제19590호                                                관                  보                            2019. 9. 20.(금요일)
자. 토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
                                                                                                                             (단위 : 천㎡)

                                                                    연차별계획
  구 분            계                                                                                                                   비고
                        2009    2010     2011     2012    2013    2014    2015    2016    2017     2018     2019     2020    2021
 용지       기정    1,183   352     487      156       30      2      100      56      -       -        -        -
 보상       변경    1,183   352     487      156       30      2      100      56      -       -        -        -        -       -
 조성       기정    1,183    -       -        -        -       -      250     350     350     120       57       56
 공사       변경    1,183    -       -        -        -       -      250     350     350     120       57       26      21       9
※ 사업시행자의 자금사정 및 공사추진일정에 따라 변경가능


차. 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경)
  1) 연차별 자금투자계획(변경)
                                                                                                                             (단위 : 억원)

                                                                     연차별계획
   구 분            계                                                                                                                  비고
                         2009    2010     2011     2012    2013    2014    2015    2016    2017     2018     2019     2020    2021
           기정 17,852 1,900       7,102    2,236     565    115      70     732     827     1,279    1,513    1,513
      계
           변경 17,852 1,900       7,102    2,236     565    115      70     732     827     1,279    1044     977      650     355
      기정 13,076 1,830            6,795    2,138    518     102      54     410     250     250      365      364
사 용지비 변경 13,076 1,830            6,795    2,138    518     102      54     410     250     250      365      300       32     32
업
비 조성비 기정 4,206    9               62       21       28      9       13     302     555     994     1,107    1,106
      변경 4,206    9               62       21       28      9       13     302     555     994      650      650      600     313
           기정     570     61     245       77       19      4       3       20      22      35       42       42
  간접비
           변경     570     61     245       77       19      4       3       20      22      35       29       27       18     10
※ 사업시행자의 자금사정 및 공사추진일정에 따라 변경가능
  2) 재원조달계획
      - 한국토지주택공사 자체자금
카. 공급처리시설계획(변경)
  1) 상수도
    o 지구내 급수를 위한 배수지는 사업지구 인근의 고양삼송지구 택지개발사업시 수립된 오금배수지
      (V=31,000㎥) 계획에 기 포함되어 있으므로 본 사업지에서는 삼송지구 배수관로에서 분기하여 공급
      - 급수량 : 1일 최대급수량 9,997㎥/일
  2) 하수도
      - 우·오수 분류식으로 계획
    o 우수
      - 사업지구내 하천의 최종 방류구측(지구 남측 제3호 근린공원내)에 저류지 계획
    o 오수
      - 사업지구에서 발생되는 오수량은 창릉천변 신설 차집관로(신설계획)를 통해 삼송하수처리
        장(확장계획)으로 처리하도록 계획
      - 계획1일최대오수량 : 8,483㎥/일
타. 집단에너지 공급에 관한 계획(변경)
  1) 전력 공급계획
      - 신설 변전소에서 공급 예정
  2) 도시가스 공급계획
      - 서울도시가스(주)에서 공급 예정(공급량 5,124천N㎥/년)
  3) 열공급계획
      - 인근 고양 삼송지구의 집단에너지시설과 연계하여 공동주택, 상업시설, 업무시설, 도시지
        원시설에 집단에너지 공급을 계획

                                                                  150