘打 陳晨威 曾頌恩 曾頌恩 首支再見安打 林智平 演唱會 日期 名稱 觀看人數 2024 年 12 月 5、6、7、8 日 周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會》 15 萬周杰倫開唱將湧 15 萬人！ 大巨蛋動線懶人包、搭捷運補貼曝光中天新聞網 2024 年 12 月 21、22、28、29、31 日 張惠妹《ASMR Maxxx 世界巡迴演唱會》 20 萬張惠妹大巨蛋票房 5 天吸金 8 億元創紀錄 男友愛相隨現身包廂梅花新聞網 2025 年 3 月 16 日 太妍《TAEYEON CONCERT The TENSE 世界巡迴演唱會》 首位紀錄 首位在大巨蛋啟用後及體育賽事演出藝人：謝金燕，2023 年 12 月 3 日（亞錦賽臺韓開幕戰） 首位體育賽事演出樂團：五月天，2024 年 9 月 21 日（中信兄弟球員周思齊引退） 首位非體育賽事演出藝人：江蕙等藝人，2024 年 10 月 5 日（中華民國 113 年國慶晚會） 首位正式售票演唱會藝人及男藝人：周杰倫，2024 年 12 月 5 日～8 日（連辦 4 場） 首位正式售票演唱會女藝人及首位演唱跨年場藝人：張惠妹，2024 年 12 月 21 日～31 日（連辦 5 場）一生必看一場張惠妹 ！《三天三夜》激玩大巨蛋 嗨到缺氧拿生命在唱壹蘋新聞網 首位正式售票演唱會外國藝人：太妍，2025 年 3 月 16 日 組織架構 執行長 副執行長 法務執行秘書 工務執行秘書 兩位助理研究員 管理師 組織架構。臺北市政府大巨蛋公開資訊專頁20190729 建築特色 球場 觀眾席 大巨蛋室內棒球場內野區看臺分成下層 13423 席、中層 9209 席、VIP 層 1570 席、上層 7179 席，外野區看臺分成下層 3826 席、中層 5034 席、VIP 層 334 席，舉行棒球比賽時看臺總共可容納 40071 名觀眾座位，包括內野看臺 31381 席、外野看臺 8690 席，棒球比賽總席數不含外野下層打者視線淨空區 504 席，座位分成一般席、VIP 席、行動不便者席、輔助者席、記者席、活動席，使用符合人體工學的日本 KOTOBUKI 進口座椅，座椅顏色採黑灰白三色不規則交錯設定，以營造觀眾滿席的熱烈氣氛，走道和座椅間皆保持適當距離不會擁擠，VIP 包廂區總共 36 間（內野 20 間、外野 16 間，包廂共約 500 個座位）。 設施 大巨蛋規畫了完善的場邊球員休息區、球員更衣室、室內打擊練習區和牛棚後援投手練習區。球場內野第 2 層看臺中央設有現場轉播控制室，包含 7 間媒體轉播室和 1 間媒體休息室。球場共設定 10 個攝影機轉播點，並預留 3 組懸吊式長距離伸縮攝影機點位。 場地 大巨蛋室內棒球場中外野，左右外野，本壘後方，全壘打牆高 35 公尺，符合 WBSC 的建議硬體規範，使用日本美津濃「MS Craft Baseball Turf」棒球專用新式高標準捲草式人工草皮。棒球場改裝後也可以做為足球場，球門位在本壘和中外野，但需另外更換成 FIFA 認證的足球用人工草皮，其它運動例如：美式足球、壘球、籃球、網球等亦可使用。 建築結構 由於建築基地東西寬、南北窄的先天條件限制，因此大巨蛋設計成橢圓形而非正圓形，蛋體樓地板總面積，球場層面積，鋼構總重 6 萬 5000 噸，屋頂總重 1 萬 3260 噸，為固定式不能開闔，屋頂和帷幕外牆包覆可以防火隔熱隔音的淡灰色純鈦金屬板，球場地面至屋頂最高點總高度 745 公尺（地上 64 公尺，地下 105 公尺），球場區共地上 6 層、地下 2 層，球場地面位於地下深度 105 公尺處的 B2 層，採用下沉設計以降低量體壓迫感，蛋體室內跨距長 230 公尺寬 170 公尺，是全球唯一整個巨蛋都採用圓形鋼管構建，內部視野壯觀開闊無死角。 消防規劃 大巨蛋平時開放 9 個主要大型出入口，28 座避難梯（地上 18 座、地下 10 座），若緊急疏散時可增至 52 個逃生口，球場四角高處定點備有 4 座日本 HOCHIKI 大範圍全自動感應滅火放水鎗，水柱射程約 97 公尺，和排煙撒水裝置，球場裝潢座椅皆採用防燃材料，並設消防車專用通道可迅速直達球場層與地下室進行救災。 其他功能 大巨蛋室內棒球場的其它多用途使用方式，例如舉辦演唱會時含架設球場平面區座位最大可到 5 萬 9 千多席、展覽場約 706 攤、尾牙宴約 700 桌等。室內不受外界氣候冷熱和風雨影響，並有空調裝置可供專心舒適的觀看比賽表演，全區空調均溫可達攝氏 24 度風速每秒 1 公尺以下，能依照不同活動的性質調整節能模式。音響採用日本 TOA Type C 專業喇叭系統，於大巨蛋屋頂中央設定 33 組陣列式喇叭，並在內野觀眾席加設 45 個單點補強音響，提供高畫質晰的 3D 環場音效。球場燈光採用國際奧會指定的運動照明品牌 Musco Lighting，共設定 456 具燈光照明裝置。中外野上方設有臺達電出品的巨型 LED 多媒體計分板主螢幕，長 3072 公尺、寬 1728 公尺，解析度 19201080；左右外野上方則設有長 11 公尺寬 6 公尺的次螢幕。 大巨蛋 B2 層有專為比賽結束後聯訪的記者會採訪室，可容納媒體記者約 50 名。大巨蛋東側 B1、B2 另設臺灣棒球博物館，停車場有汽車位 2136 個（B1B5 層）、機車位 3800 個（B1B5 層）、大客車位 60 個（地面層、B5 層）、大型車位 60 個（B1B5 層）、裝卸車位 56 個（B4B5 層）、計程車排班區（B2 層、B4 層）、SNG 轉播車位 10 個（地面層）、腳踏車位 120 個（地面層）。 相關爭議 合約爭議 無黨籍臺北市長柯文哲上任後（2014 年 12 月 25 日），認為過去北市府執行的多件 BOT 案藉 BOT 之名，對財團行大讓利之實，鎖定大巨蛋、松菸文創、三創園區、美河市和雙子星五大案優先處理，重談回饋機制、提高權利金，成立廉政委員會調查，也多次表示「如果這不是弊案，什麼才叫弊案？」。蔡慧貞。批 BOT 圖利財團 柯 P 郝龍斌用笨來掩飾他的壞。風傳媒20150203 但後續臺北市長柯文哲 2016 年 5 月 18 日在北市府召開的 BOT 制度研討會中，主動為 5 大弊案「正名」，要求大家改稱「5 大案」。林芳如5 大弊案不弊？柯文哲正名 5 大案。中時20150518 2015 年 1 月 13 日下午，松菸公園催生聯盟、松菸護樹志工團、臺灣護樹團體聯盟召開聯合記者會，指出大巨蛋 BOT 案的多項弊端，並呼籲臺北市政府主動公佈相關資料。 2015 年 1 月 16 日，臺北市長柯文哲召開專案會議，要求副市長鄧家基、法務局長楊芳玲和顧問洪智坤成立調閱小組，檢視大巨蛋 BOT 案合約內容與歷屆會議記錄，若有違法之處就移交政風處處理。責成交通局、捷運局，針對大巨蛋在緊急狀況下的疏散路線重新規劃安全、可行的路線。另外宣佈，臺北田徑體育場為世大運主場館備案定點，保證世大運與巨蛋脫鉤，不會發生趙藤雄指稱巨蛋不完工世大運會跳票的情形。劉奕霆。大巨蛋延宕無罰則 柯 P 氣到吃血壓藥。新頭殼20150116 趙藤雄：移樹作業若延宕 世大運恐跳票。聯合新聞網 2015 年 1 月 17 日柯文哲聘用的廉政委員徐嶔煌則宣稱遠雄花費 288 億元興建，卻只有 80 億用在大巨蛋場館，其他 208 億全部都是商場建設，市府只獲得權利金 0 元、公告地價 1 的租金 6700 萬，市府當初買地借了 140 億，每年利息粗估 2 億，每年市府至少虧損 13 億，相反的遠雄 50 年預估可收入 7300 億元徐嶔煌。遠雄蓋大巨蛋 50 年爽收 7300 億 臺北市民拿到 0！ ETtoday 新聞雲20150117，2014 年 6 月 4 日，自由時報並報導認為這塊土地至少值 2000 億大巨蛋小檔案 遠雄地上權 50 年 零權利金。自由時報20140604 。 2015 年 6 月 10 日，臺北市廉政透明委員會進行 5 大案結案報告，會後宣佈大巨蛋案和美河市案移送法務部調查，三創案、松菸文創案則送監察院調查，雙子星案查無不法、無人送司法調查。黃麗芸、遊凱翔。臺北市廉委會 5 大案 分送法務部和監察院。中央社20150610 2016 年 1 月 19 日臺北市廉委會決議大巨蛋案將再移送總統馬英九等人給法務部偵辦，並嗆聲說如果法務部不辦，就將在 2016 年 5 月 20 日後 2 次移送。法務部政務次長陳明堂表示，法務部沒有辦理具體訴訟的權責，無權受理，如果臺北市政府要提出告發，依法應該要向檢察官或司法警察官提出。孫曜樟。大巨蛋案送法務部 被以非權責主管機關打臉 ETtoday 運動雲20150624 工期延長爭議 大巨蛋 BOT 案於 2006 年 3 月與遠雄簽約，自簽約起算特許年限 50 年，2010 年透過臺北市都市設計審議，林媛玲。議員轟大巨蛋無限延期 市府護航遠雄。蘋果日報20140811 2011 年有條件透過環評，並取得建照後，在 2012 年 4 月動工，原定 2015 年底完工，但因遠雄辦理工期展延，從郝市府延宕至柯市府，柯市府在 2015 年 5 月勒令遠雄停工。林媛玲。瞬間就看懂 臺北大巨蛋怎麼來的。蘋果日報20160324 大巨蛋停工行政訴訟還在進行中，律師葉慶元說，假若遠雄打贏了，大巨蛋遲延完工恐就不是遠雄的錯，北市府會「輸很大」；行政訴訟時間多在一年至一年半，推估柯市府近期不會提解約。張世傑。律師：大巨蛋工期延長不全然是遠雄責任。聯合報20160324 於靜芳。遠雄再下一城 大巨蛋工期可展延 110 天。蘋果日報20160323 解約問題 2015 年 1 月 21 日，市府發新聞稿，臺北市政府發言人林鶴明今天表示，針對大巨蛋爭議，臺北市長柯文哲晚間與遠雄巨蛋事業董事長趙藤雄見面後，雙方達成共識，將重新議約，遠雄承諾年底前完工。顧荃。柯文哲見趙藤雄 大巨蛋將重新議約。中央社20150121。 2015 年 3 月 13 日，臺北市政府發文，大巨蛋施工延宕，要求遠雄建設改善。如今已屆改善期限。臺北市副市長鄧家基 2015 年 6 月 16 日向媒體提出兩點說明：整體公共安全仍是重點，絕對不能放棄；另外，大巨蛋未依約限期改善並取得使用執照，依照 BOT 合約管理，市府將通知融資機構，全力善後。 2016 年 4 月 13 日，針對臺北市長柯文哲下午在議會質詢時間，指遠雄大巨蛋「朝解約的方向處理」。