제17916호                          관                보                2012. 12. 26.(수요일)
      ○ 주차장계획(변경)
          구분                           면 적(㎡)                              비고
                계                      59,790.8
                                       (5,625.0)                           55개소
          기정 1단계                       10,845.8                            9개소
               2단계                     48,945.0
                                       (5,625.0)                           46개소
 노외주차장                                 59,464.8
                계                      (5,625.0)                           55개소
          변경 1단계                       10,845.8                            9개소
               2단계                     48,619.0
                                       (5,625.0)                           46개소
 ※ ( ) 광장 내 중복 결정 면적
 4) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
구분   위      치                       면 적(㎡)                               개발기간
                            계        1단계           2단계           계         1단계         2단계
기정 경기도 파주시 동패동,                                               ‘03.5.16
                                                                 ~        ‘03.5.16    ‘03.5.16
                                                                                         ~
   목동동, 야당동, 와동동         9,549,390.0 3,450,381.1 6,099,008.9 ’12.12.31
                                                              ‘03.5.16       ~       ’12.12.31
                                                                                      ‘03.5.16
변경      일원                                                       ~
                                                             ’13.12.31   ’11.12.31       ~
                                                                                     ’13.12.31
 5) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경)
    ○ 연차별 자금투자 계획
     - 기정
                                         투 자 계 획 (억원)
  구 분         계 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 비고
                     이전                                                 이후
     계        77,764 15,551 1,990 14,714 3,015 7,935 10,961 8,253 7,997 7,348
 계 1단계        29,789 10,738 1,033 2,381 1,729 4,216 5,235 2,462 1,995       -
    2단계       47,975 4,813 957 12,333 1,286 3,719 5,726 5,791 6,002 7,348
     계        37,682 15,523 1,914 14,283 1,286 484 569 865 2,010 748
용지비 1단계       13,617 10,710 957 1,950        -     -      -     -     -     -
    2단계       24,065 4,813 957 12,333 1,286 484 569 865 2,010 748
     계        40,082 28 76 431 1,729 7,451 10,392 7,388 5,987 6,600
조성비 1단계       16,172 28 76 431 1,729 4,216 5,235 2,462 1,995                -
    2단계       23,910      -     -      -     - 3,235 5,157 4,926 3,992 6,600
       - 변경
                                         투 자 계 획 (억원)
  구 분         계 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 비고
                     이전
     계        77,764 17,541 14,714 3,015 7,935 10,961 8,253 6,461 5,276 3,608
 계 1단계        29,789 11,771 2,381 1,729 4,216 5,235 2,462 1,995       -     -
    2단계       47,975 5,770 12,333 1,286 3,719 5,726 5,791 4,466 5,276 3,608
     계        37,682 17,437 14,283 1,286 484 569 865 1,391 1079 288
용지비 1단계       13,617 11,667 1,950      -     -      -     -     -     -     -
    2단계       24,065 5,770 12,333 1,286 484 569 865 1,391 1,079 288
     계        40,082 104 431 1,729 7,451 10,392 7,388 5,070 4,197 3,320
조성비 1단계       16,172 104 431 1,729 4,216 5,235 2,462 1,995            -     -
    2단계       23,910      -      -     - 3,235 5,157 4,926 3,075 4,197 3,320
   주) 자본비용 등 간접비 제외
      ○ 재원조달 계획 : 사업시행자 자체자금
   6) 기타 관계기관 의견 및 이의 반영여부 등에 관한 구체적인 사항은 개발계획변경승인서와 같음
      : 게재생략
라. 개발기간(변경)
      ○ 사업착수일 : 2003년 5월 16일
      ○ 사업준공일 : 1단계 : 2011년 12월 31일
                2단계 : 기정 - 2012년 12월 31일, 변경 - 2013년 12월 31일
                                   28