제18340호(그2)                     관          보              2014. 9. 2.(화요일)
4) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
  ■ 양주신도시(옥정 회천)                                                      (단위 : 천㎡)
 구 분 합계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
용지 기정 11,180 3,993 3,206 3,168 328 75 55 25 20 77 77 77 79
보상 변경 11,175 3,993 3,206 3,168 328 75 50 25 20 77 77 77 79
조성 기정 11,180 - 58 143 341 1,855 2,617 1,381 1,231 511 1,022 1,193 829
공사 변경 11,175 - 29 207 384 756 1,587 1,886 1,825 1,458 1,022 1,193 829
 ■옥 정                                                                 (단위 : 천㎡)
 구 분 합계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
용지 기정 7,047 3,993 2,769 188            34    44     19      -       -       -
보상 변경 7,042 3,993 2,769 188            34    44     14      -       -       -
조성 기정 7,047       -      58     143   341 1,855 2,617 1,381 652             -
공사 변경 7,042       -      29     207   384   756 1,587 1,886 1,246 947
  ■회 천                                                                (단위 : 천㎡)
 구 분 합계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
용지보상 4,133 - 437 2,980 294 31 36 25 20 77 77 77 79
조성공사 4,133 -         -     -    -   -     -     - 579 511 1,022 1,193 829
 5) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경)
 가) 연차별 자금투자계획
  ■ 양주신도시(옥정 회천)                                                      (단위 : 억원)
 구 분 합계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
용 기정 43,224 10,153 13,361 15,869 1,641 266 190 124 100 380 380 380 380
지
비 변경 43,916 10,022 12,187 16,822 1,853 330 366 260 364 572 380 380 380
조
성 기정  30,566 599 1,997 1,804 1,441 3,147 6,953 6,016 416 372 779 1,286 5,756
비 변경 27,286 660 1,990 1,803 914 896 1,911 1,796 2,032 7,523 779 1,286 5,756
  ■옥 정                                                               (단위 : 억원)
  구 분       합계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
용지비 기정     22,886 10,153 11,211 1,205 193
    변경 23,578 10,022 10,037 2,158 405
                                                 112
                                                 176
                                                       12
                                                       188
                                                              -
                                                             136
                                                                    -
                                                                   264 192
                                                                            -
    기정     20,080  567
조성비 변경 16,800 568 1,794 8911,801     892  1,441 3,097 6,594 5,688   -       -
                                           914   846 1,552 1,468 1,616 7,151
  ■회 천                                                               (단위 : 억원)
  구분 합계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
 용지비 20,338 - 2,150 14,664 1,448 154 178 124 100 380 380 380 380
 조성비 10,486 32 196 912 0 50 359 328 416 372 779 1,286 5,756
나) 재원조달계획(변경없음) : 자체자금
6) 기타 관계기관 의견 및 이의 반영여부 등에 관한 구체적인 사항은 개발계획변경승인서와 같음
   (게재생략)
라. 개발기간(변경)
     구분                양주신도시                   옥정                  회천
                                          1단계      2단계
 사업착수일 기정               2007년3월         2007년3월 2007년3월          2007년9월
 (변경없음) 변경              2007년3월         2007년3월 2007년3월          2007년9월
 사업준공일 기정
        변경
                       2018년12월
                       2018년12월
                                       2014년12월 2014년12월
                                       2014년12월 2015년12월
                                                                2018년12월
                                                                2018년12월
                                      23