yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제16992호                          관             보                      2009. 4.30. (목요일)
3. 중장기 개발계획
 가. 항만물동량 전망 및 처리계획
  1) 항만물동량 전망
                                                                               (단위 : 천RT/년)
      구              분      기            정(2011)      변            경(2015)      비             고
                컨테이너                151,891                   172,519          일반부두 포함
 물동량 전망
               (천TEU/년)             (9,650)                   (10,850)
          처리계획                      151,891                   172,519
          (천TEU/년)                  (9,650)                   (10,850)

 나. 사업시행방법 : 국가 및 민자사업
 다. 건설계획

  구                  분          기       정(2011)           변                경(2015)    비       고

                          106,440                     117,996
                          안 벽 27선석                    컨테이너 30선석
                          소형선부두 1.2㎞                  소형선부두 1.2㎞
                          방파제 1.49㎞                   방파제 1.49㎞
          사업비(억원) 사업량
                          호 안 30.3㎞                   호 안 30.3㎞
 합계                       도로 30.565㎞                  도로 30.565㎞
                          철도 53.42㎞                   철도 53.42㎞
                          부지조성 및 준설 1식                부지조성 및 준설 1식
                                                      일반부두 1선석
                                                      유류중계기지 1식
                                                      수리조선단지 1개소

                          51,737                      52,471                         ‘08.12
                          안 벽 5선석                     안 벽 5선석                        총사업비
                          소형선부두 0.6㎞                  소형선부두 0.6㎞                     기준
                          방파제 1.49㎞                   방파제 1.49㎞
 정부       사업비(억원) 사업량
                          호 안 30.3㎞                   호 안 30.3㎞
                          도 로 13.465㎞                 도 로 13.455㎞
                          철 도 53.42㎞                  철 도 53.42㎞
                          부지조성 및 준설 1식                부지조성 및 준설 1식

                          54,703                      65,525
                          안 벽 22선석                    컨테이너 25선석                      4,121억
                          소형선부두 0.6㎞                  소형선부두 0.6㎞
 민자       사업비(억원) 사업량 도 로 17.1㎞                       도 로 17.1㎞
                                                      일반부두 1선석                       1,577억
                                                      유류중계기지 1식                      1,724억
                                                      수리조선단지 1개소                     3,400억

                                         413
제16992호                  관              보              2009. 4.30. (목요일)
 라. 계획평면도 : 생략(열람가능)
4. 토지이용계획
 -기   정

                                       2011
  구           분                                                  비           고
                    면          적(천㎡)          비      율(%)

합 계                              11,087                    100

항만부지                              6,442                   58.1

-컨테이너부두                           6,384

-기타부두                               58                           소형선부두

배후단지                              4,645                   41.9

-북컨테이너 부두측                        1,686

-남컨테이너 부두측                         489

-웅동 준설토 투기장                       2,470

 -변 경
                                   2015
      구     분                                                    비         고
                       면   적(천㎡)              비   율(%)

합 계               14,177               100

항만부지              7,491                52.8

                                                            증 : 2 - 6 단계→ 7 3 1
                                                            천㎡
-컨테이너부두           6,858
                                                            감 : 일반부두→ 2 5 7
                                                            천㎡

-일반부두             227                                       수면적 : 30천㎡

-수리조선단지           348                                       수면적 : 306천㎡

-기타부두             58                                        소형선부두



배후단지              6,686                47.2

-북컨테이너 부두측        1,686

-남컨테이너 부두측        1,421                                     2-4측 932천㎡
                                                            웅동투기장Ⅱ 단계
-웅동 준설토 투기장       3,579
                                                            1 , 1 0 9 천㎡

