제17016호                               관                   보                      2009. 6. 4. (목요일)

                         면     적(㎢)
지 구         단   지                                             변          경        사         유
                     당     초    변     경

        덕천배후단지         2.645     2.645 변경없음

        두우배후단지         2.645     2.645 변경없음

                                            개발사업시행자(대송산업개발 주식회사)의 대송산업
        대송산업단지         0.992     1.369
                                            단지 개발 및 확장요구 반영

다. 단지별 토지이용계획(별첨)
라. 주요 기반시설계획(변경)
    1) 교통시설계획
    가) 단계별 도로·철도 및 공항 건설계획
     ·1단계인 2010년까지 여수국가산단 진입도로개설을 포함한 14개 도로의 개설 및 확·포장
        실시
     ·2단계인 2015년까지 금당~동순천IC간 도로개설을 포함한 5개의 도로개설과                                                율촌제1산업
        단지 인입철도 및 여수공항 활주로연장 사업을 실시
     ·3단계인 2016년 이후에 율촌 3산업단지 진입도로개설 사업을 실시함
                               <단계별 도로·철도 및 공항건설계획>

                                       총사업비               기 투 자           향후투자
                                                                                     사 업 시 행         추진
연번 노선 및 사업명 구 간
                                                                                     기 간 주 체         현황
                                    당 초 변 경          당초       변 경 당 초 변 경

    광양향 동측부
                    광양중동~                                                            2001
    두 연결도로 개                          427     427    185      427       242   -             광양시      완공
                    금호대교                                                             2007
    설
    광양향 서측 배 2단계부두~                                                                  2001
                                    2,022 2,622      438 2,483 1,584          139           국토해양부 공사중
    후도로             광양IC                                                             2010

    컨테이너부두~
                    광양 중마동 컨                                                         2006
    초남간도로확장                         1,470 1,470      -        -        1,470 1,470          광양시      계획중
                    부두~초남리                                                           2010
    (4→8)
1  초남~석정간 지
단계 방도4차로 확포 광양읍 용강리                   148     148    120      148        28   -
                                                                                     2001
                                                                                            전라남도     완공
            ~광양읍초남리                                                                  2004
   장공사
    여수국가산단진 삼일~묘도~ 광                                                                 2005 국토해양부
                                    8,800 9,656      869 3,030 7,931 6,626                           공사중
    입도로 개설          양제철소                                                             2011 전라남도
                                                                                            경남,하동,
    금성해안도로개 하동고전전도~                                                                  2001
                                      402     500        19   268       383   232           하동화력발    공사중
    설(군도6)          하동금남노량                                                           2008
                                                                                            전
    하동노량~진교 하동금남노량~                                                                  2002
                                      616     616        19       19    597   597           경상남도     공사중
    간도로확포장          하동진교                                                             2009

                                                    44