제19410호(그3)                                   관                  보                       2018. 12. 31.(월요일)
3) 교통에 관한 계획 (변경)
 ○ 도로계획 : 83개 노선, 20,343m
  - 일반도로 : 57개 노선, 18,679m
  - 보행자전용도로 : 26개 노선, 1,664m
 ○ 노외주차장 계획 : 8개소, 12,065㎡
4) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획 (변경)
 ○ 기정
                                                                                                              (단위 : 천㎡)
                                                                  연 도 별
  구       분            계                                                                                         비고
                                2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
   용지보상               2,011       -       290      885      464        138     234       -       -      -
                                                                                                                  -
   조성공사               2,011       -        -       30       31         68      563      735     383    201

 ○ 변경
                                                                                                              (단위 : 천㎡)
                                                     연 도 별
  구       분            계                                                                                         비고
                                2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
           -          2,011      -    290 885 464 138 234      -    -    -    -
용지보상      1단계         1,289      -    188 571 299 89 142       -    -    -    -
          2단계          722       -    102 314 165 49      92   -    -    -    -
                                                                                                                  -
           -          2,011      -     -   30   31   68 563 735 383 131 70
조성공사      1단계         1,289      -     -   19   20   44 376 488 258 84        -
          2단계          722       -     -   11   11   24 187 247 125 46        71


5) 연차별 자금투자 계획 및 재원조달에 관한 계획 (변경)
 ○ 연차별 자금투자 계획(기정)
                                                                                                              (단위 : 억원)
                                                         연 차 별 계 획
 구분            계                                                                                                 비고
                        2010     2011      2012     2013      2014           2015     2016     2017    2018
 합계        13,688          47    1,092    3,298     1,907        447        2,809     2,180    1,416   492        -

 ○ 연차별 자금투자 계획(변경)
                                                                                                              (단위 : 억원)
                                                         연 차 별 계 획
 구분            계                                                                                                 비고
                        2010    2011     2012     2013     2014    2015        2016     2017    2018   2019
 합계        13,688        47     1,092 3,298 1,907          447     2,809 2,180 1,416            320    172        -
 1단계          8,704      30     703      2,124 1,228       288     1,809 1,404          912     206     -         -
 2단계          4,984      17     389      1,174     679     159     1,000       776      504     114    172        -

 ○ 재원조달계획 : 한국토지주택공사 자체자금
라. 사업시행기간 (변경)
 당초 : 2009년 12월 3일(지구지정고시일) ~ 2018년 12월 31일
 변경 : 2009년 12월 3일(지구지정고시일) ~ 2019년 12월 31일
      - 1단계 : 2009년 12월 3일 ~ 2019년 3월 31일
      - 2단계 : 2009년 12월 3일 ~ 2019년 12월 31일

                                                     124