제18400호               관       보           2014. 12. 2.(화요일)
  5) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
                                                      (단위 : 천㎡)
                              연차별계획
     구분       계 2013년까 2014년 2015년 2016년      2017년      비고
                    지
 용지보상 기    정 98.9
         변 경 98.9
                   81.9
                   81.9
                         17.0
                          3.8
                                 -
                                13.2
                                      -
                                      -
                                                -
                                                -
 조성공사 기    정 98.9
         변 경 98.9
                    -
                    -
                         98.9
                           -
                                 -
                                13.7
                                      -
                                     47.5
                                                -
                                               37.7
  6) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경)
    가) 연차별 자금투자계획(변경)
                                                      (단위 : 억원)
    구분              계 2013년까지 2014년 연 차2015년
                                         별계획
                                                 2017년 비고
                                             2016년
  계 기  정
      변경
                  1,550
                  1,550
                           1,104
                           1,104
                                    446
                                    52
                                          -
                                         213
                                               -
                                              101
                                                   -
                                                   80
 용지비 기 정
      변경
                  1,312
                  1,312
                           1,086
                           1,086
                                    226
                                    50
                                          -
                                         176
                                               -
                                               -
                                                   -
                                                   -
 조성비 기 정
      변경
                   202
                   202
                             -
                             -
                                    202
                                     -
                                          -
                                         28
                                               -
                                               97
                                                   -
                                                   77
 기 타 기 정
      변경
                    36
                    36
                            18
                            18
                                    18
                                     2
                                          -
                                          9
                                               -
                                                4
                                                   -
                                                    3
      나) 재원조달계획(변경없음)
        ․한국토지주택공사와 군인공제회 공동자금으로 처리
    7) 공급처리시설 설치에 관한 계획(변경없음) : 게재생략
    8) 폐기물 처리에 관한 계획(변경없음) : 게재생략
  라. 개발기간(변경)
    ․착 수 일 : 예정지구지정 고시일(2009. 9. 30)
    ․준공예정일 : 기정 - 2014년 12월 31일
                 변경 - 2017년 12월 31일
  마. 토지이용에 관한 계획 및 주요 기반시설의 설치 계획(변경없음) : 게재생략
  바. 개발하고자 하는 토지의 위치 및 면적(변경없음) : 게재생략
  사. 수용할 토지등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권외의 권리의 명세와 그 소유자
    및 권리자의 성명⋅주소를 기재한 서류(변경없음) : 게재생략
  아. 관계기관 협의의견 조치계획 등(변경없음) : 게재생략
3. 실시계획 변경
  가. 사업시행지(변경없음)
    ․위치 : 경기도 오산시 부산동, 오산동, 은계동 일원
    ․면적 : 98,943㎡
                                     220