                                 414
제16992호                    관             보               2009. 4.30. (목요일)
5. 주요기반시설계획(변경없음)
 가. 급·배수계획
    ○상수도시설
     -용수공급은 서부산권 통합송수관로에서 인입하는 것으로 계획(부담금은 부산광역시와 별도
      협의 필요)
     -부두 및 항만관련단지 용수공급용 배수지 2개소(V=18,000m3)계획
     -일최대 용수 수요량(2015년 기준) : 45,318m3/일
    ○하수도시설
     -발생하수는 부산광역시에서 추진중인 가덕도 배후도시 계획에 포함되어 있는 하수처리장에
      서 통합처리하는 것으로 계획
     -발생하수 수송을 위한 오수 중계 펌프장 8개소 계획
     -일최대 하수 발생량(2015년 기준) : 43,843m3/일
 나. 전력공급 계획
    -녹산공단 154KV 제2변전소(‘99년말 준공)에서 수전하는 것으로 계획
    -항만부지내 항만용 154KV 주변전소 1개소, 22.9~154KV 부변전소 11개소 설치
    -전력수요 (2015년 기준) : 425,225KV
6. 배후수송시설계획(변경없음)
                                                                         개통일자
구    분 도로(철도)명     시      점   종      점     사업량(차로) 사업기간        사업주체
                                                                         (예정일)
①도시
        진입도로Ⅰ     신항만북컨                  3.76km
계획도                           가덕IC                 '02~'05    국토해양부     '05.12
        (중로,소로)   (동)                    (4)
로
        배후도로Ⅰ
②국지                           세산         5.35km               부산
        (국지도 58   가덕IC                             '95~'05              '04.12
도                             삼거리        (6)                  광역시
        호, 69호)
                                         3.24km               부산
                  세산삼거리       가락IC                 '94~'00              '00.06
                                         (6)                  광역시
                              초정IC                            부산 광역시
                                         14.4km
                  가락IC        (부산-대구               '02~'08    경상남도   '08.12
                                         (4~8)
                              고속도로)                           (김해시)
                              진례JCT
③고속국        부산항신항                        15.26km
     배후도로 Ⅱ                   (남해고속                '07~'13    국토해양부     ('13.12)
도           서측(웅동)                       (4)
                              도로)
                  삼랑진역                   38.8km    '02~'10
④철도     배후철도                  녹산역                          국토해양부        ('11.12)
                  (경전선)                  (단선,복선)   ‘02~’11
                                         2.92km
⑤철도     진입철도      녹산역         부산신항                 '04~'08    국토해양부     ('08.12)
                                         (복선)

⑥도시
                  신항만북컨                  0.81km
계획도     진입도로Ⅱ                 주간선도로                '10~'11    국토해양부     ('11.12)
                  (서측)                   (4)
로

                                     415
제16992호               관                 보       2009. 4.30. (목요일)
7. 항만시설 보호지구 계획
 ○신항만 건설사업의 효율적인 추진과 항만운영시에 대비하여 신항만구역 및 조성부지를 항만시
  설 보호지구로 지정
 ○No.1~No.98번을 잇는 선내의 구역
                        위       치         좌   표

 No.            X       Y                         비             고

  1         176,746   181,725

  2         176,742   181,832

  3         176,828   182,040

  4         176,804   182,255

  5         176,756   182,468

  6         176,896   182,771

  7         176,907   182,859

  8         176,903   183,049

  9         176,933   183,224

 10         176,983   183,331

 11         177,031   183,445

 12         177,043   183,471

 13         177,047   183,499

 14         177,253   183,558

 15         177,295   183,572

 16         177,296   183,754

 17         176,388   184,680

 18         176,388   184,862

 19         175,958   184,855

 20         176,010   184,855

 21         174,097   184,855

 22         173,898   183,857

                                    416
제16992호               관         보       2009. 4.30. (목요일)

No.         X       Y                 비            고

23      173,741   183,822

24      173,643   183,794

25      173,585   183,746

26      173,539   183,660

27      173,534   183,492

28      173,494   183,290

29      173,488   183,202

30      173,495   183,109

31      173,497   183,024

32      173,471   182,931

33      173,483   182,740

34      173,385   182,520

35      173,337   182,481

36      173,317   182,323

37      173,287   182,283

38      173,078   182,272

39      172,962   182,131

40      172,120   182,131

41      172,120   180,490

42      173,305   179,664

43      173,507   178,092

44      175,210   178,092

45      175,210   175,304

46      176,130   174,661

47      177,645   174,661

                            417
제16992호               관         보       2009. 4.30. (목요일)

