제19136호                            관             보            2017. 11. 21.(화요일)
 6) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
                                                                                (단위 : 천㎡)
                                          연       차 별 계 획
        구 분           계      2005 2006 2007     2008 2009 2010 2011 2012 2013 비고
                                                                         이후
               계    1,957    1,066 387 75       132 164 12 121 -          -
    용         1단계    748      407 148 29         50 63     5    46   -    -
    지         2단계    137       75 27    5        9    11   1    8    -    -
    비         3단계     98       53 19    4        7    8    1    6    -    -
              4단계    923      503 183 35         62 77     6    57   -    -
              5단계     51       28 10    2        3    4    0    3    -    -
               계    1,957      -    - 117       548 666 200 303 73 50
    조         1단계    748       -    -   45      209 255 76 116 28 19
    성         2단계    137       -    -   8        38 47 14 21         5    4
    비         3단계     98       -    -   6        27 33 10 15         4    3
              4단계    923       -    -   55      258 314 94 143 34 24
              5단계     51                3        14 17     5    8    2    1
 7) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경)
                                                                                (단위 : 억원)
                                            연      차 별 계 획
        구 분           계      2005 2006 2007     2008 2009 2010 2011     2012    2013 비고
                                                                                이후
               계    16,558   4,589 1,665 527    918 1,451 1,493 1,254   2,661   2,000
              1단계   6,329    1,754 636 201      351 555 571 479         1,017    764
    계         2단계   1,159     321 117 37         64 102 105 88           186     140
              3단계    829      230 83     26      46   73    75   63      133     100
              4단계   7,809    2,164 785 249      433 684 704 591         1,255    943
              5단계    432      120 43     14      24   38    39   33       69     52
               계    8,422    4,589 1,665 323    566 704 88 487            -       -
              1단계   3,219    1,754 636 123      216 269 34 186            -       -
    용         2단계    590      321 117 23         40   49    6    34       -       -
    지
    비         3단계    422      230 83     16      28   35    4    24       -       -
              4단계   3,972    2,164 785 152      267 332 42 230            -       -
              5단계    219      120 43      8      15   18    2    13       -       -
               계    8,136      -     - 204      352 747 1,405 767       2,661   2,000
    조         1단계   3,110      -     -   78     135 286 537 293         1,017    764
    성         2단계    570       -     -   14      25   52    98   54      186     140
    비         3단계    407       -     -   10      18   37    70   38      133     100
              4단계   3,837      -     -   96     166 352 663 362         1,255    943
              5단계    212       -     -    5       9   19    37   20       69     52
  8) 관할시장․군수의 의견 및 이의 반영 여부(게재생략)
4. 개발기간(변경)
  Ÿ 사업착수일 : 2004년 11월 26일
  Ÿ 사업준공일
     기 정 : 1단계 2013년 3월 31일, 2단계 2014년 3월 31일, 3단계 2016년 12월 31일, 4단계 2017년 12월 31일
     변 경 : 1단계 2013년 3월 31일, 2단계 2014년 3월 31일, 3단계 2016년 12월 31일, 4단계 2018년 03월 31일,
           5단계 2018년 12월 31일
                                          104