遠雄集團發言人楊舜欽第一時間回應表示，請市府依照 BOT 合約規範，雙方終止契約、市府鑑價買回。王彥喬。柯文哲談「解約方向處理大巨蛋」 遠雄：370 億買回就解約。風傳媒20160413，遠雄集團董事長趙藤雄當天 6 時前往北市府，與市長柯文哲當面會談大巨蛋問題，在 1 小時會面後，雙方達成解約共識。臺北市副市長鄧家基表示「遠雄開價 370 億元要市府買回大巨蛋，後續須由律師和遠雄議定」，「有憑證的合理支出該給就給」，大巨蛋的下一步，將交由第三方鑑價並由北市府買回，陳家祥。北市府、遠雄合意解約 一張圖看大巨蛋問題怎麼解決 ETtoday 新聞雲20160416 走預算程式，北市府則需要獲得市議會的同意。若議會同意，北市府便可編列預算舉債，並再研議是要 BOT 重新招標或是編列預算自行興建、委外經營等。倘若議會不同意，等同市府與遠雄兩方破局，目前停工的僵持局面依舊，雙方的訴訟官司也照打。 不走「預算程式」將會是重要的分水嶺。若不走，市府需要等遠雄同意付款條件，後成功招標到第三方接手大巨蛋工程後，再由第三方付款給遠雄；但第三方須要面對的是，要概括承受大巨蛋的「慘況」才能續建，包括設計結果、結構安全及逃生規範等種種問題，甚至還有因停工多時而導致的建築耗損。 2016 年 4 月 18 日，臺北市長柯文哲昨至議會向民進黨團報告，並以「涉及談判」為由，拒絕媒體旁聽，池雅蓉、張立勳、陳芃、崔慈悌。綠議員：大巨蛋不能讓市府買單。中時電子報20160419，柯市府從原來的「因遠雄過失而解約（不用賠償）」的強硬立場，大幅讓步到「合意解約（必須鑑價買回大巨蛋並賠償遠雄初估約 370 億的損失）」，議員因而對合意解約一案全一致地投下反對票，討不到錢為大巨蛋焦頭爛額的柯文哲，情緒激動哽咽、捶桌透露無奈批「遠雄背後有馬英九來撐腰」。盧冠妃 攝影 傅建誠 許峰瑜「遠雄有馬英九撐腰」 柯議會報告哽咽、捶桌 TVBS20160418 葉慶元。大巨蛋解約 370 億誰出。中時電子報20160415。 2016 年 5 月 19 日，市府上午再度發函遠雄，要求遠雄改善違反《建築法》、施工進度嚴重落後等違約情事，若遠雄不肯配合，將依契約第 1942 條與 2113 條等相關規定辦理。經查，這兩項條文都是甲方直接終止大巨蛋契約，這也間接證實兩方日前達成的「合意解約」共識接近破局。陳思豪。合意解約破局？北市發函遠雄重提「直接解約」」 蘋果日報20160519 市府要求遠雄在 7 月 8 日前具體表明是否願意改善大巨蛋公安、9 月 8 日完成復工程式及提出趕工計畫，否則將解約。遠雄 5 日回函市府，表示始終堅持履約，但需雙方共同合作，而非蓄意刁難。副市長鄧家基今天上午回應遠雄回函，認為遠雄回函的 18 頁公文沒有提出具體復工及趕工計畫，通篇都是要求要立即復工；對此北市府感到遺憾，將成立終止契約小組，若遠雄在 9 月 8 日前仍未完成改善，將啟動解約。鍾泓良。限遠雄 9 月前改善 北市府成立大巨蛋解約小組。自由時報20150707 2016 年 9 月 8 日，遠雄趕在限期改善到期前，向市府送出同意書，承諾盡速完成建照變更、向臺灣建築中心完成防火避難效能認可審查、向北市府都發局、環保局遞件送審，完成法定程式。發言人楊舜欽表示，遠雄願意「讓步」。柯文哲次強調，不是放棄終止契約，而是保留終止契約的權利，在遠雄釋出善意下，暫時不行使終約的權利，仍會繼續監督行為，希望遠雄即刻改善大巨蛋相關公安問題。柯文哲：遠雄釋善意 暫不行使大巨蛋終止契約權利 Yahoo 奇摩即時新聞20160908 接手巨蛋問題 2016 年 5 月 24 日，下午 4 點，臺開集團董事長邱復生召開臨時記者會，邱復生說，大巨蛋拖延的後果難以想像，臺開願意來做這件事，並不等於臺開要「接手大巨蛋」，或是擁有大巨蛋。只是開啟第一個敲門機制，將提出計畫給臺北市政府，其他各企業集團也可提出計畫，若遠雄集團會在三個月內改善，也是美事一樁。。 停工爭議 2015 年 1 月 21 日，柯文哲見趙藤雄，討論包括監察院在 2009 年提出的 39 項糾正案、工程逾期與罰則等 3 大問題，將重新議約。臺北市政府發言人林鶴明表示，關於遠雄請求事項，臺北市政府有 4 點回應：1 遠雄必須依照市府公佈的移樹 SOP 進行移樹作業；2 地下連通道會施作，但修改成新的設計圖，並會全力幫遠雄和護樹團體進行協調；3 捷運國父紀念館站「5 號出入口」及「通風井」移設連通案因工期緊迫，遠雄儘速提出細部設計規劃，市府答應儘速協助解決；4 遠雄承諾大巨蛋將在今年底完工，臺北市政府將盡力協助。劉奕霆。趙柯談判 1 小時 北市、遠雄重新再議約。新頭殼20150121。 2015 年 5 月 20 日，臺北市政府勒令遠雄全面停工。閻光濤。林洲民：22 日討論大巨蛋報備施工專案。中央通訊社 20150521 同月 22 日，因臺北市政府貿然停工可能會導致捷運板南線崩塌，而核准遠雄針對大巨蛋靠近捷運南港線一側的大底工程先行提出報備施工。王聖藜。都發局：法律上仍是停工狀態。聯合晚報 20150522 同月 25 日，臺北市政府繼續核准遠雄進行大巨蛋全區大底工程並於 7 月 31 日前完工。遠雄後續提出仲裁，但原訂於 6 月 22 日的第一次會議卻臨時因遠雄方仲裁人辭職而延期。2016 年 3 月 24 日 大巨蛋工期展延仲裁結果出爐，遠雄以土方運棄條件變更為由，提出工期展延 459 天，最後獲得展延 110 天，其他尚有工期延伸申請中。遠雄贏了大巨蛋工期仲裁獲展延 110 天。聯合新聞網20160324 2016 年 5 月 23 日，柯文哲親自拍講大巨蛋影片 po 上於臉書和 youtube 表示，在去年 2015 年會勘後發現遠雄不按圖施工，依建築法第 58 條勒令停工以後，市府秉持著「公安不打折」的最高原則，希望遠雄能改善公安，目的就是希望這是一個安全的大巨蛋。對此遠雄集團發言人楊舜欽回應，強調大巨蛋公安本來就沒有問題，是歷經 5 年 5 個月 102 次的審查才拿建照，中間還有 1000 多位的工程專家，試算巨蛋園區的安全模擬係數，就算柯市長再討厭前朝也不能汙衊專業！楊舜欽說，柯市府還竟然找一個在日本民間企業已經退休的人，花了好幾百萬用了幾個小時，運作了一套連日本自己都沒用過的軟體，只為了把不安全的帽子套在遠雄頭上，再加上利用社會輿論打壓企業，這不僅是對遠雄不公平，更嚴重是欺騙市民！。 2016 年 5 月 6 日，臺北市議會工務部門質詢，對於臺北市都發局長林洲民「如果公安 7 項標準與違反建築法規施工專案的 79 項都改善，然後經過減量新型設計之後，就可以復工」的答詢，議員提出「依建築法第 58 條勒令停工以後，理論上應該就是回歸到沒有按圖施工這件事情，也就是違反建築法第 58 條的相關規定去解決處理」、「7 項公安標準裡面有些是逃生避難等，這跟建造圖根本沒有關係，這跟建築法第 58 條也沒有任何關係啊！」、「公安的問題是不是能夠由公正的第 3 方重新做一個檢視，這樣子大家都能夠接受。而不是像他們 遠雄 所說私設刑堂或是球員兼裁判等，這樣才能夠解決問題嘛！」 2016 年 6 月 12 日 遠雄在 6 月 6 日向法院聲請大巨蛋停止停工處分，遠雄表示，面對颱風季和水浮力潛變問題，工程安全最優先，隨後再面對各項訴訟。韋樞。大巨蛋再攻防遠雄聲請停止停工處分。中央社20160612 2016 年 7 月 22 日，法院裁定 大巨蛋可部分復工，北市府要求遠雄集團在臺北大巨蛋案中應予停工，遠雄提出行政訴訟反擊，聲請撤銷停工處分。臺北高等行政法院昨裁定，因人命無價，考量大巨蛋工程停工後，已完成工程有鏽蝕、坍塌問題，且若遇強颱或強震，有可能導致結構及坍塌危險，威脅民眾生命安全，遠雄可針對有坍塌、公安風險等處部份復工，但駁回遠雄擬全面復工的聲請；仍可抗告。至於撤銷停工處分的本案訴訟，尚審理中。楊國文、鍾泓良、郭安家、徐義平。法院裁定 大巨蛋可部分復工。自由時報20160722 2016 年 8 月 10 日，臺北市都發局昨（9）日同意遠雄大巨蛋部分復工，但專案從上週申請時的 28 項降至 19 項。遠雄企業團昨天表示，遠雄與市府達到維持巨蛋公安的共識，讓巨蛋分階段區域性復工，這就是善意，遠雄上週依裁定書提出復工細部工項申請時，就開始籌備機具和工料，集團國內外總動員，希望儘早進場復工。蔡惠芳。大巨蛋區域性復工 北市府準 19 項。中時電子報20160810 2016 年 12 月 21 日，大巨蛋安檢議題獲得重大突破，市府與遠雄公司合意之大巨蛋安檢仲裁機關－－內政部營建署臺灣建築中心，日前完成「防火效能避難審查」，審議結果牽涉到動線調整和變更，要求遠雄新增 10 座樓梯及減少 100 多席停車位。另營業面積也因此被砍了 4000 坪；如果大巨蛋近期復工要「有解」，估計遠雄將多付出 70 億元代價。事實顯示，市府當年堅持的七項公安標準中的三項已獲得第三方機構的背書。蔡惠芳。大巨蛋被砍 4 千坪 遠雄恐損失 70 億。工商時報20161221 安全疏散問題 臺北市政府成立公共安全體檢小組，針對大巨蛋提出 7 項公安基準，要求大巨蛋改善。 營建署臺灣建築中心表示，大巨蛋防火避難效能設計計畫書經 3 年 6 個月計 5 次會議審查，審議結果牽涉到動線調整和變更，要求遠雄新增 10 座樓梯及減少 100 多席停車位。另營業面積也因此被砍了 4000 坪，結果顯見．儘管營建署始核發認可通知書，但上述條件與市府堅持的三項公安基準並無太多出入。大巨蛋防火避難效能設計計畫書經 3 年 6 個月計 5 次會議審查，營建署始核發認可通知書，內政部建築管理組新聞稿，20150317 呂翰亭，三年五次嚴格審查 營建署：遠雄大巨蛋公安無虞，今日新聞，20150224 依臺北市政府要求大巨蛋提高安全標準並增加檢討全區整體疏散乙節，內政部呼籲 秉持理性客觀態度 追求最大公益原則 達成大巨蛋最佳解決方案內政部呼籲 秉持理性客觀態度 追求最大公益原則 達成大巨蛋最佳解決方案。營建署建築管理組 新聞稿20150418 遠雄認為北市府自創的 7 項基準，根本沒有法源依據，強調有爭議就委託公正第三方全權審議，只要在有法源的依據下願意提升公安標準，但是過程是需要雙方合議。韋樞。談巨蛋公安 遠雄：招標應註明反恐能力。中央社20160407 安檢報告的製作單位、使用的軟體、軟體引數設定和招標方式具爭議。吳統雄／大學副教授、童光輝／法律博士。熱門話題－柯 P 如此體檢大巨蛋？ 中時電子報20160314 2015 年 2 月 17 日，臺北市政府成立公共安全體檢小組，參考日本巨蛋防救災的模擬標準。