제19041호                                 관              보                 2017. 6. 30.(금요일)
6) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획 (변경)
￭ 기정
                                                                                    (단위 : 억원)
    구 분       계    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
     소 계     8,770   65 3,196 515 376 421 1,195 2,614 -      25   67 149 27 116        3
      1단계    7,640   57 2,784 449 328 367 1,041 2,614 -     -    -    -    -    -    -
  계
      2단계      341 -      126  22   13   17   49 -     -     25   67   22 -     -    -
      3단계      789    8 286    44   35   37 105 -      -    -    -    127 27 116       3
     소 계     3,931    6 3,100 398 132    22 179    82 -     -      1    5    6 -     -
 용지 1단계      3,424    5 2,700 347 115    19 156    82 -     -    -    -    -    -    -
 보상 2단계        155 -      122  17    4    1    7 -     -    -      1    3 -     -    -
      3단계      352    1 278    34   13    2   16 -     -    -    -      2    6 -     -
     소 계     4,238 -       11   5 121 287 969 2,479 -        24   64 141 20 115        3
 조성 1단계      3,692 -       10   4 105 250 844 2,479 -       -    -    -    -    -    -
 공사 2단계        167 -        1   1    5   12   41 -     -     24   64   19 -     -    -
      3단계      379 -      -   -     10   25   84 -     -    -    -    122 20 115       3
     소 계       601   59    85 112 123 112     47   55 -       1    2    3    1    1 -
  간
      1단계      524   51    74  98 107    98   41   55 -     -    -    -    -    -    -
  접
      2단계       19 -        3   4    4    4    1 -     -      1    2 -     -    -    -
  비
      3단계       58    8     8  10   12   10    5 -     -    -    -      3    1    1 -

￭ 변경
                                                                                  (단위 : 억원)
                                                              201
      구 분    계       2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010           2012 2013 2014 2015 2016 2017
                                                               1
       소 계   8,770     65 3,196   515   376   421 1,195 2,614 -     25   67 149 27 - 119
       1단계   7,640     57 2,784   449   328   367 1,041 2,614 -    -    -    -    -    -    -
  계
       2단계     341    -     126    22    13    17    49 -      -    25   67   22 -     -    -
       3단계     789      8 286      44    35    37 105 -        -   -    -    127 27 - 119
       소 계   3,931      6 3,100   398   132    22 179      82 -    -      1    5    6 -     -
 용지    1단계   3,424      5 2,700   347   115    19 156      82 -    -    -    -    -    -    -
 보상    2단계     155    -     122    17     4     1     7 -      -   -      1    3 -     -    -
       3단계     352      1 278      34    13     2    16 -      -   -    -      2    6 -     -
       소 계   4,238    -      11     5   121   287 969 2,479 -       24   64 141 20 - 118
 조성    1단계   3,692    -      10     4   105   250 844 2,479 -      -    -    -    -    -    -
 공사    2단계     167    -       1     1     5    12    41 -      -    24   64   19 -     -    -
       3단계     379    -     -     -      10    25    84 -      -   -    -    122 20 - 118
       소 계     601     59    85   112   123   112    47    55 -      1    2    3    1 -     1
  간
       1단계     524     51    74    98   107    98    41    55 -    -    -    -    -    -    -
  접
       2단계      19    -       3     4     4     4     1 -      -     1    2 -     -    -    -
  비
       3단계      58      8     8    10    12    10     5 -      -   -    -      3    1 -     1

7) 기타 관련기관의 의견 및 이의 반영여부에 관한 구체적인 사항은 개발계획변경 승인서와 같음
   (게재 생략)
라. 개발기간 (변경)
 ○ 사업착수일 : 2004년 11월 1일 (변경 없음)
 ○ 준공예정일 (변경)
   - 당초 : 1단계 : 2012년 05월 31일
          2단계 : 2014년 12월 31일
          3단계 : 2017년 06월 30일
                                110