京秦鐵路全長 294 公里，現為京哈線的一部分。線路位於華北平原，西起北京市，經河北省東北部到達秦皇島市。沿線農業以小麥、玉米為主，是河北省的主要農漁產區。礦產資源豐富，以鐵礦石和煤為主。工業有采礦業、鋼鐵等工業。京秦鐵路在北京鐵路樞紐與豐沙鐵路、京包鐵路和京原鐵路相通，向東直達秦皇島市 中國最大的煤炭外運基地，與海上運輸線銜接，構成山西煤炭的重要運輸線。京秦鐵路首通段於 1975 年 9 月 1 日通車，全線於 1985 年完成，是六五計劃的重點建設專案之一，也是中國第一條一次建成的雙線電氣化鐵路。 首期工程：通坨鐵路 雛形 早在 1891 年時，時任京奉鐵路總工程師金達就曾提出過修建通州至豐潤的鐵路計劃，但是最後未能成事。 計劃 長期以來，津山鐵路都是唯一連通山海關內外的鐵路，隨著時代的發展，鐵路車流量越來越多，交通壓力也越來越大，津山鐵路經常處於超負荷運營狀態，為分擔津山鐵路沉重的運輸壓力，縮短首鋼集團到遷安市礦山的距離，縮短北京到東北的執行距離，分流天津站的鐵路車流量，及促進河北的農業發展，1970 年 6 月，在周恩來總理的指示下，交通部下達了修建通縣站至坨子頭站鐵路線的計劃，並交由鐵三院負責設計。設計的路線利用已經建成的通州支線，從通州東延至灤縣，途徑河北省東北部。1972 年 12 月，第一批施工資料完成；1973 年 10 月，所有施工資料完成；1975 年 8 月，工程設計完成。 通坨鐵路工程資料 專案 資料 土石方 766 立方米 橋樑 58 公里 168 座 涵渠 46 公里 347 座 鋪軌 1873 公里 房屋 134 萬平方米 車站 36 個 投資 19 億元 電氣化設施 電氣化設施 通訊電纜 261 公里 輸電線路 高壓 200 公里 低壓 38 公里 電話所 3 處 訊號站 所 28 個 變電所 6 個 建設 通坨鐵路的施工由鐵道兵第 4 師承擔。施工從 1973 年 1 月開始，至 1975 年底完成。修建的路線從通縣東站起，向東經三河、大廠、薊縣、玉田、遷安、豐潤、灤縣等縣市後到達秦皇島市，途中繞開冀東煤田，最後在坨子頭站與京山鐵路接軌。 鋪軌工程從 1973 年 7 月開始，從通縣和灤縣兩端同時進行，至 1974 年 4 月 28 日完成。隨後，站房的建設於 1975 年完成，供電和通訊訊號裝置也在同年 8 月完成。 待建成鐵路的沿線人口密度較大，對於施工部隊來說既是干擾，也是機遇；一方面，沿線的村莊、道路和通訊線路比較密集，部隊需要與地方政府部門保持聯絡；另一方面，施工部隊會在一些人口密度較大的村鎮，將一些工程分包給沿線的公社和生產隊，這樣既能加快工程的進度，也能為沿線居民帶來收入。這種 軍民合作 的模式後來還得到了國家計委和建委的讚揚。 通坨鐵路在 1975 年第二季度透過驗收，並交由北京鐵路局接管。 開通客運 通坨鐵路通車後不久即開通客運，從 1980 年 10 月 11 日開始，大部分北京到東北的列車在北京站到灤縣站的執行線路由津山鐵路陸續改為在本線執行，不再經停天津站和唐山站，例如 1718 次列車，152153、154151 次列車，159160 次列車，171172 次列車等，津山鐵路從此主要承擔大部分南方到東北的客運車流量。 二期工程：從灤縣到秦皇島 規劃 為進一步分流京山鐵路的運輸壓力，縮短山西的煤炭到秦皇島港的時間，鐵道部向國家計委和建委呈報了修建北京至秦皇島鐵路的計劃，並在 1981 年得到了兩方的批准。計劃的線路從雙橋站起，沿既有通坨鐵路到狼窩鋪站，再從狼窩鋪站修建新線至秦皇島站；由於計劃的線路為複線，故狼窩鋪 秦皇島段將直接建成複線，而既有的通坨鐵路也將增建第二線。計劃由鐵三院承擔總體設計，北京局、大橋局、電氣化局和瀋陽局參與。複線的設計在 1981 年 12 月完成，秦皇島段改線的設計在 1982 年 11 月完成，包括車站建設的正線設計在 1983 年 3 月完成。值得注意的是，京秦鐵路的電氣化設計在 1983 年 4 月就由電氣化局完成，並在後來的新線建設中一同施工；京秦鐵路的電氣化建設不僅包括了既有的通坨段和通州支線，還包括了豐臺西站和豐雙鐵路。 