同年 4 月 19 日公佈安全全體檢結果，針對大巨蛋提出 7 項公安基準，要求大巨蛋改善。。北市府認定公安設施與疏散動線有重大疏失，提出拆蛋，或留蛋拆周邊商業設施二選一。遠雄不服，回嗆一面牆都不能拆！主筆室，大巨蛋拆或留 不是任何人說了算。中國時報20150419 2015 年 6 月 11 日，新黨市議員陳彥伯在臺北市議會質詢時，要求副市長林欽榮以當初成立巨蛋安檢小組的檢驗標準，去針對臺大醫院、臺北 101 等地方，看安檢能不能透過？卻遭林欽榮回絕，引起陳彥伯不滿，大聲回嗆「叫你拿同樣標準去看其他建物就不敢，難怪郝龍斌罵你們是俗辣！」一旁的臺北市長柯文哲趕緊緩頰，這就是週六 13 日 要辦巨蛋研討會的原因，他說「如果標準要下修，我們就下修」。劉奕霆。大巨蛋安檢 柯 P 鬆口：如果標準要下修就下修。新頭殼早報20150612 胡健森。名家觀點／大巨蛋安檢報告 柯市府完全兩套標準 NOWnews20150421 2016 年 5 月 6 日，臺北市議會質詢，薹北市議會質詢記錄 20160506 周柏雅議員質詢「建築執照是臺北市政府發的，原先投資計畫的審議、規劃設計的審查、施工過程的監管、環評等等，都須經市政府層層把關。如今，大巨蛋出現這麼多問題，臺北市政府是不是也應該追究所有參與都市計畫、環評、審照、發照、施工管理等等代表行使公權力放水的公務員？」 市府回答「有關是否追究所有參與都市計畫、環評、審照、發照、施工管理等等代表行使公權力放水的公務員一節，經洽本府相關權管單位表示本案相關程式皆依法行政，並無公務員違失情形。」 2015 年 6 月 16 日，臺北市環保局召開環境影響評估審查委員會，審查大巨蛋的散場管理和緊急避難，遠雄巨蛋總經理湯佳峰、建築師羅興華等人出席。在會中遠雄表示，遠雄疏散模擬比照國際，完全依法執行，並指北市府安檢小組電腦模擬資料失真，不合常理，應屬無效。遠雄建議北市府應循序修法，且要一體適用，不溯既往，且將安檢小組的意見回歸營建署辦理。而環評委員說，遠雄所做疏散評估並未說明面臨地震及停電狀況，究竟該如何因應。另大巨蛋周圍交通情況已改變，遠雄是否因應預期未來交通改變的疏散計畫。也有委員提到，市府及遠雄提的模擬並不清楚究竟哪種比較接近真實，建議應該在相同的基準來重新模擬。現場也有委員怒斥，大型運動場所疏散是嚴肅議題「開發商是草菅人命」遠雄及北市府做的模擬疏散還是太樂觀，未把災難心理學也考慮在內。最後遠雄補充說明，如果要提高安全性，還是必須要有統一資料或情境來模擬，究竟是採 5 萬人或 14 萬人，或步行是採每秒 12 公尺還是 15 公尺計算，或是跑到戶外或是地界。若以市府計算基準，全臺北市沒有一個地方是安全，這根本就是不存在的狀況，遠雄與市府可重做模擬，但應有一致的情境標準。 2016 年 6 月 19 日，市議會在審議柯市府第二預備金的支用情形，日前遭發現動支混亂，議員紛紛要求局處逐條解釋動支的正當性。就在近期，議會教育委員會更否決在柯文哲授意下動用的一筆 279 萬元費用，該筆專案涉及大巨蛋公共安全體檢作業，遭議員質疑是分拆多筆小額、且用限制性招標的方式規避監督，有圖利特定廠商之嫌，已移送監察院調查。議會各委員會開始逐條審視柯市府的第二預備金動支正當性，經上週教育委員會與體育局的溝通下，發現一筆名為「臺北文化體育園區 大型室內體育館開發計劃案公共安全體檢作業」，共花費二備金 279 萬元，遭議員質疑是由市府人員前往日本，找與遠雄拆夥的前工程協力廠商「竹中工務店」成員吉田克之、濱田信義等人，來做大巨蛋的人流與安全模擬。不過，顯然教育文化委員會的議員無法接受該說法。委員會召集人陳彥伯表示，柯市府講究公開透明，卻用旁門左道來規避法律。大巨蛋安全體檢，市府將採購專案與金額分成 3 筆分包採購案，又用限制性招標的方式指定給日本人，陳彥伯說：「全世界只有日本人能做巨蛋安全體檢？顯見市府因人設事。」他認為市府明顯圖利特定廠商，全案已移送監察院調查，希望市府配合調查。 2016 年 7 月 19 日，臺北市副市長林欽榮率相關局處、「大巨蛋安全體檢小組」召開記者會，提出「市府版」大巨蛋公安解決方案，包括減少商業面積、容留人數從十四萬人降到九萬人、增加半戶外避難空間。林欽榮強調，無論遠雄要復工或是未來要交由第三方接手興建，均應以此方案為基本。黃意涵、鄭任南。大巨蛋公安解決方案 市府最低限度要求「減量」 中國時報20160719 2016 年 7 月 28 日，趙藤雄在遠雄企業團副總經理蔡宗易和遠雄巨蛋公司經理楊舜欽陪同下，前往北市府拜會副市長鄧家基，商談大巨蛋案臺北市副市長鄧家基今天表示，遠雄企業團董事長趙藤雄接受北市府的大巨蛋 7 項公安基準，但要求應由第三方公證機構審查，雙方屬意由臺灣建築中心審查。會後趙藤雄先接受媒體訪問，他表示，今天雙方誠懇釐清這一年多來的問題，第一項就是市府一直強調的公安問題，他保證百分之百沒有問題。市府提出的 7 項公安基準，其中 3 項由臺灣建築中心審查，4 項是北市都發局審查，他認為應將此 4 項一起交給臺建中心審。鄧家基稍後受訪時則說，公安是基本要求，但趙藤雄認為他有達到標準，因此回去會再模擬未來可能的因應方案，也拿了一份市府版的公安建議方案回去研究。至於容留人數管制，如果符合公安基準，是未來可以探討的專案。中央社。大巨蛋公安 北市遠雄同意公正第三方審。中國時報20160728 松菸護樹運動 松菸護樹志工團、松菸公園催生聯盟，自 2006 年起訴求「要公園返巨蛋」致力於反對興建大巨蛋，直到之後以遊藝為首逐漸訴求轉變為「拆除黑心巨蛋，找回森林公園！」楊佳穎。拆黑心弊蛋找回森林！護樹團體 25 日辦「拆蛋大遊行」 ETtoday 新聞雲20150422 賴品瑀「拆一顆蛋，救一座城」 遊藝談松菸護樹 8 年抗戰。臺灣環境資訊協會 環境資訊中心20150217 抗爭事件 2014 年 4 月 21 日，松菸巨蛋附近道路拓寬工程，遠雄公司進行經由北市府行文同意之行道樹移植工程，而引發臺灣護樹團體聯盟暴力抗爭；23 日～25 日，雙方因而發生多次衝突，之後護樹志工開始夜宿，遠雄集團也於 26 日起暫停施工，演變成長期抗爭護樹團體讓居民不耐 大巨蛋移樹爭議。大巨蛋 Taipei Dome 懶人包。 2014 年 6 月 6 日，松菸公園催生聯盟到廉政署前舉行記者會，指控大巨蛋自招標開始即涉嫌充斥甄審委員接受遠雄飲宴、收賄，臺北市長郝龍斌等相關首長護航等。 2014 年 7 月，監察委員黃煌雄、葛永光費時 5 年 8 個月的調查與列管，指出臺北大巨蛋四項開發爭議：㈠體育園區變更為商業特區；㈡大巨蛋不符國際賽場標準；㈢為拓寬道路粗暴移植老樹；㈣不專業工程會阻市府處分。王彥喬。監委調查：工程 4 大爭議 大巨蛋現弊端。風傳媒20140722 2014 年 8 月 6 日，臺北市政府召開「研商大巨蛋基地光復南路路型調整方案會議」，但會議上並未取得共識。 2014 年 8 月 13 日，臺北市政府寄出勸導單，要求護樹團體於 15 日以前自行拆除帳篷，否則視為廢棄物處理。8 月 22 日深夜，護樹團體帳篷遭警方拆除。23 日清晨，在臺灣護樹團體聯盟發言人潘翰疆帶領下，30 多人堵住北市信義分局三張犁派出所出入口，要求警方歸還物品。警方舉牌警告無效，在開出罰單後，同意發還查扣物件，群眾才退出派出所。 2014 年 11 月 26 日，臺北市政府文化局否決護樹團體所提出的「國父紀念館周圍老樹與建物一同納入文化景觀」申請案。 2014 年 12 月底～2015 年 1 月初，公民團體向臺北市長柯文哲送出陳情書，使得此議題再起。 1 月 8 日，與公民團體見面討論後，柯文哲表示考慮不做地下道以化解移樹爭議。 2015 年 1 月 13 日上午，遠雄集團召開記者會，直指只為幾棵樹就改變巨蛋工程的決策是錯誤的。 2015 年 1 月 14 日，臺北市長柯文哲公開護樹爭議是因為巨蛋地下道開挖，而且他反對開挖地下道。因為這個地下道從巨蛋端 80 公尺到出口只剩 6 公尺，並自認依據流體力學阻力一定會塞住，先天設計不良，根本無法施展地下道疏散人群的功能。打臉遠雄！柯文哲：地下道完全塞住，看就知道有問題。三立新聞網20150114 2015 年 2 月 6 日凌晨，體育局長楊忠和以民國 103 年 10 月 16 日公園字第 10335060400 號函及 103 年 12 月 1 日北市工公園字第 10336473600 號函、間復 103 年 12 月 1 日遠巨字第 1030268 號函為依據，核發準許移樹的公文，遠雄便依該公文前往移樹進行斷根工程，護樹團體和施工人員雙方爆發衝突；市府指稱遠雄未照雙方同意的移樹的 SOP 進行，已緊急要求暫緩並要體育局廢止該份公文。 2017 年 5 月 1 日，對護樹團體提案讓全民 iVoting 大巨蛋去留，怎麼看？柯文哲表示，「照程式走」。柯說，有時候有各種聲音，iVoting 也是個方法。但要充分討論後才投票，過去投票最大的問題就是大家都不知道細節，那投票是憑感覺的，希望資訊充分揭露、充分討論再投票，照程式就可以。柯伶穎。松菸護樹團體抗議移樹 柯Ｐ：照程式走。中時20170502 2017 年 5 月 23 日，為阻止柯市府與遠雄進行黑箱透過的移樹斷根工程，松菸護樹志工團連續六天發動護樹行動，20 日與遠雄工人爆發肢體衝突。彭瑞祥【環境資訊】松菸護樹志工持續阻擋遠雄移樹 要求柯文哲負責。蘋果日報20170523 2017 年 5 月 20 日，為了保護大巨蛋旁的 33 棵樹，一位自稱「暗魔人」的張姓男子不只闖進工地肉身擋怪手，還在現場跳起奇怪的自創舞，甚至抱著怪手對它法式舌吻，男子自稱這些都是行動藝術，但現場工人想笑又不敢笑，手拉手圍起人牆，就怕男子被怪手打到有個閃失。SETN 三立新聞網20170520 2017 年 5 月 24 日，臺北市政府日前同意遠雄可以先行施作移樹工程，引發松菸護樹盟等環團抗議，並且不斷前往施工現場，不惜以肉身阻擋，與現場工人們引爆多場肢體衝突，場面驚險。其中，一位自稱「按摩人」的張姓男子不僅在場跳舞，更對挖土機「喇舌」，特殊行徑引發網友的熱議，連朱學恆也不解轉發影片。男松菸護樹「狂喇舌」挖土機 網笑：中了我愛一條柴！ ETtoday 新聞雲20170524 週遭建築爭議 捷運 大眾捷運法第 453 條規定捷運系統所有相關設施的兩側都有禁建、限建，距離必須超過 50 公尺，臺灣高速鐵路和高雄捷運都採這標準。