No.         X       Y                 비             고

48      177,657   174,787

49      177,637   174,823

50      177,342   174,958

51      177,180   174,975

52      177,136   175,058

53      177,224   175,153

54      177,288   175,171

55      177,323   175,249

56      177,311   175,302

57      177,288   175,347

58      177,244   175,378

59      177,191   175,394

60      177,158   175,347

61      177,073   175,314

62      176,825   175,269

63      176,902   175,339

64      177,011   175,667

65      177,098   175,669

66      177,187   175,802

67      177,281   175,885

68      177,356   175,910

69      177,452   175,882

70      177,505   175,869

71      177,554   175,902

72      177,609   175,884

                            418
제16992호               관         보       2009. 4.30. (목요일)

No.         X       Y                 비            고

73      177,562   175,967

74      177,636   176,016

75      177,714   176,096

76      177,767   176,059

77      177,866   176,131

78      177,890   176,191

79      177,950   176,257

80      177,950   176,570

81      177,902   176,566

82      177,821   176,577

83      177,727   176,576

84      177,680   176,670

85      177,640   176,756

86      177,476   176,943

87      177,276   177,244

88      177,210   177,256

89      177,276   177,429

90      177,317   177,664

91      177,243   177,902

92      177,298   178,322

93      177,405   178,520

94      177,788   178,552

95      177,788   180,678

96      177,327   180,926

97      177,263   181,070

98      176,732   181,589

                            419
제16992호                  관          보              2009. 4.30. (목요일)
8. 환경영향 검토 및 저감대책
 ○자연환경, 생활환경, 사회·경제환경에 대한 영향예측 및 저감방안 수립 환경영향 및 저감대책

구   분   항 목    환 경 영 향                       저 감 대 책

               ○절토로 인한 사면 발생                 ○사면안정대책 시행
         지형
               ○연약지반 발생                      ○연약지반 처리공법 시행

 자연      동·    ○매립, 준설시 부유물질로 저서생물 ○오탁방지막 설치로 부유물질 확산
 환경     식물상     의 생육에 영향                      최대한 억제

               ○공사시 부유사 확산                   ○오탁방지막 설치, 필터매트 설치
        해양환경
                                             ○Pump 준설선 사용

               ○사업시행에 따른 민간소유토지 편입           ○주민과 충분히 협의하여 손실보상
         토지
                                              시행

               ○공사시 대기오염도 다소 증가              ○세 륜 세 차 시 설 설 치 및 토 사 운 반
        대기질                                   차량 및 공사장비에 대한 규제사
                                              항 준수

 생활            ○이용시 생활오수 발생                  ○정화조 및 오수정화시설 설치 방
         수질
 환경                                           류 수질기준 이하로 방류

               ○공사시 장비사용에 따른 폐유발생            ○폐유는 용기에 수집 후 위탁처리
        폐기물    ○항로 등의 준설에 따른 준설토 발생          ○준설토 투기장 조성 처리
               ○이용시 선박폐유, 생활페기물 발생           ○선주책임하에 전량 위탁처리

        소음·
               ○공사시 소음발생                     ○공사시 가설방음판 설치
         진동

               ○항 만 건 설, 운 영 으 로 인 한 교 통 량
        산 업                                  ○어업권 보상 시행
                증가


사회경            ○항만건설, 운영으로 인한 교통량 증
        교 통                                  ○진입도로 및 철도 신설
제환경             가

               ○천연기념물 제179호 철새도래지 중 ○항 만 시 설 에 필 요 한 최 소 한 면 적
        문화재     항만시설 설치로 문화재 보호지역             13.1k㎡의 문화재 현상변경 허가
                현상변경 불가피                      받음

9. 지진재해 경감대책
 ○본 기본계획에 따른 각 시설의 실시계획 수립시 구조물 설계에 내진설계 기준을 적용하여 지진
    재해 예방

                                  420
제16992호                      관           보                2009. 4.30. (목요일)
                              광양항건설 기본계획 변경
1. 신항만건설의 기본방향

