2. 설계용역평가 세부평가기준
가. 기본설계

               평가항목
                                                 세부평가기준
대분류     중분류             정의
                                   A111. 사전조사 충실성 : 기존조사 자료 및 주변현황(지
               ∘용역수행에 요구되는 기초자료 및        형, 교통, 지장물 등) 등에 대한 충실한 검토여부
                관련계획 조사의 충실성을 평가하
        A11.                       A112. 지반조사 충실성 : 구조물과 조사의 부합여부 등
                는 항목으로, 사전조사ㆍ지반조사
        조사준비                             지반상태에 대한 충실한 검토여부
                및 관련계획 현황조사 충실성 등으
                로 평가할 수 있다.        A113. 관련계획 현황조사 : 관련계획의 주요내용 검토
                                         적정성 및 상위계획과의 부합성 검토여부
A1.
과정에                                A121. 과업지시내용과 설계내용의 부합성 : 과업지시서 내
대한                                       용과 설계내용의 부합성 및 과업수행계획의 충실이
              ∘과업과정 전반에 대한 업체의 이해
이해도                                      행 여부, 수요기관 자체 지침서 등 준수여부
               도를 평가하는 항목으로, 과업지시
        A12.
               내용과 설계내용 부합성, 관련법규
        과업과정에                      A122. 관련법규, 설계기준에 대한 이해 : 설계관련 법
               및 설계기준 준수로 평가할 수 있
        대한                               령 및 설계기준 등 제기준에 대한 준수 여부
               다. 단, 건축분야는 기본설계 단계
        이해도
               에서 ‘설계공모 구현을 위한 노력’
                                   A123. (건축)설계공모 구현을 위한 노력 : 설계공모 대비
               항목으로 평가할 수 있다.
                                         기본설계의 주요내용(디자인 개념, 주요자재 사양
                                         등) 구현 노력, 수요기관 자체 지침서 등 준수여부
                                  A211. 주요보고회, 토론회 등의 운영 및 대응 노력 : 공
                                        식적인 문서로 요청된 주요 보고회 및 토론회(착
              ∘성공적인 용역완수를 위해 발주자        수보고회 등) 개최 및 결과(지적사항 등)에 대한
               와의 지속적인 업무협의 노력도 및       검토ㆍ반영노력
        A21.   협의 결과 반영 적정성을 평가하는
                                  A212. 주요 업무협의 및 보고 일정준수 : 발주기관과의
        발주자와의  항목으로, 주요보고회 등 운영 및
                                        적정한 업무협의 및 조치계획 수립, 관련 보고일
        의사소통   대응노력, 업무협의 및 보고일정
                                        정 준수 등
               준수, 협의결과 반영 적정성 등으
               로 평가할 수 있다.        A213. 협의결과에 대한 반영 적정성 : 발주기관과 업무
                                        협의를 통해 도출된 결과(지적사항 등)의 설계반
                                        영 적정성

                                    A221. 인허가 협의의 적정성 : 인허가를 위해 지자체
              ∘효율적인 사업추진을 위해 관계기          등 관계기관과의 적극적인 협의 노력
               관, 주민 등 다양한 이해관계자와
        A22.
               의 의견조율 적정성을 평가하는 항 A222. 주요민원에 대한 의견청취 및 협의 : 주민 등 이해
A2.     사업추진의
               목으로, 인허가 및 민원, 관련 대관       당사자와의 문제발생시 민원에 대한 대응 적정성
효율적인    적정성
               업무 대처 적정성 등으로 평가할
업무 추진          수 있다.                A223. 대관업무에 대한 대처능력 : 관계행정기관의 질
                                          의 및 요청사항 등에 대한 적극적인 대처
               ∘과업기간 내 용역을 완료하기 위한
                노력도를 평가하는 항목으로, 설계 A231. 단계별 설계일정 준수 노력도 : 설계단계별 일정
        A23.                             (자문, 심의, 설계VE, 성과품 제출 등) 및 보고ㆍ
                단계별 일정준수 노력도, 과업기간
        과업기간                             지시사항 요구기한 준수 노력
                지체 여부 등으로 평가할 수 있다.
        준수
               ∘단, 과업기간 지체여부의 평가시
        노력도
                발주기관이 승인한 지체일정은 제 A232. 과업기간 지체여부 : 과업기간 대비 실제 업무기
                외한 후 평가한다.               간의 지체여부

               ∘용역추진과정에 포함된 하도급사 A241. 하도급 계획 이행의 충실성 : 하도급계획의 충실
        A24.    및 전문분야와의 충실한 계약이행        이행 여부 및 계약의 적정성
        상생협력    및 효율적인 협업노력을 평가하는
        및       항목으로, 하도급계획 이행의 충실
        동반성장    성, 공종별 전문분야와의 협업 및 A242. 공종별 전문분야 협업 및 조정 : 공종별 전문분
                조정 등으로 평가할 수 있다.         야와의 효율적인 협업 노력 및 계약 현황 등

      A31.  ∘효율적인 용역수행을 위한 참여기
A3.                             A311. 참여기술인 회의 및 심의 등 참여도 : 참여기술
      참여기술인  술인의 공식적인 회의ㆍ심의 등 참
참여기술인                                 인의 공식적인 업무 회의 및 심의(설계VE 등),
      참여도 및  여 적극성 및 업무처리 노력도를
적정성                                   토론회 등 적극 참여 노력도
      노력도    평가하는 항목으로, 공식적인 업무


                                   - 17 -