但遠雄大巨蛋卻預定往下挖 226 公尺，距離深度有 16 到 18 公尺的捷運板南線為 127 公尺距離。新北市土木技師公會理事長餘烈表示：「隧道沿線 50 公尺範圍內你想要挖地下室，一定要提出所謂的安全影響評估報告書，連高鐵局都不敢像捷運局這麼大膽，都委請第三公正單位去審查。」姚立強、陳秀瑜。大巨蛋近捷運僅 12 米 都是郝市府護航？獨家公文解密。三立新聞網20150526 2015 年 5 月 21 日，餘烈出面反對大巨蛋貿然停工，因大底若未完工，只遇到大雨或地震都會讓捷運變形、滲水，除非市府現在要求遠雄將地下 5 層樓，回填到 3 層樓，否則現在停工板南線更危險。餘烈表示北市府讓大巨蛋停工的同時，應該也要做出補救辦法，否則板南線會撐不住，應該要將大巨蛋跟商業大樓地下 5 層，回填到地下 3 層樓。httpwwwettodaynetnews20150521509642htm 大巨蛋停工將危及捷運？ 土木專家餘烈：拒搭板南線 ETtoday 新聞雲20150521 2015 年 4 月 29 日，捷運局表示在進行捷運板南線軌道巡查時，便發現有 2 至 5 公分的裂縫脫開，於是就在巨蛋工地和捷運周邊設定 300 多個監測器，由東工處、土建處及工管處監控，每 2 天都會至現場觀測。媒體報導大巨蛋工程影響到捷運板南線安全，甚至導致裂縫變大。臺北市捷運局 23 日對此澄清指出，雖部分監控數值超出正常值，但仍在控制範圍之內，不會影響捷運安全，而即日起將定期對外公佈鄰近大巨蛋捷運軌道的最新監測資料。板南線裂縫變大？北捷澄清大巨蛋未影響捷運安全。風傳媒20150523 遠雄配合停工後，市府、遠雄和技師公會代表開會，達成共識。遠雄最快 1 個月把大底完成，但強調做完此部分後即會停工。餘烈表示若遠雄能配合在 20 天內趕完大底，期間又沒遇到大地震，捷運板南線應該還安全，但若遠雄不願做，他仍會呼籲不要搭板南線。大巨蛋大底復工 1 個月做完就停。蘋果日報20150523 古蹟與環評 2015 年 2 月初，臺北市環保局曾針對大巨蛋進行環境影響評估，發現大巨蛋施工造成松菸古蹟及歷史建築部分沉陷量監測值達警戒值及行動值，基地周邊道路交通服務水準下降，當時便要求遠雄就古蹟及歷史建築維護、疏散計畫及緊急避難等事項，提出環境影響調查報告及因應對策，更對遠雄開罰 150 萬元。 2015 年 4 月，臺北市環保局召開環境影響評估審查委員會，遠雄總經理湯佳峰等人出席，說明大巨蛋的環境影響調查報告及因應對策，會議歷時約 3 個多小時。在會中審查委員砲聲隆隆，委員範正成指出遠雄提供的報告資料有誤，認為做這麼大的計畫，不應出錯；委員劉益昌說，遠雄資料準備不齊，口頭報告不斷補充，「要寫進書面報告才算，不然今天講的都是廢話」；委員屠世亮則說，遠雄報告倉促交出，1500 多頁要委員在一週內看完，他對此很不滿。 針對大巨蛋工程對松菸古蹟造成毀損，遠雄報告認為松菸古蹟確實出現若干損害，但並非毀損，也沒有公安疑慮，已做 44 項改善作為，「就技術觀點，本公司已盡力」。 大巨蛋環評 要遠雄提具體古蹟防護。中央社201505266 月臺北市文化局代表會同遠雄代表及捷運局相關單位到場會勘，並沿臺北紅點設計博物館 1 樓外牆，逐步上 2 樓臺北文化基金會辦公室瞭解龜裂情況。遠雄大巨蛋表示，灌漿工程先減壓，不論何種原因造成裂縫，遠雄一定修到好。對於大巨蛋施工造成松菸古蹟損害，北市文化局提起民事訴訟求償 167 萬元，臺灣臺北地方法院 2015 年 6 月度開庭。遠雄聲稱工程沒問題，煙囪傾斜是因地震、豪雨等天災造成；文化局的律師表示，松菸全區都有毀損，市府已派員評估整體損壞狀況。 2015 年 10 月 20 日，臺北市文化局表示，遠雄已提出松菸古蹟修復工程，將分五區五期修繕，且獲文資委員會透過，預計每期 3 至 6 個月，但市府盼遠雄 2 年內完成松菸古蹟修復整個修復進度，2 年的完工時程表尚待與遠雄討論。不過，第一期修復工程將於 10 月下旬啟動，紅點博物館場館可望在 12 月修復完成，工程進行期間，監測計畫仍持續，以確保古蹟安全無虞。郭美瑜。大巨蛋案仍無解 議員批市府都賴給遠雄。蘋果日報20151020 衝擊及影響 北市議員秦慧珠表示，大巨蛋已經拖在那裡沒有解決，獎勵民間投資也遭汙名化，招商成績還頻頻慘跌，從前年郝市府任內的 9506 萬美元，到柯文哲竟然跌到 1279 萬美元，今年還預估只剩 101 萬美元。以臺北市中山設計產業園區開發案為例，標案「無人投標宣告流標」後竟還給國產署，讓獎勵民間投資的績效根本是 0。而柯市府還規劃許多投資案如內湖影視音產業園區、南港轉運站等，但因為市議會舊址已經流標 4 次，其他案件也沒有具體進展。其中市議會舊址設定地上權 50 年開發案權利金新臺幣 60 億元，在前市長郝龍斌任內但任內 2 度招商都流標。柯文哲上市長任後，2015 年權利金下修到 3228 億元，但仍乏人問津；2016 年 3 月再第四度招標，將權利金下修至 26 億元，又再次流標；2017 年 9 月豪昱營造轉投資的金毓泰公司，以 2868 億元拿下舊市議會。 2016 年 2 月松菸護樹志工團等團體召開記者會，要求北市府落實公民參與、資訊公開的精神，由臺北市民共同決定大巨蛋的去留。針對北市府召開廉政透明與公民參與委員會聯席會議，討論大巨蛋行政聽證一事，民團批評大巨蛋的行政聽證不應該只限定在公安問題，要求行政聽證也應處理招標弊案、契約違法等議題，並應該把所有相關資料公開。此外亦有民眾對此提出訴願，訴願人主張公開政府資訊本身即具有公益性，不問人民要求政府公開之動機及目的，即得依法請求公開，以免政府惟恐自曝其短或家醜外揚而阻撓公開，且為促進民主之參與，增進民眾對公共事務之瞭解與監督，暨供作學術研究上之用途，以落實「資訊共享、施政公開」之立法目的，故依政府資訊公開法規定請求公開大巨蛋開發案相關資訊。 遠雄大巨蛋協力廠商自救會指出「大巨蛋被柯市府以於法無據的『七項安全基準』勒令停工，迄今快 11 個月，下游包商無辜蒙受停工損失，估計高達 70～80 億元」（2016 年 4 月 16 日為止）。巨蛋廠商自救會痛批臺北市政府：「我們從無奈面對北市府的決策，積極提供後續復工的專業建議，可是後來漸漸發現，市府完全不在乎所謂的專業與法律，我們只是北市府打壓財團的政治工具，清算前朝政績的犧牲者」。自救會副會長陳瑞吉表示，北市府與遠雄巨蛋若要解約，最好盡快達成協議，並由市府出示「解約公文」，才能相信北市府和遠雄是認真的；協力廠商才能據以向發包廠商遠雄要求賠償工程款，否則大巨蛋合約仍存法律效力下，協力廠商無法據以向遠雄要求賠償。 負責巨蛋體育館營運的李柏熹在 2016 年 6 月 16 日於國立交通大學經營管理研究所的演講中也指出：2016 年原來是大型活動熱鬧在巨蛋舉辦的一年，已簽訂場地使用意向書的活動超過 30 個，天數超過 200 天，包括日本職棒讀賣巨人隊、美國職棒 MLB、歐洲足球表演賽、國際拳擊賽等，還有美國、日本、韓國、香港以及臺灣的多位巨星，都已排定檔期，因為巨蛋驟然停擺，有的取消、有的改場地，嚴重傷害了臺灣的國際形象。這樣的傷害，絕不是一年半載可以修補得回來，即使巨蛋復工，可以預料，這些主辦單位都要等到巨蛋確實能開幕了，才會考慮來臺舉辦。因此即使巨蛋復工，第一年的活動量肯定偏低。與原來的計畫，2016 年利用各種大型活動當作熱身與試營運，2017 年順利迎接世大運，有相當大的落差。另外籌備中在巨蛋內的臺灣棒球博物館，本來李柏熹已經蒐集超過 12000 件棒球文物，也因為巨蛋的停擺，許多捐贈的文物紛紛被索回，造成棒球文物大失血，再度散佚各方。 中華職棒聯盟會長吳志揚說，大聯盟一直到去年 7 月，仍希望經典賽其中一組預賽能在臺北舉行，但大巨蛋完全沒進度，擔心天候影響賽程，根據可靠訊息，臺北已失去在自己家裡舉辦預賽的機會。 大巨蛋工程爭議也影響到 2017 年臺北世大運的舉辦，目前開閉幕場地將由大巨蛋移到臺北田徑場舉行，同時還要在場中央增設 6 千個座位，但是外界質疑有安全問題，體育局表示設定都是參考韓國光州世大運，戶外場地也有雨天備案，人在東京的柯文哲更回應絕對安全第一。 近期狀況 2016 年 8 月 3 日，遠雄集團於下午在大巨蛋工地內舉辦普渡與部分復工儀式，遠雄董事長趙藤雄致詞表示，想到參與的一千多位設計師、工程師、顧問及四、五千協力廠商、同仁遭受不白之冤，趙藤雄說讓他自己常常在室內暗自落淚。趙藤雄宣示，即日起召集工班、陸續復工，「我們會遵照裁定書的內容，能做的會盡力守法、全力去完成，不能做的，絕對不會做。」面對臺北市長柯文哲表示，若遠雄復工，會請警察介入，趙藤雄則氣定神閒地說：「要來就尊重他。」不過趙藤雄也怒批北市府都發局局長林洲民，就算不考慮遠雄，也要考慮蒼生。中國國民黨籍臺北市議員厲耿桂芳在 2016 年 7 月底針對全臺北市共 456 名裡長，調查對大巨蛋去留意見，結果有 5523 的裡長贊成大巨蛋復工。厲耿桂芳期盼柯文哲市長解決大巨蛋問題，順利復工興建完成。詹宜軒【更新】大巨蛋復工 這 4 項優先做。蘋果日報20160803 普度狀告鬼神 趙藤雄：大巨蛋有藏鏡人。聯合新聞網 議員民調 逾 5 成裡長贊成大巨蛋復工。聯合新聞網 2016 年 8 月 4 日，臺北市長柯文哲上午出席「北北桃基防災生活圈首長座談會」後受訪表示，會積極處理大巨蛋問題，這樣擺下去也不是辦法。柯文哲說，他過去是用執法者態度要遠雄申請建照，也許現在改變態度，叫遠雄不要意氣用事、詢問到底需要什麼幫忙，「也許用比較溫柔的態度，不是硬邦邦地等他回來申請，會好一點」。他說，讓趙藤雄與林洲民互相罵來罵去，事情不會變好，他會設法讓大家降溫，面對問題，趕快解決。至於林洲民本人對於趙藤雄批評，在臉書上表示，「你的公司踐踏臺灣人的法律標準，在我的字典裡，送錢的人比收錢的人，可惡一萬倍」。甚至林洲民在臉書上罵「FxxK」的美式不雅髒話，林洲民的發言，也引起網友們提出正反看法。顧荃。柯文哲：改用溫柔態度處理大巨蛋。中央社20160804 無黨籍臺北市議員陳政忠痛批林洲民，罵髒話又影射議會，要求柯文哲市長針對此事向議會報告。而林洲民表示臉書只是想表達「我生氣了」，而自己用藏頭詩罵髒話，「自以為是的美式幽默」向議員們道歉。鍾泓良。臉書罵髒話挨轟 林洲民為「自以為是的幽默」道歉。自由時報20151006 對此遠雄集團發言人楊舜欽表示，這是不理性且不成熟的行為，其發言甚至帶有髒話，淪為情緒性言語，林洲民說法無助釐清事實與判決。