 가. 기본목표

  ○컨테이너 물동량 증가에 대비한 동북아 허브항만 건설

  ○지역 기반산업 육성과 경제활성화를 위한 항만건설

 나. 개발방향

  ○장기적인 컨테이너물동량 증가에 대비 컨테이너 전용부두 건설

  ○사업을 효율적으로 적기에 추진하기 위하여 재정투자와 민간자본 유치 병행

2. 건설계획의 개요

 가. 사업명칭 : 광양항 건설사업

 나. 사업목적 : 부산항과 함께 동북아 물류중심항만으로 개발

 다. 사업위치 및 면적

  1) 사업위치 : 전라남도 광양시 성황동과 황금동 및 여수시 율촌면 전면

  2) 사업면적 : 81,847천㎡ (수면적 66,889천m²포함)

 라. 사업기간

         기                    정                       변                경


                 1987~2011                                 1987~2015


 마. 사업내용

 구       분          기             정               변          경             비   고


안 벽            7.24km(24선석)                 8.99km(29선석)               변경

               -4천TEU급 : 15선석           -4천TEU급 : 20선석

               -2천TEU급 : 5선석            -2천TEU급 : 5선석

               -2만DWT급 : 4선석            -2만DWT급 : 4선석



호 안            48.8km                   48.8km                         변경없음

               -2단계 가호안 : 16.2km        -2단계 가호안 : 16.2km

               -묘도 가호안 : 10.5km         -묘도 가호안 : 10.5km

               -3단계 가호안 : 22.1km        -3단계 가호안 : 22.1km              1공구


                                      421
제16992호                            관             보             2009. 4.30. (목요일)

 구        분             기              정                     변      경          비     고

도 로               30.30km                          30.30km                    변경없음
               -동측도로 : 6.0km                     -동측도로 : 6.0km
               -서측도로 : 11.4km                    -서측도로 : 11.4km
               -부두내도로Ⅰ : 4.10km                  -부두내도로Ⅰ : 4.10km
               -부두내도로Ⅱ : 4.15km                  -부두내도로Ⅱ : 4.15km
               -부두연결도로 : 4.50km                  -부두연결도로 : 4.50km
               -컨부두연결교량 : 0.15km                 -컨부두연결교량 : 0.15km


철 도            9.6km                             9.6km                        변경없음
               -동측인입철도 : 2.5km                   -동측인입철도 : 2.5km
               -서측인입철도 : 7.1km                   -서측인입철도 : 7.1km


준 설            78백만m 3                           98백만m 3                      변경


배 수 로          1식                                1식                           변경없음


부지조성           12,286천㎡                          12,286천㎡                     변경없음
                                                                              배후단지 포함

 바. 개발효과

 구            분     기                        정        변                 경     비         고
접안능력                4천TEU급 등 24선석                  4천TEU급 등 29선석              변경
                    (일반부두 4선석 포함)                  (일반부두 4선석 포함)


하역능력                109,812천RT/년                   139,788천RT/년               변경
                    (6,850천TEU/년 포함)               (8,850천TEU/년 포함)

3. 중장기 개발계획
 가. 항만물동량 전망 및 처리계획 (변경)
                                                                            (단위 : 천RT/년)

     구              분                 2011                   2015       비            고

         합계                 84,567                 130,900
         (천TEU)             (5,240)                (8,277)
물동량
         컨테이너               82,163                 128,376
전망
         (천TEU)             (5,240)                (8,277)
         일반부두화물             2,404                  2,524
처리계획                        109,812                139,788
(천TEU)                      (6,850)                (8,850)

                                             422
제16992호                        관               보               2009. 4.30. (목요일)
 나. 사업시행방법
  ○신항만건설 촉진법 등에 의하여 정부재정투자 및 민간자본을 유치하여 개발
 다. 건설계획 (변경)

     구         분                  2011                      2015              비        고

