평가항목
                        평가기준                     평가내용 및 방법
대분류            소분류

                                   으로 관리됨.
                                 - 양호 = 일부 자료에 확인 또는 보완이 필요하나 대부분의 자료
                                   에서 품질관리와 관련된 시공자의 요청과 결과 처리에 신속하고
                                   적합하게 대응하였으며 그 내용이 체계적으로 관리됨.
                                 - 보통 = 품질관리와 관련된 시공자의 요청과 결과 처리에 적합하
                                   게 대응하였으며 그에 대한 관리 상태가 보통 수준임.
                                 - 다소불량 = 품질관리와 관련된 시공자의 요청과 결과 처리가 지
                                   연된 사례가 많거나 처리결과가 적합하지 않으며 그에 대한 관
                                   리 상태가 부실함.
                                 - 불량 = 관련업무 평가에 필요한 중요 문서가 누락되어있거나 관
                                   리상태가 매우 부실하여 적절한 평가가 불가함.



                                 §   건설사업관리자가 시공에 사용되는 각종 자재에 대해 자재 공
                                     급원 승인요청서의 접수, 적정성 여부의 검토, 결과 통보 등에
                                     대한 업무를 신속하고(규정 또는 후속 공종 기준) 적절하게 처
                                     리 및 관리하였는가와 공급원 승인을 득한 자재의 현장 반입
                                     시 송장사본의 접수, 검수, 각종 품질시험 입회 또는 성과의 확
                                     인, 설계도서 및 시방서 간의 적합 여부 확인, 입체 또는 대체
                                     자재 사용의 검토, 등의 업무와 관련 서류의 기록·비치 상태 등
                                     이 적합한가를 평가




          2)     시공자               평가결과     양호  다소 양호  보통   다소 불량   불량
               자 재 관 리 ① 자재공급원 및 점     수     1    0.9   0.8   0.7    0.6
               에 대한 사용자재 적합성 ＊ 배점 x 해당점수 = 평가점수
               관 리 업 무 관리의 적정성 (4 ＊ 판정기준
               의 적정 점)            - 양호 = 거의 모든 자료에서 자재 공급원 승인 및 조치, 사용자재
                                    적합성 관련 제반업무가 신속하고 적합하게 이루어졌으며 그 내
               성 (7)                용이 체계적으로 관리됨.
                                 - 다소 양호 = 일부 자료에 확인 또는 보완이 필요하나 대부분의
                                   자료에서 자재 공급원 승인 및 조치, 사용자재 적합성 관련 제반
                                   업무가 신속하고 적합하게 이루어졌으며 그 내용이 체계적으로
                                   관리됨.
                                 - 보통 = 자재 공급원 승인 및 조치, 사용자재 적합성 관련 제반업
                                   무가 대체적으로 적합하게 이루어졌으며 그에 대한 관리 상태는
                                   보통 수준임.
                                 - 다소 불량 = 자재 공급원 승인 및 조치, 사용자재 적합성 관련
                                   제반업무에 있어 지연된 사례가 많거나 처리결과가 적합하지 않
                                   으며 그에 대한 관리 상태가 부실함.
                                 - 불량 = 관련업무 평가에 필요한 중요 문서가 누락되어있거나 관
                                   리상태가 매우 부실하여 적절한 평가가 불가함.




                                 §   건설사업관리자가 적절한 지시 및 확인을 통해 자재의 품목별·
                                     규격별 관리, 저장, 반출 및 수불, 반출통제, 잉여자재 관리 등
                                     에 대한 시공자 업무를 적절하게 관리하였는가를 평가

          2)     시공자
               자재관리
4. 품질                  ② 자재보관 및 평가결과    양호   다소 양호  보통   다소 불량  불량
               에 대한
   관리                  관리의 적정성  점   수    1     0.9  0.8    0.7   0.6
               관 리 업 무 (3점)
   (18)
               의 적정            ＊ 배점 x 해당점수 = 평가점수
                               ＊ 판정기준
               성 (7)           - 양호 = 거의 모든 자료에서 자재보관 및 사용 등에 대한 관리업
                                   무가 적합하게 이루어졌으며 그 내용이 체계적으로 관리됨.
                                 - 다소 양호 = 일부 자료에 확인 또는 보완이 필요하나 대부분의
                                   자재보관 및 사용 등에 대한 관리업무가 적합하게 이루어졌으며
                                   그 내용이 체계적으로 관리됨.
                                 - 보통 = 자재보관 및 사용 등에 대한 관리업무가 대체적으로 적
                                   합하게 수행되었으며 그에 대한 관리 상태는 보통 수준임.



                                        - 29 -