承包臺北大巨蛋水電、消防、空調等工程的廷亞企業公司，已因周轉不靈倒閉，名下辦公室資產流入法拍市場，該公司位於南京東路兩層樓辦公室，合計坪數約 98 坪，總拍賣底價新臺幣 8296 萬元，將於 8 月 22 日進行第 1 拍。楊舜欽表示，廷亞的確是大巨蛋水電承包商之一，因停工後相關工項無法繼續執行，受到影響，但遠雄已按合約付款。陳宥臻、黃意涵。大巨蛋隔空交戰 趙藤雄批說謊 林洲民嗆釘孤枝。中國時報20160805 2016 年 8 月 12 日，針對 2016 年 8 月 11 日監察院針對大巨蛋案糾正北市府事件，遠雄集團發言人楊舜欽表示，尊重監察院糾正結果，並強調 BOT 契約是企業與民間同為夥伴關係，而非如柯市府主張要從中營利。對於監察院指大巨蛋未按圖施工部分，楊舜欽表示，當時為了趕上 2017 臺北世大運，必須先採技術規則取照，再依實際工程進度進行修正，同時交付臺灣建築中心進行效能審查，並非不斷在施工過程修正圖說，而是依實際建築圖說施作。邱瓊玉。大巨蛋案／未按圖施工？ 遠雄：變更不在巨蛋棟。聯合報20160812 2016 年 8 月 16 日，北市府都發局在 2016 年 8 月 17 日審查遠雄集團提出「PC 看臺版工程」、「防洪抽排水工程」、「屋頂鈦版工程」、「損害維修工程」等 4 個施工計畫書過程。公會和學者專者決議除 PC 看臺版工程須重新審查外， 其餘修改相關細節後，就可進場施工 。遠雄集團發言人楊舜欽表示，遠雄提出 4 個施工計畫書中，除了「PC 看臺版工程計畫書」遭北市府都發局退回。楊舜欽說，PC 看臺版工程計畫為地下室基礎工程，用以支撐連續壁，因採用逆打工法，目前僅以構臺暫時支撐，且在停工當下已有幾處構臺拆卸，為避免支撐力道失衡引發危險，因此為必要施做專案，會中提及若北市都發局認為安全無虞列入記錄，遠雄沒有意見，後續經討論也同意遠雄再補充資料。市府準大巨蛋施工 遠雄：雙方共同努力。中央社20160816 2016 年 8 月 21 日，北市府都發局先前邀集公會及學者核准遠雄集團提出部份復工計畫書，包括屋頂鈦版工程等 3 項過關。中國鋼鐵公司聞訊後頗感欣慰，當初為大巨蛋承製的 130 公噸鈦版終於不再庫存。中鋼執行副總經理王錫欽表示，大巨蛋工程早先已交貨一批 50 餘公噸的帷幕用鈦版給承包協力廠商，目前正待加工後安裝，另外屋頂 130 公噸鈦版也擺了一年多，隨時可以交貨。韋樞。大巨蛋部份復工 中鋼 130 噸鈦版得救。中央社20160821 2016 年 8 月 25 日，臺北高等行政法院駁回臺北市政府抗告，裁定遠雄可在維護安全、防範危險發生範圍內，確定對大巨蛋部分復工。北市府昨日表示，尊重最高行政法院駁回抗告。遠雄集團發言人楊舜欽表示，既然確定抗告駁回，遠雄照原裁定書執行。接下來，北市府都發局應該不需再為了抗告興訟，幹擾復工計畫；希望大巨蛋案能回歸專業、回到法院裁定，雙方共同解決公安問題，以全體臺北市民們人身安全為優先考量。林偉信、張潼。大巨蛋案 市府抗告遭駁回 遠雄將可部分復工。中國時報20160826 楊文琪、陳美玲。遠雄贏了 大巨蛋部分復工。經濟日報20160826 臺北市府抗告遭駁回 大巨蛋確定部分復工HiNet 生活誌 2016 年 8 月 31 日，北市府都發局在 8 月 30 日午間收到遠雄集團提出的十四份防災維護計畫書，並全數完成起造人、承造人、監造人用印。都發局表示，六份計畫書已補齊資料，可即刻進場施作，其餘八份因內容龐雜，須再開會審查。對此遠雄集團發言人楊舜欽表示，遠雄早已「備料」多時，場內也陸續搭設鷹架，隨時都可施作；為維護遠雄商譽，遠雄會做好公安工程，絕對不會「假動工」。何世昌〈臺北都會〉大巨蛋公安改善 6 項審過先施工。自由時報20160831 2016 年 9 月 2 日，臺北市長柯文哲與遠雄集團董事長趙藤雄儘管兩週前再度見面，北市府在 9 月 1 日坦言，雙方對大巨蛋公安改善方案仍各說各話、依舊無具體結論，雙方面臨大巨蛋解約與北市府賠錢賠給遠雄，恐怕造成全民跟著買單危機。郭安家。柯趙會無交集 大巨蛋將解約。自由時報20160902 2016 年 9 月 8 日，臺北市長柯文哲宣佈，北市府暫時不行使大巨蛋合約終約權利，日後會繼續監督，他希望遠雄即刻開始改善大巨蛋相關公安問題，稍後將正式公文回覆遠雄集團。大巨蛋續建 柯 P：保留終止契約的權利 仍續監督。聯合新聞網 2016 年 9 月 13 日，遠雄集團發言人楊舜欽指出，目前召集約 100 名工人進場進行防颱工程，維護專案包括損傷維修、防洪排水系統、屋頂鈦板相關工程、全區地下室完整工程、防火披覆 防火漆、PC 看臺版結構及巨蛋帷幕牆等，防颱作業預計當晚完成。【TVBS】大巨蛋內部現在是這樣！遠雄自拍防颱戰 TVBS NEWS20160913 詹宜軒。大巨蛋防颱 今年會更牢。蘋果日報20160913 2016 年 9 月 15 日，遠雄集團近日印製「臺北市政府違反採購法．安檢小組非法造假陷害」說帖一書，分送給臺北市議會各議員。該書批評柯市府惡意打壓大巨蛋。遠雄說帖送議會 指大巨蛋遭刁難。聯合新聞網 2016 年 9 月 17 日，北市府都發局長林洲民在臉書上凌晨在臉書上發文，直接批遠雄集團董事長趙藤雄「太囂張」，對此，遠雄集團發言人楊舜欽回擊，很難想像公務督導機關颱風天不防颱，還有時間批評民間企業。楊舜欽表示，9 月 16 日晚上颱風夜，遠雄集團為保證大巨蛋工地確保安全，颱風夜當天也在加班，北市都發局身為公務督導機關在颱風天不全力防颱，還有這樣閒功夫發言。口水比雨水大！林洲民颱風天不忘批遠雄 楊舜欽：真多時間。三立新聞網20160917 2016 年 9 月 27 日，中度颱風梅姬襲臺， 北市大巨蛋工地安全再受矚目，遠雄集團發言人楊舜欽表示，目前大巨蛋工地除早先已做好防颱措施外，這次會特別加強巡檢地下排水箱涵工程，確保工地安全。韋樞。大巨蛋防颱 強化地下排水與巡檢。中央社20160927 2016 年 10 月 3 日，大巨蛋 BOT 契約屆滿 10 年，松菸護樹志工團等民間公民團體，前往北市府大門口抗議，痛批十年來全案風風雨雨爭議不斷，無論是監察院提出糾正或是北市廉委會的弊案調查結果，都已證實大巨蛋 BOT 契約自始就不應該存在，但卻未見標榜白色力量、追求公平正義入主北市的柯文哲市長，積極瓦解早已現形貪腐結構，還給臺北市民們一個符合公平正義的交代，反而一再放棄可以跟遠雄終止契約機會，選擇追隨馬英九與郝龍斌前兩任市長腳步，繼續包庇護航續建大巨蛋這個「貪腐地標」。民間公民團體要求，北市府應召開大巨蛋公聽會，回應民間所提出質疑與爭議，也要公佈歷來所有此案非機密檔案給民眾檢視，也要求公佈上個月與遠雄集團來往公文，並繼續進行北市廉委會第二階段調查。大巨蛋簽約十週年》北市廉政委員方儉：柯文哲不提案查郝龍斌，就直接查柯文哲。風傳媒20161003 張潼。大巨蛋簽約 10 週年 民團批柯不解約太顢頇。中時20161003 2016 年 10 月 4 日，美國職棒大聯盟亞太區副總經理金史莫（Jim Small）提到，大聯盟一直都有考慮，也渴望來臺灣比賽，以經濟方面考量，臺北大巨蛋確實對邀請大聯盟球隊來臺有很大的助益。他也說到，大聯盟目前一直在觀察臺北大巨蛋進度，一旦有更適合的場地，便會評估來臺比賽。路皓惟。大聯盟來臺比賽？ 臺北大巨蛋仍是最大關鍵 ETtoday 運動雲20161004 2016 年 10 月 5 日，臺北市長柯文哲中午赴議會拜會臺北市議會中國國民黨黨團，針對不少臺北市政議題當面進行溝通。其中在臺北大巨蛋部分，議員會後說柯文哲在會中表態，若環評委會員審查容留人數降至 6 萬人，北市府就不會要求遠雄集團砍商場面積，質疑這樣做法是把責任推給第三方。北市都發局長林洲民表示，目前北市府還是靜待遠雄提出的改善方案，北市府標準仍然是 9 萬人，但沒有限制遠雄集團一定要提出什麼數字，但至少要透過所有的審查。陳思豪。都發局：大巨蛋改善方案還未收到 等待中。蘋果日報20161005 2016 年 10 月 7 日，民主進步黨籍臺北市議員許淑華在臺北市議會質詢，柯文哲市長是否說大巨蛋容留人數降到 6 萬人次，貌似北市府退讓，根本歹戲拖棚；希望北市都發局給出明確的時程，她批評「八點檔連續劇也沒有演那麼久」。大巨蛋爭議 許淑華：八點檔連續劇也沒有演那麼久。聯合新聞網 2016 年 10 月 11 日，民主進步黨籍臺北市議員高嘉瑜質疑，大巨蛋好像無疾而終，遠雄集團是否要待柯市長卸任後另起爐灶，「以拖待變，市府與遠雄玩兩面手法？」對此北市都發局林洲民解釋，目前雙方已經有開會，北市府上週也發正式公文給遠雄集團，要求遠雄儘速遞件；都發局沒有權責說幾天內要繳交，只能行文遠雄「請你快一點」；以上週開會來看，整個感覺雙方目前已密集地討論如何推動。大巨蛋案遠雄以拖待變？ 市府應盡快訂出時程表。聯合新聞網 2016 年 10 月 30 日，當天下午，有護樹志工等團體共同發起「不拆巨蛋就完蛋」萬聖節反巨蛋遊行。不過有支援巨蛋的網友們在網路上留言，認為護樹志工等團體當初在大巨蛋工地圍籬掛海報、噴漆塗鴉寫髒話等不良行為極為荒唐。陳文姿「大巨蛋為什麼不解約！」 護樹團體萬聖節遊行問柯 P 環資訊境中心20161030 2017 年 3 月 12 日，臺北市長柯文哲在 2017 年 3 月 11 日受訪時，關於針對 2017 世界棒球經典賽近日在韓國高尺巨蛋登場，由於臺灣也曾爭取首輪主辦權，最後卻敗在韓國有顆巨蛋，因此有球迷們呼籲，希望北市府能僅快點蓋好大巨蛋。柯文哲回應，他反問「蓋好巨蛋棒球就會打得比較好嗎？」引起網友正反兩極評論。從北市體育局到基層教練均認為，大巨蛋對於爭取舉辦國際賽事，進而帶動國內棒球發展，必定有正面幫助。不過都發局昨坦言，年底前重新開工似乎有困難；目前已透過臺灣建築中心初審，但還需要送都市設計審議委員會備查與環評，這方面也要看遠雄資料的送件狀況，兩者都透過，才能向建築管理工程處申請設計變更，最後才能重新開工。沈佩瑤、黃建豪〈臺北都會〉蓋好大巨蛋 柯：棒球就會打得比較好嗎？ 自由時報20170312 2017 年 3 月 20 日，臺北遠雄巨蛋臉書官方專頁 po 照表示，目前大巨蛋屋頂進行安全檢視維修。【巨蛋現場直擊】屋頂維修。臺北遠雄巨蛋 Farglory Dome Taipei facebook20170320 2017 年 4 月 12 日，臺北市長柯文哲至臺北市議會備詢，面對大巨蛋案目前已停擺一年多，無黨籍臺北市議員童仲彥當場質問柯文哲，對大巨蛋案的態度，童還以過去退黨臉書留言「了不起、負責」這句話來問柯，是否針對大巨蛋案，使用「了不起、負責」態度來處理，柯聽聞後回應，現在大巨蛋案卡在內政部，柯竟直接脫口「幹我屁事」，柯文哲說，如果是北市審查大巨蛋案有問題，那他願意負責。