         사업비(억원)       48,858                     58,893
         사업량           안 벽 24선석                   안 벽 29선석
                       호 안 48.8km                 호 안 48.8km
합계
                       도 로 30.30km                도 로 30.30km
                       철 도 9.6km                  철 도 9.6km
                       부지조성 및 준설 1식               부지조성 및 준설 1식
         사업비(억원)       28,784                     32,288
         사업량           안 벽 5선석                    안 벽 5선석
                       호 안 48.8km                 호 안 48.8km
정부
                       도 로 30.30km                도 로 30.30km
                       철 도 9.6km                  철 도 9.6km
                       부지조성 및 준설 1식               부지조성 및 준설 1식
         사업비(억원)       20,074                     26,605
민자
         사업량           안 벽 19선석                   안 벽 24선석

  ※2008년까지 투자 : 38,131억원(재정 : 22,834억원, 민자 : 15,297억원)
 라. 계획평면도 : 생략(열람가능)
4. 토지이용계획
 ○지형적·위치적 여건과 컨테이너부두의 단계적 개발 및 광양시 개발을 고려하여 개발
 ○토지이용 효율극대화를 위하여 동선체계는 격자형으로 계획
 ○토지이용계획(변경)

                            2011                             2015
 구         분                                                                  비       고
                   면   적(천㎡)        비    율(%)       면적(천㎡)          비율(%)

합 계                      12,286             100            13,357       100

항만부지                      5,014            40.8             6,085      45.6       1,071,020

배후부지                      7,272            59.2             7,272      54.4

5. 주요기반시설계획 (변경없음)
 가. 급수계획 (2020년 기준)
  ○항만의 선박급수, 근로자 생활용수 및 배후부지에서 필요한 용수를 공급
  ○용수소요량 : 10,700m3/일
                                           423
제16992호                    관              보                2009. 4.30. (목요일)
  ○광양시의 상수도계획상 광양공업용수원의 주암댐 계통으로부터 공급

 나. 에너지공급 계획 (2020년 기준)

  ○항만내의 하역시설 야적장 조명 등 배후부지 항만관련 시설에 소요되는 전력공급

  ○수요전력 : 46,414KVA

  ○광양항 컨테이너부두 내 변전소(154KV)에서 수전

 다. 하수처리 계획 (2020년 기준)

  ○우·오수 분류식으로 처리

  ○오수발생량 : 5,300m3/일

  ○발생오수는 중앙하수종말처리장에 유입처리

6. 배후수송시설계획 (변경)
                                                사업량                          개통일자
 구    분   도로(철도)명     시     점       종    점                  사업기간     사업주체
                                               (차     로)                     (예정일)

                                              6.0㎞
①시도       동측배후도로     동광양IC      1단계부두                      ‘93~’98   국토해양부 ‘98.12
                                              (4~8)

                                              2.5㎞
②철도       동측인입철도     황길신호장      1단계부두                      ‘93~’99   국토해양부 ‘98.12
                                              (단선)
                                                                             1공구
③도시계획                                         11.4㎞
          서측배후도로     인동IC       2,3단계부두                    ‘01~’11   국토해양부 8.1km’
도로                                            (4~6)
                                                                             07.2
                                              7.1㎞
④철도       서측인입철도     초남신호장      2,3단계부두                    ‘05~’10   국토해양부
                                              (단선)

          국도2호선 대체 순천시 월전 광양시 세풍 5.8㎞
⑤국대도                                                       ‘00~’08   국토해양부 -
          우회도로       리          리             (4)

          국도17호선 대   순천시 선월 순천시 가곡 13.2㎞
⑥국대도                                                       ‘97~’07   국토해양부 -
          체 우회도로     리          동             (6)

          전주~광양간                              118㎞
⑦고속도로                전주         광양                         ‘03~’10   국토해양부 -
          고속도로                                (4)

                                              9.2㎞
⑧철도       경전선복선화     동순천        광양                         ‘04~’08   국토해양부 -
                                              (복선)

          전라선복선·                              154.2㎞
⑨철도                  익산         순천                         ‘01~’10   국토해양부 -
          전철화                                 (복선)

