제19281호                                                            관                            보                        2018. 6. 22.(금요일)
2) 집단에너지 공급에 관한 계획(변경없음)

3) 교통에 관한 계획(변경)
○ 도로 계획(변경)

∙ 총                 계 : (기정) 119개 노선, 22,916m

                                (변경) 120개 노선, 23,049m(1단계: 12,467m, 2단계: 10,582m)
∙ 일     반 도         로 : (기정) 109개 노선, 22,255m
                                (변경) 111개 노선, 22,448m(1단계: 12,139m, 2단계:1 0,309m)
∙ 보행자전용도로 : (기정) 10개 노선, 661m
                                (변경)             9개 노선, 601m(1단계:328m, 2단계: 273m)
○ 노외주차장 계획(변경)

  - 기정 : 8개소, 11,989㎡
  - 변경 : 8개소, 11,989.4㎡(1단계: 6,556.4㎡, 2단계: 5,433.0㎡)
4) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)

  - 기정
                                                                                                                                          (단위 : 천㎡)
                                                                                        연 차 별 계 획
  구분               계                                                                                                                          비고
                                  2011년             2012년           2013년               2014년         2015년     2016년      2017년   2018년
 용지보상             2,035               2             1,296               553              82            100        2          -       -         -
 조성공사             2,035               23                 5               27              114           347       641        575     303        -
  - 변경
                                                                                                                                          (단위 : 천㎡)
                                                                                   연 차 별 계 획
 구분       계                                                                                                                                   비고
                       2011년           2012년             2013년           2014년           2015년         2016년    2017년      2018년   2019년
용지보상     2,035             2              1,296              553              82          100            2        -          -       -         -
조성공사     2,035             23               5                27            114            347           641       573       183     122        -
5) 연차별 자금투자 계획 및 재원조달에 관한 계획(변경)
  - 기정
                                                                                                                                          (단위 : 억원)
                                                                                        연 차 별 계 획
  구분                계                                                                                                                         비고
                                  2011년             2012년           2013년               2014년         2015년     2016년      2017년   2018년
  사업비             24,488              669               9,326           4,373           1,476         3,218     2,339      2,151    936        -
  - 변경
                                                                                                                                          (단위 : 억원)
                                                                                      연 차 별 계 획
 구분           계                                                                                                                               비고
                            2011년           2012년             2013년           2014년       2015년         2016년    2017년     2018년   2019년
사업비       24,488                669             9,326           4,373         1,476           3,218     2,339     1,512      975    630        -
  ○ 재원조달계획 : 사업시행자 자체자금
라. 사업시행기간(변경)
  - (기정) 2010년 7월 14일 〜 2018년 06월 30일
  - (변경) 1단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2018년 06월 30일
            2단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2019년 06월 30일

                                                                                   67