施工 京秦鐵路的施工由中鐵一局、三局、大橋工程局和北京局完成，其中一局承擔豐潤 秦皇島段 1429 公里、秦皇島改線 20 公里和聯絡線 121 公里的建設，三局承擔雙橋 豐潤間 130 公里的建設，電氣化局負責全線的 四電 建設，北京局負責東郊站鐵路立交工程；另外，三局和電氣化局還承擔了東北環線和西北環線的部分工程，北京局還承擔了豐臺西站改造的任務。 經過了一年多的籌備之後，1981 年 9 月，京秦鐵路破土動工，在秦皇島附近開始了第一批建設。1982 年 1 月，國務院常務會議決定加快京秦鐵路建設，要求 1984 年通車，1985 年運煤，1986 年完成電氣化，比鐵道部計劃提前一年；同時，會議還決定由沿線省市和鐵道部成立京秦鐵路建設領導小組。隨後，鐵道部立即召開緊急會議，決定雙橋至狼窩鋪站於 1983 年底建成使用，狼窩鋪至秦皇島段 1984 年 6 月鋪通，1985 年下半年運煤，電氣化工程在 1984 年開工，1986 年完工，與土建同時進行。 1982 年 3 月，工程全面開工。同月，秦皇島段的改建工程開工，並在 1984 年 9 月 28 日竣工。北京樞紐內的改造從 1983 年開始，至 1984 年完工，東郊站的改造在 1986 年的數個月裡完成。1983 年 5 月 17 日，雙橋 狼窩鋪段第二線鋪軌完成；12 月 20 日，京秦鐵路在河北省撫寧區接軌，比國務院規定的時間提前了一年。當天下午，鐵道部在撫寧區召開了提前祝捷大會，一眾中央領導人參加，包括時任中共中央政治局委員的國務院副總理萬里、李鵬和中共中央書記處書記胡啟立，李鵬還在大會上應邀講話；黃植誠和侯德健也應邀參加。 在京秦鐵路通車後，原先的狼窩鋪 坨子頭區間更名為狼坨聯絡線，後來又在京山鐵路的改造中成為了京山鐵路的正線。 四電 建設 1984 年 7 月 1 日，在雙橋 狼窩鋪段完成改造，狼窩鋪 秦皇島段鋪軌完成後，北京局接管了京秦鐵路並開始運營。12 月 28 日，狼秦段的 三電 工程（電力、通訊和訊號）投入使用。1985 年 1 月 4 日，雙橋站的電氣集中投入運營，標誌著京秦鐵路全線 281 公里的 三電 工程全部開通。全線的 三電 任務由北京局電氣化工程公司、第三工程公司承擔。京秦鐵路的電氣化工程從豐臺西站開始，至山海關站，需覆蓋 341 公里複線和 89 公里單線，電路的供電方式在大部分割槽間採用自耦變壓器，北京樞紐內採用吸流變壓器；此工程也是中國第一項接受日本對華政府開發援助的鐵路工程。工程於 1983 年 3 月開工，1985 年 11 月竣工。同年 12 月 18 日上午還，京秦鐵路開通儀式在豐臺西站舉行；1036 時，第一列電氣化列車 由韶山 1 型電力機車牽引的 60 節車皮 從豐臺西站出發前往山海關站。時任鐵道部高階領導李森茂、孫永福和蔡慶華參加了儀式。 成就 1986 年 12 月，驗收委員會在驗收時，認為京秦鐵路的建設速度快、質量高，並給出了優良的總評。1987 年，京秦鐵路電氣化工程被評獲國家質量銀質獎。不少工程也被鐵道部評為優質工程。 通車後 日常維護 1978 年，北京工務段將 117 公里的軌道更換為 50 公斤 米的無縫鐵軌，在 1989 年時又更換為 60 公斤 米；至 1995 年，60 公斤 米鋼軌共有 359 公里。 1996 年 4 月至 5 月，為滿足北京至間開行快速列車的需求，北京鐵路局對京秦線北京 狼窩鋪段線路、站場、橋樑、通訊、訊號、電氣化及車輛段輔助設施進行改造，韓家林、管城、彩亭橋、邦均 4 站被撤銷，京秦線全線則於 1997 年 9 月至 11 月接受提速改造。 2006 年 10 月 19 日，中鐵六局完成了京秦鐵路通縣至豐潤段的訊號改造，將該區間 1304 公里、12 個車站的訊號系統升級為 CTCS2。 提速改造 作為中國鐵路大提速的一部分，京秦鐵路在 19962003 年期間進行了多次改造，使線路能承載 200 公里 小時的動車組。 