제18908호                          관              보               2016. 12. 16.(금요일)
 • 주차장 계획
  - 환승주차장 : (기정) 1개소, 3,000㎡
           (변경) 1개소, 3,534㎡
  - 노외주차장 : (기정) 39개소, 80,731㎡
            (변경) 39개소, 83,774㎡
ㅇ 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
 <기 정>
  ▸ 택지지구
                                                                                (단위:천㎡)
 구 분           계          1차
                        (’08년)         2차
                                     (’09년)           3차
                                                    (’10년)       4~8차
                                                              (’11~’15년)       9~13차
                                                                             (’16~’20년)
 용지보상          13,419            -        538           7,515        4,019          1,347
   1단계          4,746            -        190           2,658        1,422            476
   2단계          4,140            -        166           2,318        1,240            416
   3단계          4,533            -        182           2,539        1,357            455
 조성공사          13,419            -          -             348        1,275         11,797
   1단계          4,746            -          -             348        1,189          3,210
   2단계          4,140            -          -               -           71          4,069
   3단계          4,533            -          -               -           15          4,518
 ▸ 산업단지
                                                               (단위:천㎡)
 구분             1차 2차 3차
            계 (’08년)                  4차     5차     6차 7차 8차
                      (’09년) (’10년) (’11년) (’12년) (’13년) (’14년) (’15년)
용지보상      3,928     -       6 1,673 1,919       330     -      -      -
조성공사      3,928     -       -      -      -     375 1,409 1,385 759
 <변 경>
  ▸ 택지지구
                                                                                (단위:천㎡)
 구 분           계          1차           2차             3차         4~8차          9~13차
                        (’08년)       (’09년)         (’10년)    (’11~’15년)     (’16~’20년)
 용지보상          13,419            -        538           7,515        3,484          1,882
   1단계          4,048            -        162           2,267        1,051            568
   2단계          4,013            -        161           2,247        1,042            563
   3단계          5,358            -        215           3,001        1,391            751
 조성공사          13,419            -          -             348          825         12,246
   1단계          4,048            -          -             348          825          2,875
   2단계          4,013            -          -               -            -          4,013
   3단계          5,358            -          -               -            -          5,358
 ▸ 산업단지
                                                           (단위:천㎡)
 구분          1차 2차 3차
        계 (’08년)                  4차     5차     6차 7차 8차
                  (’09년) (’10년) (’11년) (’12년) (’13년) (’14년) (’15년이후)
용지보상 3,906      -       - 2,587 1,125       134     60     -       -
조성공사 3,906      -       -       -     -      19    576 1,103 2,208
ㅇ 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획
                              234