7. 항만시설 보호지구 계획 (변경없음)
 ○신항만건설사업의 효율적인 추진과 항만운영시에 대비하여 사업으로 조성되는 부지를 항만시설
  보호지구로 지정
 ○No.1 ~No.16, No.17 ~No.55, No.56 ~No.61번을 잇는 선내의 구역
                                        424
제16992호               관         보   2009. 4.30. (목요일)
                      항만시설 보호지구 내역

No.           X       Y             비               고

1         158,649   263,608

2         158,392   263,497

3         158,144   263,190

4         158,558   262,857

5         158,515   262,722

6         159,280   262,860

7         159,470   261,460

8         159,440   261,310

9         156,280   261,150

10        157,150   259,990

11        156,960   259,850

12        156,880   259,700

13        156,870   257,280

14        156,920   257,090

15        157,031   256,929

16        156,797   256,446

17        156,218   255,257

18        156,093   255,100

19        154,915   256,043

20        153,157   253,861

21        153,025   253,824

22        152,719   253,993

23        152,557   254,063

24        152,210   254,296

25        152,075   254,424

26        151,604   254,825

                              425
제16992호               관         보   2009. 4.30. (목요일)

No.         X       Y             비                고

27      151,295   255,028

28      151,056   255,051

29      150,686   255,141

30      150,254   255,681

31      150,251   255,759

32      150,438   255,874

33      150,579   255,885

34      150,630   255,968

35      150,665   256,081

36      150,504   256,129

37      150,282   256,387

38      150,143   256,453

39      149,727   256,929

40      149,703   257,244

41      149,896   257,482

42      149,799   257,711

43      149,981   258,078

44      149,744   258,156

45      149,482   257,997

46      149,218   258,044

47      149,051   257,869

48      149,092   257,521

49      149,304   257,237

50      148,630   257,247

51      147,749   258,300

52      147,850   258,475

                            426
제16992호                      관         보               2009. 4.30. (목요일)

 No.           X              Y             비                           고

 53          147,991        258,475

 54          148,036        258,382

 55          149,854        260,347

 56          154,541        268,137

 57          154,593        266,757

 58          154,120        266,400

 59          153,938        266,649

 60          153,243        266,228

 61          153,105        266,267

8. 환경영향 검토 및 저감대책(변경없음)
 ○자연환경, 생활환경, 사회, 경제환경에 대한 영향예측 및 저감방안 수립
                               환경영향 및 저감대책

구분 항     목         환    경     영       향             저   감        대       책

             ○토석채취시 공원녹지 일부 훼손 우려 ○광양시와 협의후 녹지보존
       지형
             ○해양매립으로 연약지반 발생                ○연약지반 처리공법 시행
자연
             ○공 사 시 행 시 부 유 토 사 해 양 식 물 감 소 ○해상교통관제 등을 통한 선박안전운항
환경     동·
              및 이동 예상                           확보
       식물상
                                            ○폐수처리장 설치
             ○공사시행시 장비가동으로 인한 오염물질 ○대기배출 시설에 대한 배출허용기준 강
       대기질
              배출                                화

       수질 ○공사시행시 COD 증가                     ○하수종말처리장 등 환경기초시설 확충
생활
             ○공사시 장비사용에 따른 폐유발생             ○발생되는 현장에서 분리수거 실시
환경 폐기물
             ○종사자 및 이용자에 의한 폐기물 발생          ○지자체의 폐기물처리계획에 따른 처리
       소음· ○공사 장비에 의한 소음발생                  ○입지선정시 주변지역 여건 고려
       진동 ○운용시 공장소음 및 통행자량 소음발생             ○방음벽 또는 완충녹지 확보
사회
경제     산업 ○사업지역내 면허양식 어업권 소멸                ○선어업권보상 후공사시행
환경

9. 지진재해 경감대책 (변경없음)
 ○본 기본계획에 따른 각 시설의 실시계획 수립시 구조물 설계에 내진설계 기준을 적용하여 지진
  재해 예방
                                      427