林媛玲問大巨蛋案 童仲彥問柯Ｐ：能否「了不起、負責？」 蘋果日報20170412 2017 年 4 月 13 日，關於柯文哲脫口說出「現在卡在內政部」、「甘我屁事」等字眼， 遠雄集團發言人楊舜欽回批，柯市府仍玩兩面手法，楊舜欽說，自柯市府在 104 年 5 月 20 日，違法勒令停工至今，若不是柯文哲，恐怕大巨蛋早就已經完工營運，世大運可以開幕，民眾可以享受好的體育休閒。楊舜欽怒批，該事件在事實上仍都是柯文哲的責任，話要講清楚，證據拿出來，請柯市長不要藉著汙衊遠雄來矇騙社會大眾。林麗玉。柯：大巨蛋卡住幹我屁事 遠雄：兩手策略。鉅亨網新聞中心來源：中廣新聞網20170413 黃建豪。大巨蛋卡關說再掀戰火 遠雄轟：若不是柯 P 早完工。自由時報電子報20170413 2017 年 4 月 20 日，臺北市議員再次會勘大巨蛋，遠雄表示，北市府勒令大巨蛋停工近 1 年 11 個月，平均一平方公尺 30 處鏽蝕，共 200 萬構件有一半鏽蝕需除鏽，除鏽經費達新臺幣 4 億元；結構土木技師莊金生表示，由於大巨蛋與購物商場共構體，靠近風雨容易吹到地方，鋼筋預埋上面呈現蠻多達到 c 級鏽蝕危險程度；北市都發局副局長張剛維堅持，遠雄因未按圖施工，遭市府勒令停工，造成大巨蛋除鏽的損失，應由遠雄負責；臺北市長柯文哲於記者會受訪時回應，目前大巨蛋審查都是中央政府處理，責任並非北市府負責，而是遠雄自己設計有問題。大巨蛋上百萬處鏽蝕 遠雄：除鏽需 4 億 2017 0420 公視晚間新聞。公視新聞網20170420 大巨蛋停工鏽光光 柯 P：遠雄的問題。自由時報電子報20170420 郭美瑜。大巨蛋停工 2 年要花 4 億除鏽百萬處 議員要柯Ｐ道歉。蘋果日報20170420 2017 年 5 月 23 日，臺北市長柯文哲上午赴臺北市議會專案報告時，有部分議員們仍然持續關心大巨蛋進度，柯文哲坦言回應，在他任內完工「不太可能」，柯也放話指出，若遠雄還是「痞痞的」，會考慮解約這個選項。遠雄集團發言人楊舜欽回應，評定書取得內政部營建署認可後，將會去北市府掛件。鍾泓良、郭安家〈臺北都會〉大巨蛋評定書 遠雄： 營建署認可後送審。自由時報電子報20170523 2017 年 5 月 24 日，大巨蛋協力廠商樹花園股份有限公司發出宣告稿嚴正宣告，自 2017 年 5 月 15 日進場大巨蛋周邊工區，展開 33 棵行道樹斷根作業，連續 8、9 天都受到護樹團體人士們阻撓施工，造成該工程進度嚴重落後。樹花園公司表示，該公司是拿著核准函依法施工，對於違法闖入工區阻撓施工、不經查證胡亂指控樹花園公司惡意相關行為，都有蒐證，並保留法律追訴權。謝珮琪。合法工程卻遭暴力阻撓」松菸移樹公司：保留法律追訴權。風傳媒20170524 2017 年 6 月 9 日，目前大巨蛋建築物防火避難效能設計計畫書，上個月經內政部、內政部營建署及臺建中心評定透過後，在 2017 年 6 月 8 日，由內政部完成審議程式並核發認可通知書。雙方看法方面，北市府表示，遠雄集團還要完成都市設計審議、環境影響差異評估、變更建照等程式，才能允許大巨蛋復工。遠雄集團發言人楊舜欽表示，北市都發局蓄意刁難效能審查，導致專案變更，其中樓梯與附屬設施均為建築物內部之調整，依法屬建照審查範圍，並不是都審委員會審查範疇，而且經臺灣建築中心效能審查委員會確認建築物防火避難之安全性，實在不需要再召開都審委員會。20170609 寰宇整點新聞》大巨蛋復工？柯文哲：需送北市都審環評。寰宇新聞20170609 劉建邦。大巨蛋要復工 北市：還要都審等程。中央社20170609 內政部認可大巨蛋 遠雄：證明市府造成社會誤解。鉅亨網新聞中心來源：NOWnew20170609 2017 年 6 月 19 日，北市都發局於 6 月 18 日赴臺北市議會工務委員會專案報告，局長林洲民表示，中華民國自開國以來，每個案子都要經過都審程式，每次都審都有陳情室、媒體室，且開放錄音錄影，從都審開設以來就是這樣程式。體育局主導的 BOT 案合約應有因應機制，且 2016 年 9 月遠雄有一分同意書，清楚詳載，遠雄將完成都審、環評。對此遠雄集團回應，大巨蛋環評沒有變更，大巨蛋內部防火避難審查都已在臺建中心完成審查，建築外部分根本沒有變動，依法只需再送都委會「報備」， 即可進行大巨蛋建照變更，因此不認為需要再送都審大會審一遍。遠雄集團表示，最快本週向北市府掛件；遠雄拒絕進入「公審式的都審大會」，任憑裡長、民眾、公民團體向遠雄吐口水。張世傑。大巨蛋 遠雄拒「公審式都審大會」 聯合報。聯合新聞網20170619 2017 年 7 月 10 日，針對柯市府要求遠雄不要再拖延，遠雄集團發言人楊舜欽回應，遠雄從未拖延，呼籲柯市府應先在內部達成共識，避免造成政策分歧。韋樞。柯文哲說別再拖 遠雄：市府應先有共識。中央社20170710 2017 年 7 月 14 日，大巨蛋工期展延仲裁結果出爐，遠雄巨蛋公司針對北市府以環評要求增加綠建築標章、工法調整為由，提出工期展延 1452 天，最後獲得展延 922 天。獨家／大巨蛋工期展延仲裁出爐 遠雄再贏了 922 天。聯合新聞網 2017 年 9 月 8 日，臺北高等行政法院在 9 月 7 日週四判決結果出爐，北高行政法院法官認為，北市府當時勒令大巨蛋「全面停工」，不僅影響遠雄集團商業利益，更重要的是可能影響工程周邊公共安全與市民生命保障，違反比例原則，因此判決在「維護安全、防範危險發生」前提下，應準許部分復工，也就是與公安無關的部分仍維持停工處分。至於哪些具體專案可復工、如何進行，應由北市府與遠雄雙方透過專業技術人員協助，進行協商解決。另遠雄有 79 處未依照工程圖施作，如電梯位置、取消樓梯、柱子內縮、外牆外推、樓板挑空等等專案，法官認為符合建築法第 58 條第 6 款規定，勒令停工有理，維持原處分。雙方看法方面，臺北市長柯文哲回應表示，雖然判決結果是預期中的很合理，遠雄是不按圖施工，所以停工，但如果涉及工地安全，像是颱風來了，板模要釘好之類部分，這本來就是要做的，因此這判決是合理判決。遠雄集團發言人楊舜欽回應指出，該判決證明當初柯市府勒令全面停工，不僅違反比例原則，同時也危及公共安全及無視市民生命保障，楊舜欽說，目前大巨蛋已透過效能審查，很遺憾法官並未考量，因此在拿到判決書後，會再研擬上訴。臺北遠雄巨蛋在臉書上表示；「都發局於 104 年 5 月 20 日以大巨蛋有 79 處不按圖施工，勒令全面停工。遠雄從不否認，79 處裡的 17 處，為了配合世大運的趕工，現場是先依照 103 年 10 月 6 日送效能審查，並於 104 年 4 月 27 日申請第三次建照變更的圖，來進行施工，沒錯，當時這些圖尚未透過效能審查與建照變更。」、「所以，都發局應該勒令全面停工嗎，法院證實了 不應該，不僅這樣的行政命令不符比例原則 依都發局的 處 的演算法，大巨蛋應該是有幾萬、幾十萬、甚至幾百萬處的施工，多到無法算，卻因 79 處而全面停工，而且因為全面停工，還非常確定的造成了安全問題。」、「目前核準進行的 14 個工項，完成之後，巨蛋園區的外觀也幾乎算是完成，當然遠雄一定會復工完成。大巨蛋案 公安專案判可復工。蘋果日報20170908 大巨蛋案北市「大獲全勝」柯文哲：合理判決。聯合新聞網 中國時報／王己由、張立勳、張潼、王莫昀大巨蛋 重啟戰火。商周20170908 2017 年 9 月 20 日，北市府都發局證實，遠雄集團已在 9 月 19 日中午當天，將書圖、檔案送進都審會，目前尚未檢視其內容，但考量個案特殊性，之後會將資料上網公開；預計 3 到 4 周後召開幹事會。北市環保局也透過新聞稿重申，106 年 6 月底，遠雄曾提出申請變更車輛及人行動線、體育館主體及商店配置調整等專案，依《環境評估法施行細則》應提出環差分析報告送審，其他變更專案如果有達到此施行細則「應重新辦理環境影響評估」情形時，也要依規定辦理，換言之，大巨蛋案若要復工，仍須透過環評審查。遠雄集團發言人楊舜欽表示，身為開發商，必須要完成建照變更，所以將資料送入北市府，後續要經過都審、環評等程式，是北市府權責，若期間要遠雄補件或修改，能補就補、能改就改；不過，若還是提出開發商做不到的要求，那就回到原點，雙方繼續協商、仲裁、訴訟。張潼。大巨蛋案送都審 市府：需環評。中時電子報20170920 2017 年 10 月 5 日，臺北市議會教育委員會議員秦慧珠、王鴻薇、厲耿桂芳、王威中，率領北市府都發局副局長張剛維、遠雄集團發言人楊舜欽等人共同現勘大巨蛋，工地持續進行除鏽、外牆、屋頂覆蓋等工程狀況，遠雄集團協力廠商日商大林組營造巨蛋所所長今井昌彥也在會勘時報告，除鏽工程太致完成，目前正進行核准 14 項工安專案。遠雄集團預估在 2017 年 11 月完封大巨蛋屋頂，2018 年 8 月完成外牆及 14 項公安維護工程，復工後 18 個月大巨蛋工程就可完工。遠雄表示，目前停工造成直接及間接損害，遠雄都有在準備相關資料；張剛維回應，會依標準審議作業執行後續作業，停工訴訟案程式還在進行，需等法院判決結果出爐後才會進一步處理，北市府態度認為大巨蛋停工有據，目前談賠償問題還言之過早。臺北市長柯文哲受訪表示，「怎麼會是政績？不是政績是善後吧！」。楊舜欽表示，北市府要求遠雄，清空 1、2 樓且不得施工，這部分遠雄難以配合，但後續還需經過雙方協商、市府審議等程式，希望審查過程提出變更條件是雙方都可接受。大巨蛋後續賠償 北市都發局：言之過早 TVBS 新聞20171005 陳家祥。大巨蛋傳明年 10 月完工成連任政績？柯文哲：是善後吧 ETtoday 新聞雲20171005 郭美瑜。遠雄估明年 8 月完成大巨蛋殼 停工損失也要向市府求償。蘋果日報20171005 市議員考察大巨蛋 關心除鏽等維安工程 20171005 公視中晝新聞。公視新聞網20171004 2017 年 10 月 17 日，臺北市都市設計審議會第 4 次變更設計幹事會會議原定下午 2 時開始，遲約 20 分鐘才開始，再進行討論大巨蛋案過程當中，在大客車下客區變更方面，北市府與遠雄雙方毫無共識，該會議最後裁示，針對 57 輛大客車於菸廠路上下客的交通影響，幹事會要求遠雄補齊資料，下次再討論，全案退回。張博亭。大巨蛋案今開變更設計幹事會 北市府遠雄無交集。蘋果日報20171017 張世傑、邱瓊玉。大巨蛋案會議紀錄 柯 P 見趙藤雄 2 次。