제19502호                                             관                     보                  2019. 5. 15.(수요일)
라. 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경없음)
                                                                                                                 (단위 : 천㎡)

                                                                     연차별계획
 구분          계                                                                                                           비고
                           2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년

       합계         1,222     127       855      78        5       8       2     38     9      41     30      3       26
 용지
       1단계         368         38     261      23        1       2       0     11     2      12      9      1       5
 보상
       2단계         854         89     594      55        4       6       2     27     7      29     21      2       21
       합계         1,222         4      18      13    11       11         9     65    120     188    230    314     239
 조성
       1단계         366          1         5     3        3       3       2     19    36      57     70     96       72
 공사
       2단계         856          3      13      10        8       8       7     46    84      131    160    218     167
 ※ 사업시행자의 자금사정 및 공사추진 일정에 따라 변경 가능
마. 연차별 자금투자 계획 및 재원조달에 관한 계획(변경없음)
                                                                                                                (단위 : 억원)

                                                                     연차별계획
  구분         계                                                                                                           비고
                          2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년

       합 계 19,569 1,625 10,927 1,040                101      137     67       642   508    1,146 1,166 1,165 1,045

  계    1단계       5,966    496       3,339     317   30       41      19       195   153    348     355    355     318

       2단계 13,603 1,129 7,588                 723   71       96      48       447   355    798     811    810     727

       합 계 13,861 1,450 9,768                 894   57       89      23       408   97     474     345    47      209

 용지비   1단계       4,231    443       2,985     273   17       27      7        124   29     144     105    14       63

       2단계       9,630 1,007 6,783            621   40       62      16       284   68     330     240    33      146

       합계        3,732     11        56       41    34       34      28       198   366    578     706    962     718

 조성비   1단계       1,135     3         17       12    10       10      8        60    111    176     215    294     219

       2단계       2,597     8         39       29    24       24      20       138   255    402     491    668     499

       합계        1,976    164       1,103     105   10       14      16       36    45      94     115    156     118

 간접비   1단계       600       50       337       32     3       4       4        11    13      28     35     47       36

       2단계       1,376    114       766       73     7       10      12       25    32      66     80     109      82
 ※ 사업시행자의 자금사정 및 공사추진 일정에 따라 변경 가능
 ○ 재원조달계획 : 한국토지주택공사 자체자금
바. 사업시행기간(변경)
 ○ 기정 : 1단계 (지구지정 고시일(2008년 9월 19일) ~ 2019년 05월 31일)
             2단계 (지구지정 고시일(2008년 9월 19일) ~ 2019년 12월 31일)
 ○ 변경 : 1단계 (지구지정 고시일(2008년 9월 19일) ~ 2019년 05월 15일)
             2단계 (지구지정 고시일(2008년 9월 19일) ~ 2019년 12월 31일)

                                                             27