1996 年，北京至狼窩鋪的 1675 公里和京山鐵路狼窩鋪至秦皇島的 110 公里區間進行了改造；4 月，北京鐵路局北京勘測設計院完成了施工設計，隨後由北京鐵路局北京鐵路工程總公司和大修工程處在 5 月底完工，共改造了 16 個車站，拆除了 4 個車站，新設定了 60 組 12 號道岔、7 組 18 號道岔、更換了 36 組道岔，調整 57 處曲線超高，加固 55 座橋樑，更換近 19 萬根混凝土枕木，補充碎石 5 萬立方米，打磨鋼軌 30 公里。當年 7 月 1 日，北戴河 號快速列車首發。 1997 年，本線被再次改造，工程由北京設計院在 47 月完成設計，北京鐵路工程總公司在 9 月底到 11 月底施工。完工後，線路的時速提高到了 160 公里 小時，燕郊站至豐潤站區間還預留了提速至 200 公里 小時的條件。1998 年 6 月 11 日，北京站至北京東站增建二線工程建成投產。 最大規模的一次改造在 20012003 年間。此次 京秦客運通道提速改造 由鐵三院設計，中鐵四局、五局、十一局、十二局、十六局、十七局、十八局、電氣化局、成都局、濟南局、北京和太原的鐵路工程總公司參與施工；為保證工程順利進行，鐵道部還成立了以部長傅志寰為組長、副部長蔡慶華、劉志軍、王兆成為副組長的領導小組。 此次施工的區間中，1178 公里提速至 200 公里 小時，1176 公里提速至 160 公里 小時，京山鐵路的狼窩鋪至秦皇島段也實現了電氣化。工程更換了近 369 公里軌枕，架設了近 650 公里、材料為銀銅合金的高架電纜，改造了 32 個車站，新建、改建了 186 座橋樑，更換了 1886 公里碎石；另外，全線的道岔都換成了 12 號道岔，還在狼窩鋪站鋪設了 2 組 38 號岔道；全線的鐵軌也換成了無縫鐵軌；為確保通訊的效率，全線還引進了數字電話。在施工期間，為保證運輸的暢通，列車都從側線繞行。 2002 年 12 月 25 日，工程完成；隨後，中華之星 動車組和韶山 9 型電力機車開始試執行。2003 年 10 月 12 日，改造後的線路與秦沈客運專線一同開通。 里程變化 京秦鐵路在規劃和建設時的起點（零公里標）都位於雙橋站；在起點改為北京站後，雙橋以東車站的里程都在原先的數值上增加了 125 公里。 2003 年，在完成了提速改造工程後，狼窩鋪 灤縣 秦皇島一線調整為京秦線，狼窩鋪 遷安 秦皇島一線調整為京山線。 京山鐵路和京秦鐵路里程變化 京秦鐵路京山鐵路 京秦鐵路京山鐵路 京秦鐵路京山鐵路 車站 原里程（公里） 現里程（公里） 狼窩鋪站，京山鐵路 292，京秦鐵路 1667，里程不變 狼窩鋪站，京山鐵路 292，京秦鐵路 1667，里程不變 狼窩鋪站，京山鐵路 292，京秦鐵路 1667，里程不變 沙子河 1783 3038 馬鋪營 1877 3132 遷安 2042 3297 包官營 216 3415 盧龍 232 3575 雙望 2413 3668 曹東莊 2526 3781 撫寧 2617 3872 榆關 270 3955 義卜寨 2782 4037 秦皇島 2936 419 運營 通坨鐵路在全線鋪軌完成後就開始了 臨管 運營。1975 年驗收後，線路被移交給北京局管理。開始運營沒多久，唐山就發生了強烈的地震。由於京山鐵路在地震中受損，通坨鐵路承擔起了關內外交通的重要通道。到 1980 年，通坨線區段平均貨流密度上行最高 615 萬噸，下行最高 705 萬噸。 1984 年 7 月 1 日，為提高運輸能力，京秦鐵路提前簡易開通。當時狼窩鋪至秦皇島段的 三電 仍然在施工，所以列車在經行此區間時只能採用電話閉塞。在全線 三電 開通後，雙橋站的編組能力和全線的運輸效率得以提高，為 1985 年 1000 萬噸的運輸量創造了條件。 在京秦鐵路開通後，相比經行京山鐵路，貨運和客運列車的里程分別縮短了 70 和 110 公里。 1996 年 7 月 1 日，京秦鐵路在改造後，北戴河 號快速列車首發；北京至北戴河的列車執行時間從 3 小時 38 分縮短到 2 小時 30 分。 走入歷史 2006 年 12 月 31 日，京秦鐵路、秦沈客專、長大鐵路和長濱鐵路合併為京哈鐵路。 注釋 參考文獻 Category 京哈鐵路 Category 已更名的中國鐵路線 Category 第六個五年計劃 中國