好房網 News20171018 張世傑。大巨蛋都審幹事會遭退回 遠雄酸：審查跳脫體制外。聯合報。聯合新聞網20171017 2017 年 10 月 25 日，臺北市議會下午進行「107 年度施政計畫及總預算案報告與詢答」，民進黨籍臺北市議員簡舒培質詢問臺北市長柯文哲，大巨蛋展延案到 106 年 10 月 25 日到期，今天過後要怎麼辦？依照合約是否要解約或如何處理？柯文哲回應，若大巨蛋要繼續蓋，就要合法合理，「就要乖乖進來審查」。黃麗芸。大巨蛋展延案到期 柯文哲：要蓋要合法。中央社20171025 2017 年 10 月 31 日，臺北地檢署偵辦遠雄 4 大弊案後宣判，全案共起訴趙藤雄、周勝考等 31 人被起訴，13 人獲緩起訴。其中趙藤雄被求處共 24 年有期徒刑、周勝考求處 10 年有期徒刑、李述德求處 10 年有期徒刑、許銘文求處 9 年有期徒刑；時任臺北市長，前總統馬英九是否涉及不法，將另案追查。謝君臨。馬英九涉大巨蛋圖利弊案 北檢另案偵辦。自由時報電子報20171031 2017 年 11 月 1 日，臺北市長柯文哲臨時抽出空檔，率領 2 位副市長跟局長們召開記者會強調，上任後對大巨蛋案不逃避、也不妥協，如今證明當初的堅持都是對的。柯表示：「30 分鐘有現金 55 億，我都覺得實在是神通廣大，這怎麼弄得，作生意有賺就好，不要說太貪，老實講如果當年那個大巨蛋只有蓋 3 棟，有留足夠的空間，今天早就開幕了。」，柯文哲再次向遠雄董事長趙藤雄喊話，說做生意有賺就好，不要太貪心，否則現在大巨蛋早就蓋完了。對此遠雄集團發言人楊舜欽回應，第一點，包括趙藤雄先生在內，遠雄集團沒有任何一個員工，是因為大巨蛋弊案遭到起訴；第二點，就算因他案遭到起訴，也還沒有一審判決，請柯文哲市長沒有必要見獵心喜。臺北地院在 2017 年 10 月 31 日開羈押庭，裁定趙藤雄須繳交保金新臺幣 5 億 5000 萬元交保，另每日至三張犁派出所報到，限制住居、出境及出海。李品誼 攝影 蔣睦宇TVBS 新聞20171101 黃建豪。大巨蛋修約追討 30 億權利金？ 遠雄：不要打蛇隨棍上。自由時報電子報20171101 林孟潔、杜建重影音攝影55 億交保創紀錄 趙藤雄今赴派出所要筆簽名報到。聯合報。聯合新聞網20171101 2017 年 11 月 23 日，北市都發局表示，前天 11 月 21 日 已收到遠雄集團補件，將檢視內容，最快 2017 年 12 月初將召開第 2 次幹事會。遠雄集團發言人楊舜欽表示，57 輛大客車在菸廠路上下客屬於臨時停車，交通衝擊並不嚴重，上次幹事會，雙方對是否要進行交評還有歧見，是否達到交評標準，到幹事會再討論。張世傑。遠雄補件 大巨蛋最快下月初都審。聯合新聞網。好房網 News20171123 2017 年 12 月 4 日，北市府隨即發文至內政部，詢問 2011 年大巨蛋評定書「合法性」；上週內政部迴文，指大巨蛋的認可通知書一共核發共 3 次，每次核發新版、同時廢止舊版，大巨蛋的建照依舊有效力，換言之，大巨蛋又回到市府、遠雄過招。張世傑100 年認可通知書已廢止 大巨蛋建照仍有效。聯合報。聯合新聞網20171204 2017 年 12 月 5 日，臺灣蠻野心足生態協會、松菸公園催生聯盟等各護樹與公民團體，上午赴行政院前，先赴立院抗議，各護樹與公民團體表示，內政部以「臺建中心前執行長許銘文涉嫌圖利尚未判決確定」為由，駁回護樹團體「撤銷或廢止大巨蛋案歷次已核准的防火避難效能評定書與認可通知書」申請，對於內政部駁回申請一事，目前向行政院提出訴願。陳煜。大巨蛋成大弊案！公民團體抗議內政部卸責 行政院應介入調查。風傳媒20171205 2017 年 12 月 12 日，監造建築師羅興華、徐少遊之前遭到北市建築師懲戒委員會審議移送，被處以停止執行業務兩年懲戒，兩人不服向內政部建築師懲戒覆審委員會提出覆議在 2017 年 12 月 1 日覆審結果為，該會認為大巨蛋工程確未按圖施工，徐姓、羅姓兩位建築師，未善盡監造義務、簽證不實，維持停業兩年懲戒。遠雄集團發言人楊舜欽表示，會再瞭解懲戒理由，而遠雄巨蛋公司這邊，將會研議協助 2 位建築師進行後續行政訴訟。徐義平。大巨蛋未按圖施工遭停業 2 年 2 監造建築師覆審被駁回。自由時報電子報20171212 2018 年 1 月 3 日，臺北市政府前財政局局長李述德，被控在大巨蛋案中圖利遠雄集團，被求刑 10 年有期徒刑，與同案被告臺建中心執行長許銘文、遠雄人壽總經理趙信清、遠雄建設副總經理許自強等人，共同聲請限制出境解禁；而臺北地院在 106 年 12 月 22 日開庭調查，法官裁定駁回 4 人聲請限制出境解禁，都維持限制出境、出海處分。臺北市政府文化局指控遠雄集團，大巨蛋工地施工不當，導致一旁市定古蹟松山菸廠鍋爐爐房地基下陷、煙囪傾斜等，臺北地檢署花了 2 年時間進行調查，最後認定遠雄營造、大林組營造及遠雄巨蛋事業公司及 8 名相關工程人員施作時並無毀損故意，且有些損害與施作並無關係，將全案不起訴。北市府都發局局長林洲民在 2018 年 1 月 2 日證實，遠雄集團已在 2017 年 12 月 31 日補件，並預計在 2018 年 1 月 17 日，召開二次幹事會；遠雄集團發言人楊舜欽證實，遠雄在上月底前，針對幹事會所提出補正事項進行補件，包括上、下客地點，將由原訂松菸倉庫改往旅館前方。另外，幹事會委員要求其他補正事項，遠雄都有提出回覆，屆時再看幹事會有何意見，會在會中再進行溝通討論。王聖藜。聲請解除限境被駁回。聯合報。聯合新聞網20180103 大巨蛋施工毀損松菸古蹟 檢：非故意不起訴。蘋果日報20180103 楊忠翰。歷時兩年！蓋大巨蛋弄歪松菸煙囪 遠雄獲不起訴。三立新聞網20180103 曾百村遠雄補件大巨蛋案 17 日開二次幹事會。好房網 Housefun 中時電子報20180103 2018 年 1 月 17 日，2017 年 10 月召開北市都市設計審議幹事會遭退回。大巨蛋今天二度闖關，遠雄依照北市府要求，提逃生電腦模擬引數及大客車上、下客詳細交通計畫；幹事會決議，大巨蛋逃生電腦模擬引數交由都審會定奪，也須補充詳細交通分析，修正後送都審大會審議。鍾泓良。遠雄大巨蛋二度闖關幹事會 修正後送都審大會。自由時報電子報20180117 2018 年 1 月 22 日，遠雄集團之前已經公告，將對大巨蛋於臺北市光復南路、忠孝東路側 33 棵行道樹進行移植作業，移植至南港區北部流行音樂中心，當天早上護樹團體與相關人士到場阻攔移樹作業，與樹花園公司工人們再次發生衝突。其他聲援民眾也高舉標語「柯趙聯手移老樹，護樹柯變柯騙子」。張博亭。大巨蛋周邊行道樹週一動工移植 護樹團體阻擋引爆衝突。蘋果日報20180122 遠雄發言人楊舜欽表示「移樹按照合約是市政府應辦事項，是柯市府要遠雄公司幫忙執行移樹工程。」楊舜欽表示，移樹在 BOT 合約並不屬遠雄工項，對於現場以護樹為名義的黨派或團體來進行陳抗，應該是柯市府要考量到風險，遠雄必然在安全無虞下的狀況才能執行工程。盧冠妃。大巨蛋移樹爆衝突！遠雄發言人：柯市府要求幫忙執行。三立新聞網20180122 2018 年 1 月 28 日，33 棵樹將移到北部流行音樂中心南基地，卻爆出移植地點積淹水，連日排不掉，護樹團體批評北市府應要求遠雄停工，別把樹泡在水裡爛；移樹廠商認為，北流「整體排水工程」應一次到位，否則樹木死亡風險大。北市新工處指出，北流中心正在施工中，分成北基地、南基地，後者預計 2019 年 4 月才能完工，至於景觀工程、排水工程，都是收尾階段才可能施作。大巨蛋上週進行移樹工程，護樹團體、移樹廠商僵持近一週。遠雄集團發言人楊舜欽表示，移樹屬於北市府應辦事項，工地有陳抗團體，應該是北市府須考量風險，待公權力解決，目前是最佳移植季節，若冬天過了樹若仍移不走，到時看歸咎於誰。張世傑。獨／大巨蛋移樹又惹議 移植地點大量積水、民團嗆停工。聯合報。聯合新聞網20180128 2018 年 1 月 30 日，臺北市長柯文哲繼愛滋器捐案、大巨蛋下游廠商不滿停工不符比例原則後，遭到大巨蛋廠商自救會及松菸公園護樹團體相繼到監察院告發，柯恐要第三度被監察院約詢。郭安家。遠雄廠商、護樹團體都告！柯Ｐ恐第三度被監委約詢。自由時報電子報20180130 2018 年 2 月 22 日，由於大巨蛋 33 棵樹移樹移至北部流行音樂中心工程，目前遭到護樹團體抗爭及移植地點積水，恐遲至 2018 年年底大選、下個冬天才能移樹。張世傑。大巨蛋延宕再添一筆 移樹恐等到下個冬天。聯合報。聯合新聞網20180222 2018 年 3 月 20 日，遠雄集團在 2018 年 3 月 18 日發函給北市府，要求大巨蛋案暫緩於 2018 年 4 月 3 日進入都市設計審議大會。北市都發局在 3 月 19 日回絕並要求照常舉行都審大會；北市都發局上週表示，大巨蛋因違反「建築技術規則」第 97 條、127 條，演唱會觀眾席若低於地面 7 公尺以下，未來恐不能辦演唱會，除非重回臺灣建築中心審議，讓大巨蛋復工再現變數。遠雄集團發言人楊舜欽受訪表示，大巨蛋這次變更案未涉及「建築技術規則」第 97 條、127 條，內政部營建署也已發函解釋，都審也非建築技術規則主管機關，遠雄不可能重新申請效能審查、回到臺建中心。若北市府不同意暫緩，遠雄不排除撤件。張世傑。大巨蛋都審日程 市府、遠雄又演拉鋸。聯合新聞網。聯合報20180320 張世傑。大巨蛋掀戰火！審查會在即 遠雄突申請暫緩 90 天。聯合新聞網。聯合報20180320 2018 年 3 月 21 日，美國在臺協會處長梅健華表示，AIT 內湖新館今年夏天會蓋好，儘管有人說蓋 8 年才蓋好沒什麼好驕傲，他狠酸表示至少我們比臺北大巨蛋早蓋好。臺北市長柯文哲上午出席非營利幼兒園揭牌活動時回嗆，若有美國政府撐腰一定改得更快。對於大巨蛋案遠雄遲不送件，柯表示一定要送件，已經講很清楚，很多人在看不會放水，就是進大會審、公開透明，如果大眾可以接受，北市府也不會刁難。梅健華酸大巨蛋難產 柯回嗆：因有美國政府撐腰。東森新聞 CH5120180321 方炳超。梅健華酸大巨蛋難產 柯文哲：有美國政府撐腰一定蓋更快。風傳媒20180322 2018 年 3 月 24 日，臺北市前副市長、無黨籍臺北市長候選人邱文祥表示，若當選，會安全把大巨蛋蓋好。劉建邦。參選北市長提政見 邱文祥：把大巨蛋蓋好。中央社。經濟日報20180324 2018 年 3 月 30 日，北市府都發局預定於 2018 年 4 月 3 日，召開都審會審議大巨蛋案，但遠雄集團決定申請撤件。