제19408호                                         관                         보                                  2018. 12. 27.(목요일)
2) 계획인구(변경없음)
3) 주요도입시설(변경없음)
4) 주요기반시설 설치계획(변경없음)
5) 상수도·하수도계획(변경없음)
6) 연차별 자금 투자계획
                                                연차별 투자계획(기정)
                                                                                                                                   (단위 : 백만원)

    구 분       합계       2007      2008      2009      2010       2011          2012           2013        2014      2015      2016      2017     2018
토지취득비       276,291     -      197,336    66,439     8,800     3,716             -            -            -         -         -         -        -
    조사설계비   21,272    2,326     1,059     2,110      2,135     6,659          3,910          3,073         -         -         -         -        -
도
시    설 계비   17,979    3,761     3,551     4,648      528       2,125          2,692          674           -         -         -         -        -
조    공 사비   256,923     -        500      5,506      4,800     44,597      102,698          34,746       12,767    12,395    12,760    13,123   13,033
성
비   일반관리비   27,035    1,270     1,569     1,898      2,124     2,412          2,949          2,864       2,780     2,316     2,300     2,284    2,269
용   기타경비    71,704    1,514     23,585    1,299      8,046     11,179         8,088          6,681       4,151     1,815     1,811     1,806    1,728
    자본비용    127,206   1,266     46,180    10,245    10,146     20,483         20,783         5,004       5,338     4,605     2,112     1,043      -
간선시설설치비     173,788     -         -       4,226      6,220     38,859         31,605        31,604       30,635    30,639      -         -        -
    총사업비    972,197   10,137   273,780    96,371    42,798    130,030      172,725          84,645       55,671    51,770    18,983    18,257   17,029

                                                연차별 투자계획(변경)
                                                                                                                                   (단위 : 백만원)

    구 분       합계      2007      2008     2009      2010      2011       2012         2013         2014      2015     2016      2017     2018     2019
토지취득비       276,291     -      197,336   66,439    8,800     3,716        -            -            -          -         -         -      -       -
    조사설계비   21,272    2,326     1,059    2,110     2,135     6,659      3,910        3,073          -          -         -         -      -       -
도
시    설 계비   17,979    3,761     3,551    4,648      528      2,125      2,692         674           -          -         -         -      -       -
조    공 사비   256,761     -       500      5,506     4,800     44,597 102,698 34,746 12,767 12,395 12,943 11,683 11,343                           2,784
성
비   일반관리비   26,978    1,270     1,569    1,898     2,124     2,412      2,949        2,864      2,780      2,316     2,249    2,183     1,946    418
용   기타경비    82,088    1,514    23,585    1,299     8,046     11,179     8,088        6,681      4,151      4,094     3,913    5,999     3,540     -
    자본비용    119,927   8,701    86,978     617       599      4,506      10,839         95       1,024      3,035     2,157     797       579      -
간선시설설치비     173,788     -        -       4,226     6,220     38,859     31,605 31,604 30,635 30,639                      -         -      -
    총사업비    975,084   17,572 314,578     86,743    33,251 114,053 162,782 79,736 51,357 52,479 21,262 20,662 17,409                             3,201

라. 개발기간
1) 기정 : 개발계획 승인일 ~ 2018.12.31.(목표년도:2025년)
2) 변경 : 개발계획 승인일 ~ 2019.09.30.(목표년도:2025년)
마. 토지이용에 관한 계획(변경없음)
1) 토지이용 총괄표(변경없음)
2) 도입시설 계획(변경없음)
3) 토지이용계획(변경없음)
바. 개발하고자하는 토지의 위치와 면적(변경없음)
사. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권 외의 권리의 명세와 그 소유자
    및 권리자의 성명․주소를 기재한 서류(게재 생략)
아. 원주시 도시관리계획 결정조서(변경없음)

                                                             215