제19527호                                                    관                             보                               2019. 6. 20.(목요일)
○ 노외주차장 계획(변경없음)

  - 기정 : 8개소, 11,989.4㎡(1단계 : 6,556.4㎡, 2단계 : 5,433.0㎡)
4) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
  - 기정
                                                                                                                                              (단위 : 천㎡)

                                                                            연 차 별 계 획
 구분       계                                                                                                                                       비고
                   2011년         2012년            2013년          2014년            2015년         2016년         2017년          2018년     2019년

용지보상     2,035       2           1,296              553               82            100            2             -             -         -         -

조성공사     2,035       23               5                27             114           347           641           573           183       122        -

  - 변경
                                                                                                                                              (단위 : 천㎡)

                                                                            연 차 별 계 획
 구분       계                                                                                                                                       비고
                   2011년        2012년         2013년         2014년           2015년        2016년     2017년         2018년        2019년    2020년

용지보상     2,035       2          1,296             553           82           100           2            -             -            -     -         -

조성공사     2,035      23            5               27            114          347          641           573          73        100      132        -

5) 연차별 자금투자 계획 및 재원조달에 관한 계획(변경)
  - 기정
                                                                                                                                              (단위 : 억원)

                                                                               연 차 별 계 획
 구분           계                                                                                                                                   비고
                         2011년        2012년             2013년         2014년         2015년        2016년          2017년        2018년     2019년

 사업비      24,488          669             9,326         4,373          1,476         3,218        2,339         1,512         975       630        -

  - 변경
                                                                                                                                              (단위 : 억원)

                                                                               연 차 별 계 획
 구분           계                                                                                                                                   비고
                     2011년        2012년            2013년        2014년        2015년        2016년         2017년    2018년        2019년    2020년

 사업비      24,488          669         9,326        4,373         1,476           2,087    1,624         1,044        1,258     949      1,682      -

   ○ 재원조달계획 : 사업시행자 자체자금


라. 사업시행기간(변경)
  - (기정) 1단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2018년 06월 30일
            2단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2019년 06월 30일
  - (변경) 1단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2018년 06월 30일
            2단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2019년 12월 31일
            3단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2020년 12월 31일

                                                                            28