北市府都發局長林洲民批遠雄此舉浪費社會行政資源，遠雄集團發言人楊舜欽回擊回應，遠雄在 2018 年 3 月 9 日接到北市都發局來函，針對大巨蛋逃生梯、球場座位等安全問題，要求必須重新設計，才能申請變更建照復工，但大巨蛋於 2011 年核准建照，早經都發局依法審查程式核發，現在又來質疑當時建照適法性，已超出都審範圍，樓梯是原先建照就已存在，全都符合技術規則，球場觀眾席座位使用的核準都與都發局 2011 年原核準建照時相同，從核發起都沒有變更過，內政部也已函釋。因此遠雄集團與遠雄巨蛋公司決定先撤件，撤件後仍會努力協調針對法規釋疑，再行遞件申請都審變更在會外釐清之後再行遞件，期待都委會在公平、公開且合於法規的前提下進行審議。韋樞。大巨蛋都審撤件 遠雄：審技術規則超出範疇。中央社20180330 張立勳、張潼。大巨蛋下週都審喊卡。中國時報。中時電子報20180331 大巨蛋除鏽 17 億全民買單 丁守中轟：柯 P 執政 爛尾保證。中時電子報20180410 2018 年 5 月 14 日，臺北市長柯文哲強調，北市府的立場並未改變，就是堅持公安、依法行政、依約辦理，市府審查一定是公開透明，必要時也可找中央幫忙，會將大巨蛋逃生問題做得更安全。 2018 年 12 月 17 日，臺北市長柯文哲日前在「蔡柯會」時，向總統蔡英文提到大巨蛋與國父紀念館中間可以興建挖一條疏散地下道，連結國父紀念館廣場作為疏散場地，不過因國父紀念館是文化部管轄，所以要求中央協助；文化部回應，北市府主張的大巨蛋連通道，涉及文資審議劃定範圍，希望柯市府先整合內部相關資訊，文化部長鄭麗君更直言，需要北市府清楚表達 地下道 要不要續建，若要續建，要把完整的規劃提出來。對此柯文哲回應，大巨蛋不拆就是要蓋，但要蓋一定要安全，不能不管公安，要解決安全問題。張博亭。大巨蛋案與文化部交火 柯Ｐ：連通道早就說要蓋了。蘋果日報20181217 2019 年 2 月 12 日，臺北市政府和遠雄集團雙方達成共識，重啟移樹工程，遠雄也趕於 2019 年 1 月 31 日送出移樹計畫，移植地點從原本的臺北流行音樂中心，改為大巨蛋園區內。張世傑。北市、遠雄達共識 大巨蛋 3 月底前移樹。聯合新聞網。聯合報20190212 2019 年 2 月 28 日，無黨籍臺北市議員邱威傑在臉書發出一則影片表示，他接獲民眾陳情，光復南路在 2019 年 2 月 22 日進行大巨蛋開挖水電工程，懷疑遠雄違反停工規定，偷偷違法復工大巨蛋，私自進行施工，因此邱威傑帶著助理團隊、投訴民眾北市新仁裡裡長吳建德及北市府官員等，前往大巨蛋會勘，會勘結果，北市府允諾，在整合工程計畫提出之前，不會輕易讓遠雄集團提出水電工程動工。影／柯 P 喬不定？ 他帶人單挑大巨蛋 yahoo 奇摩新聞。三立新聞網20190228 2019 年 3 月 14 日，臺北市定古蹟松山菸廠鍋爐房地，在 2015 年出現地基下陷、煙囪傾斜，臺北市府環保局認定大巨蛋施工不當造成，因對遠雄巨蛋公司開罰新臺幣 150 萬元，並命負責人趙藤雄參加 8 小時環境講習，遠雄巨蛋不服並提起行政訴訟抗罰，一審認為開罰有理，2017 年判該公司敗訴，上訴後，最高行政法院在二審認為環保局舉出開罰理由不符合相關法規，改判撤銷 150 萬元罰鍰及參加講習的處分，要北市府環保局另作適法處分，全案確定。丁牧群 臺灣蘋果日報20190314 2019 年 3 月 16 日，無黨籍臺北市議員邱威傑在 YouTube 發出一則影片表示，2 月原和北市府協調，希望大巨蛋周邊維護工程能一次整合施工，並約定 3 月 18 日開會，沒想到竟在 3 月 16 日深夜，發現大巨蛋移樹工程要正式進行，才得知北市府體育局早就做好決議，違反當初的協議，讓邱威傑忍不住與北市府官員當場強烈不滿失態痛罵這是偷襲。對此北市府體育局參議、大巨蛋籌備處副執行長陳世浩回應澄清表示，該移樹計畫在 2019 年 3 月 8 日透過了，本來預計在 3 月 18 日要跟議員邱威傑說明，但是一直聯絡不上。陳世浩強調只是誤會，也符合法令程式。北市府深夜大巨蛋移樹 呱吉難得暴怒：偷襲唬爛 Noenews 今日新聞20190316 大巨蛋移樹先斬後奏？北市府回應了 yahoo 奇摩新聞。三立新聞網20190316 呱吉20190315 2019 年 3 月 28 日，北市都審會再次審查臺北大巨蛋案，依照 2019 年 1 月的會議決議，遠雄必須在本次會議，以建築物內 59833 人，加上戶外人數 13733 人，進行電腦疏散模擬，並以安檢標準「逃生步行速度每秒 12 公尺」、假設災害發生時「逃生步行速度每秒 06 公尺」進行電腦逃生模擬，然而遠雄僅提出「逃生步行速度每秒 12 公尺」模擬版本，並將 45 分鐘模擬動畫，濃縮為 1 分鐘播放，讓多數委員認為，遠雄不尊重前次決議，要求遠雄備齊資料再做審查，大巨蛋案仍舊持續卡關。李彥穎。防災模擬被批「不接地氣」hinet 生活誌。好房網 News20190329 2019 年 4 月 30 日，臺北最高行政法院認定臺北市政府停工處分無違誤，判遠雄集團敗訴定讞。對此遠雄集團發言人楊舜欽在 5 月 1 日上午現身受訪表示，遠雄尊重北市府裁量權，遺憾是市府選擇最重方式；但不影響大巨蛋建照變更，目前雙方仍朝履約方向走。郭安家。大巨蛋被停工提行政訴訟 遠雄：敗訴不影響建照變更。自由時報電子報20190501 2019 年 5 月 15 日，遠雄集團在 5 月初重新新版大巨蛋都審內容防災疏散模擬補件，表達難以執行「每秒 06 公尺」的模擬引數，遭到北市府打槍駁回。北市府都發局解釋，主要希望遠雄能進一步說明，並已將模擬結果分送給各委員，避免上次都審狀況。遠雄集團發言人楊舜欽表示，依照臺灣建築中心的模擬工具，許多模擬引數是固定的，無法特別指定「每秒 06 公尺」，況且上次都審會沒強制一定要做，既然北市府希望補充說明，之後會再補內容，但何時重新送件的期程仍不確定。張世傑。大巨蛋都審內容不齊全 遠雄補件又被退。聯合新聞網。聯合報 20190515 2019 年 9 月 7 日，鏡週刊報導，臺北市長柯文哲、遠雄集團董事長趙文嘉在 2019 年 8 月中旬，雙方達成共識，針對攸關公安的大巨蛋園區容留人數，遠雄集團同意讓步，回到環評的 59833 人次，商場也可望變更為商辦大樓以降低人流，此外，遠雄還首度同意訂定「超額盈餘」條款，盈餘達標後，一定比例上繳市府，讓 BOT 合約中零權利金的爭議獲得解套。遠雄總經理湯佳峰表示，若透過都審、順利在 3 個月內拿到建照，大約還需要一年半才能完工，若 2019 年底順利復工，大巨蛋最快預計在 2021 年中旬就可完工。文｜劉榮 攝影｜鄒保祥 賴智揚 林俊耀【全文】會見趙文嘉 遠雄讓步 柯文哲復工大巨蛋解套。鏡週刊20190907 2019 年 10 月 14 日，大巨蛋在第 7 次闖關臺北市都市設計審議委員會後終獲透過。 2019 年 12 月 3 日，臺北市政府已於 2019 年 10 月確認遠雄集團提出退縮方案，預計大巨蛋園區內商場棟與影城棟一樓室內空間，將退縮 106 坪，並增加 5 處出入口；戶外景觀設施也將退縮 46 坪。北市府透過大巨蛋退縮方案一樓空間退縮 106 坪。寰宇新聞網2011203 2020 年 3 月 25 日，臺北市政府環境影響評估審查委員會經討論後，最後審議修正透過環差報告，並要求遠雄集團在一個月內提出報告修正內容，包含維持原核準綠覆率、和環評委員及相關機關提出意見。北市府環評委員會也提出附帶建議，就是遠雄集團必須應積極處理附近里民提出對有關鈦板反光、交通動線及文化園區生態池水位等問題，意味著大巨蛋復工在望。遠雄集團發言人楊舜欽表示，目前等待營建署做最後認可，一旦核准後將立即向北市府申請復工，盼望 6 月底前取得建造復工許可。臺北捷運公司表示，北捷行控中心皆會因應人潮，彈性調整捷運班距，未來大巨蛋活動，行控中心皆可彈性因應。郭安家。大巨蛋交評低估？ 北市交通局不會有黑暗期。自由時報電子報20200331 劉建邦。大巨蛋案環差分析報告修正透過 復工在望。中央社20200325 2020 年 8 月 7 日，臺北市政府建管處已同意大巨蛋工程復工，遠雄集團發言人楊舜欽表示，將按照排好的工程專案陸續進駐施工，若一切順利，大巨蛋可望預計在 2021 年底完工、2022 年可望正式開幕啟用。蔡惠芳。大巨蛋復工激勵 遠雄建股價開紅盤。工商時報20200810 韓婷婷。北市府同意大巨蛋復工 遠雄：2021 年底竣工。中央社20200808 2022 年 3 月，遠雄集團宣佈大巨蛋園區中的飯店，將和 IHG 洲際酒店集團簽約，掛上臺北洲際酒店品牌登場姚舜。攜手遠雄 洲際酒店進駐巨蛋。工商時報20220325。 2022 年 6 月 30 日，太平洋崇光百貨宣佈和遠雄巨蛋公司完成簽署臺北大巨蛋的商場租賃契約，承租 42 萬坪的商場，打造遠東 Garden City，於 2024 年 9 月 26 日開幕。 2022 年 12 月 5 日，大巨蛋官網的資訊，遠雄已經在 2022 年 11 月 18 日宣告放棄申請停工的國賠，並同意臺北市提出的營收分潤契約，也順利在 2022 年 11 月 22 日完成契約變更的簽訂作業。 2024 年 2 月 2 日，臺北大巨蛋正式營運。 2024 年 8 月 20 日，消安基金會，臺北大巨蛋防火逃生避難安全驗證已完成，臺北市體育局回應，只要經營者遠雄集團將相關資料送市府申請，依臺北市相關自治條例，大巨蛋就可舉辦演唱會等大型活動。而遠雄表示，大巨蛋 7 月 30 日進行自衛消防編組應變能力驗證。 2024 年 9 月，臺北大巨蛋與國父紀念館站 B2 連通道開放。 2024 年 10 月 5 日，在臺北大巨蛋舉行國慶晚會。 相關條目 巨蛋 高雄巨蛋 苗栗巨蛋 桃園巨蛋 竹北巨蛋 臺中巨蛋 臺北小巨蛋 臺南小巨蛋 花蓮小巨蛋 金門小巨蛋 臺大小巨蛋 林口／龜山小巨蛋 松山文化創意園區 臺灣棒球史 參考文獻 外部連結 T T Category 臺灣巨蛋 Category 臺北市市有資產 Category 臺灣環境運動 Category 遠雄集團 Category 臺灣 BOT 模式 Category 密閉式巨蛋 Category 臺灣後現代主義建築 Category 臺北市音樂場地 Category 中華職棒球場 CategoryT1 聯盟場館 分類：2023 年完工體育場館 分類：2023 年臺灣建立