제18581호                              관              보                2015. 8. 24.(월요일)
바. 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획                                                         (단위 : ㎡)
  구분 계 ‘95 ‘96 ‘97 ~02  ‘98 '09 '11 '12 '13 '14 '15 '16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21
                            ~10
   용지
   보상 821,575 - - - - - 145,297 37,349 66,104 - - 442,800 - - 130,025                     -
   조성
   공사 821,575 - - - - - - - 100,600 57,000 91,150 161,316 161,317 120,167 43,341 43,341 43,343
    주) 1단계 : 2011~17년 (전체 248,750㎡ 중 의령군 190,419㎡)
       2단계 : 2017~19년 (전체 442,800㎡ 중 의령군 31,113㎡)
       3단계 : 2019~21년 (전체 130,025㎡ 중 의령군 토지 없음)
6. 자금계획서
 가. 연차별 자금투자계획(변경)
  • 연차별 자금투입계획(기정)
           구분         합계                         보상비             공사비               기타
           합계        152,169                     78,442          71,578            2,149
               소계     39,683                     18,639          19,103            1,941
     1단계      2012년   13,898                     12,207             -              1,691
              2013년
  (‘12~’15년) 2014년     9,200                      3,697           5,353             150
                       7,000                      2,735           4,215              50
              2015년    9,585                        -             9,535              50
               소계     85,962                     47,138          38,716             108
     2단계      2016년   47,138                     47,100             -                38
  (‘16~’18년) 2017년    14,106                        38           14,033              35
              2018년   24,718                        -            24,683              35
               소계     26,524                     12,665          13,759             100
     3단계      2019년   12,665                     12,630             -                35
  (‘19~’21년)  2020년    6,929                        35            6,859              35
              2021년    6,930                        -             6,900              30
  • 연차별 자금투입계획(변경)
           구분        합 계                         보상비              공사비               기타
           합계       152,169                      72,008           73,153              7,008
               소계    49,500                      16,800           25,900              6,800
              2012년  14,200                      12,300                -              1,900
     1단계      2013년    8,300                      3,600            4,500                200
              2014년
  (‘12~17년) 2015년      7,100                        500            3,500              3,100
                       8,000                        400            6,700                900
              2016년    7,000                          -            6,500                500
              2017년    4,900                          -            4,700                200
               소계    85,962                      47,138           38,716                108
     2단계      2017년  47,138                      47,100                -                 38
  (‘17~19년) 2018년    24,756                          38           24,683                 35
              2019년  14,068                           -           14,033                 35
               소계    16,707                       8,070            8,537                100
     3단계      2019년    7,707                      7,672                -                 35
  (‘19~21년) 2020년      5,000                        398            4,567                 35
              2021년    4,000                 -                     3,970                 30
                                            77