제16395호                                  관                     보                           2006.12. 7. (목요일)
  -변    경:한진도시가스에서 공급.                                                   ·변         경:67개노선, 19,083m

3)교통에 관한 계획                                                          -보행자전용도로

 ○지구내 도로계획                                                               ·기         정:32개노선, 1,124m

  -자동차 전용도로                                                              ·변         경:34개노선, 1,524m

      ·기     정:2개노선, 1,985m                                     ○노외주차장계획

      ·변     경:2개노선, 1,988m                                          ·기       정:15개소, 16,924㎡

  -일반도로                                                              ·변       경:17개소, 18,716㎡

      ·기     정:62개노선, 18,164m                                  4)대상토지의 단계별 조성에 관한 계획

                                                                                                                    (단위:천㎡)
                                             연         차        별         계         획
  구 분             계                                                                                               비          고
                              2006         2007         2008             2009        2010             2011
        기정        2,624        1,312             787           525              -            -               -
용지보상
        변경        2,621        1,309             787           525              -            -               -
        기정        2,624              -           525           787           525            525           262
조성공사
        변경        2,621              -           525           787           525            525           259

5)연차별 자금투자계획
 ○연차별 자금투자계획
                                                                                                                        (단위:억원)
                                                 연         차         별        계         획
  구 분             계                                                                                                      비   고
                          2005       2006            2007        2008           2009         2010            2011

        기정     16,110          10        5,410       5,590       1,700            1,700           850            850
 계
        변경     16,110           -        4,356       4,506       3,848            1,700           850            850

        기정        7,600         -        4,560       3,040               -              -             -             -
용지보상
        변경        7,600         -        4,356       1,946       1,298                  -             -             -

        기정        8,510        10         850        2,550       1,700            1,700           850            850
조성공사
        변경        8,510         -            -       2,560       2,550            1,700           850            850

     ○재원조달계획:대한주택공사 자체자금
 6)관할시장·군수 또는 구청(자치구의 구청장에 한한다)의 의견 및 이의 반영여부에 관한 사항
     은 개발계획 변경 승인서로 갈음.(게재생략)

라. 사업시행기간:2006. 3. 13 ~ 2011. 12. 31(변경없음)

마. 토지이용에 관한 계획
 1)총   괄
                               면 적(㎡)                          구성비(%)
 구            분                                                                                   비                     고
                          기    정         변       경      기       정 변           경

       합 계            2,623,830      2,620,707           100.0           100.0

                                                       252