제19286호                             관            보                2018. 6. 29.(금요일)
 6) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획 (변경)
￭ 기정
                                                                              (단위 : 억원)

   구 분       계 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
     소 계    8,770  65 3,196 515 376 421 1,195 2,614 -    25   67 149 27 -        119
     1단계    7,640  57 2,784 449 328 367 1,041 2,614 -   -    -    -    -    -    -
 계
     2단계      341 -     126  22  13  17    49 -     -    25   67   22 -     -    -
     3단계      789   8 286    44  35  37 105 -       -   -    -    127 27 -       119
     소 계    3,931   6 3,100 398 132  22 179      82 -   -      1    5    6 -     -
용지 1단계      3,424   5 2,700 347 115  19 156      82 -   -    -    -    -    -    -
보상 2단계        155 -     122  17   4   1     7 -     -   -      1    3 -     -    -
     3단계      352   1 278    34  13   2    16 -     -   -    -      2    6 -     -
     소 계    4,238 -      11   5 121 287 969 2,479 -      24   64 141 20 -        118
조성 1단계      3,692 -      10   4 105 250 844 2,479 -     -    -    -    -    -    -
공사 2단계        167 -       1   1   5  12    41 -     -    24   64   19 -     -    -
     3단계      379 -     -   -    10  25    84 -     -   -    -    122 20 -       118
간    소 계      601  59    85 112 123 112    47    55 -     1    2    3    1 -      1
     1단계      524  51    74  98 107  98    41    55 -   -    -    -    -    -    -
접
     2단계       19 -       3   4   4   4     1 -     -     1    2 -     -    -    -
비
     3단계       58   8     8  10  12  10     5 -     -   -    -      3    1 -      1

￭ 변경
                                                                               (단위 : 억원)

  구 분    계 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
   소 계 8,770   65 3,196 515 376 421 1,195 2,614 -    25   67 149    27    5 83 28        3
    1단계 7,640  57 2,784 449 328 367 1,041 2,614 -   -    -    -    -    -    -    -    -
 계
    2단계 341 -       126  22  13  17    49 -     -    25   67   22 -     -    -    -    -
    3단계 789     8 286    44  35  37 105 -       -   -    -    127   27    5 83 28        3
   소 계 3,931    6 3,100 398 132  22 179      82 -   -      1    5    6 -     -    -    -
용지 1단계 3,424    5 2,700 347 115  19 156      82 -   -    -    -    -    -    -    -    -
보상 2단계 155 -        122  17   4   1     7 -     -   -      1    3 -     -    -    -    -
    3단계 352     1 278    34  13   2    16 -     -   -    -      2    6 -     -    -    -
   소 계 4,238 -       11   5 121 287 969 2,479 -      24   64 141    20    5 82 28        3
조성 1단계 3,692 -       10   4 105 250 844 2,479 -     -    -    -    -    -    -    -    -
공사 2단계 167 -          1   1   5  12    41 -     -    24   64   19 -     -    -    -    -
    3단계 379 -       -   -    10  25    84 -     -   -    -    122   20    5 82 28        3
   소 계    601  59    85 112 123 112    47    55 -     1    2    3    1 -      1   -    -
 간
    1단계 524    51    74  98 107  98    41    55 -   -    -    -    -    -    -    -    -
 접
    2단계    19 -       3   4   4   4     1 -     -     1    2 -     -    -    -    -    -
 비
    3단계    58   8     8  10  12  10     5 -     -   -    -      3    1 -      1   -    -

 7) 기타 관련기관의 의견 및 이의 반영여부에 관한 구체적인 사항은 개발계획변경 승인서와 같음
  (게재 생략)
라. 개발기간 (변경)
  ○ 사업착수일 : 2004년 11월 1일 (변경 없음)
  ○ 준공예정일 (변경)
    - 당초 : 1단계 : 2012년 05월 31일
             2단계 : 2014년 12월 31일
             3단계 : 2018년 06월 30일
    - 변경 : 1단계 : 2012년 05월 31일
             2단계 : 2014년 12월 31일
             3단계 : 2019년 06월 30일
                                            324