제18746호                                            관                       보                    2016. 4. 25.(월요일)
                                                토   지   등    의   명       세   (토 지)
                                        면 적(㎡)                   소       유       자            소유권 이외의 권리
                                                                                                                      ⑫
①          ②         ③        ④             ⑥편입면적                                            ⑨     권     리    자
                                    ⑤                             ⑦               ⑧                                  비 고
번호        소재지       지 번       지목
                                   원면적      당 초     변경           주 소             성 명
                                                                                             권리
                                                                                             종류
                                                                                                    ⑩
                                                                                                   주 소
                                                                                                             ⑪
                                                                                                             성명
                                                                                                                    (취득권리)


                                                            대구시  성군  달           김 관 판
                                                                                 재산관
                                                            현풍면 대리 623
      달
      대구시
  2                                                                              리종회                                구분지상권

              음
       성군           산61       임    41,787   4,421   4,739
(1-2)                                                       서울특별시                                                  (상공16-69m)
      유가면     리                                                                  한국전
                                                            강남구 삼성동
                                                                                 력공사
                                                            167



                               345kV 북경남 제2분기 송전선로 건설사업(변경)
1. 사업의 명칭 : 345kV 북경남 제2분기 송전선로 건설사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 조 환 익
                                       전라   남도 나주시 전력로 55
3. 변경사유
 가.   작   업장 및 진입로        훼손 복     지    구 소요일   증           가에 따른 사업기간 변경
 나. 선간지 보상 등 편입부지 권원                        확 후속처
                                              보             리 지연         으   로 인한 사업기간 변경
4. 변경  내  역
 가. 사업기간

              변    경      전                                 변        경       후                               비 고
  2011. 01. ~ 2016. 6. (66개월)                 2011. 01. ~ 2018. 6. (90개월)                              24개월 연장

 나. 기     타   변경사항     없음
                                   154kV 선산-산동 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 선산-산동 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 조 환 익

                                       전라   남도 나주시 전력로 55

3. 변경사유 : 한국수자원공사에서                     추   진 중인 구미국가산업단지                                확장단지 조성사업           예정 구역   내 로

                  송전선로가 통          과함에 따     라확      장단지사업            과      송전선로 건설사업의 병행                   추진을 위하   여
                  사업시행 기간 연장

4. 변경 내   역
 가. 사업기간

              변    경      전                                 변        경       후                               비 고
 2006. 01. ~ 2016. 04. (124개월)              2006. 01. ~ 2017. 12. (144개월)                              20개월 연장

 나. 기     타   변경사항     없음
                                   154kV 상정-양북 송전선로 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 154kV 상정-양북 송전선로 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 조 환 익

                                       전라   남도 나주시 전력로 55

3. 변경사유 : 한국토지주               택   공사에서      추   진 중인 블          루    밸리산업단지 개발조성지연에 따른 해당 사업

                  공정연기로 인한 사업시행 기간 연장

4. 변경 내   역

 가. 사업기간

              변    경      전                                 변        경       후                               비 고
  2012. 08. ~ 2016. 6. (47개월)                 2012. 08. ~ 2018.12. (77개월)                              30개월 연장

 나. 기     타   변경사항     없음
                                                                41