평가항목
                 평가기준                         평가내용 및 방법
대분류     소분류


                                 평가결과    양호   다소 양호   보통    다소 불량   불량
                                 점   수   1     0.9    0.8    0.7    0.6
                             ＊ 배점 x 해당점수 = 평가점수
                             ＊ 판정기준
                             - 양호 = 거의 모든 검토실적에서 건설사업관리업무지침에 규정된
                               검토기준 및 내용에 따라 시공상세도 검토업무가 충실히 수행되
                               었으며 검토실적의 상세 또는 질적 수준이 우수함.
                             - 다소 양호 = 대체적으로 건설사업관리업무지침에 규정된 검토기
                               준 및 내용에 따라 시공상세도 검토업무가 수행되었으나 일부
                               검토실적의 상세 또는 질적 수준에 보완이 필요함.
                             - 보통 = 대부분 건설사업관리업무지침에 규정된 검토기준 및 내
                               용에 따라 시공상세도 검토업무가 수행되었으나 검토실적의 상
                               세 또는 질적 수준이 높지 않음.
                             - 다소 불량 = 시공상세도 검토실적 중 건설사업관리업무지침에
                               규정된 검토기준 및 내용을 충족하지 못하는 부분이 많으며 상
                               세 또는 질적 수준이 낮음.
                             - 불량 = 대부분의 시공상세도 검토실적이 건설사업관리업무지침
                               에 규정된 검토기준 및 내용을 충족하지 못하며 상세 또는 질적
                               수준이 낮거나 관련 자료의 작성이 양적, 질적으로 부실하고 무
                               성의하여 평가가 어려움.




                             §   건설사업관리자가 각종 설계변경 건에 대해 건설사업관리 업무수
                                 행지침에서 규정하고 있는 내용에 따라 설계변경의 내용과 타당
                                 성, 기술검토 등을 충실히 수행하였으며 동 지침의 절차에 따라
                                 설계변경 건을 적절히 조치하였는가를 평가




                                 평가결과    양호   다소 양호   보통    다소 불량   불량
                                 점   수   1      0.9   0.8     0.7    0.6
                             ＊ 배점 x 해당점수 = 평가점수
               ②  설계변경 ＊ 판정기준
               검토 및 조치 - 양호 = 거의 모든 검토실적에서 건설사업관리업무지침에 규정된
                         검토기준 및 내용에 따라 설계변경 검토업무가 충실히 수행되었
               의 적정성 (6 으며 검토실적의 상세 또는 질적 수준이 우수함.
               점)      - 다소 양호 = 대체적으로 건설사업관리업무지침에 규정된 검토기
                               준 및 내용에 따라 설계변경 검토업무가 수행되었으나 일부 검
                               토실적의 상세 또는 질적 수준에 보완이 필요함.
                             - 보통 = 대부분 건설사업관리업무지침에 규정된 검토기준 및 내
                               용에 따라 설계변경 검토업무가 수행되었으나 검토실적의 상세
                               또는 질적 수준이 높지 않음.
                             - 다소 불량 = 설계변경 검토실적 중 건설사업관리업무지침에 규
                               정된 검토기준 및 내용을 충족하지 못하는 부분이 많으며 상세
                               또는 질적 수준이 낮음.
                             - 불량 = 대부분의 설계변경 검토실적이 건설사업관리업무지침에
                               규정된 검토기준 및 내용을 충족하지 못하며 상세 또는 질적 수
                               준이 낮거나 관련 자료의 작성이 양적, 질적으로 부실하고 무성
                               의하여 평가가 어려움.



                             §   건설사업관리자가 시공자의 하도급계약에 대해 관련 법률 및
       1) 시공자 시                  업무지침에서 규정하고 있는 내용과 절차에 따라 하도급 적정
3. 시공             ③ 하도급 계
          공관리에                   성 등을 적절히 검토하고 조치하였는가를 평가
  및 공             약 검토 및 조
          대한 관리
  정관리             치의 적정성(4
          업무의 적
  (25)            점)             평가결과    양호   다소 양호   보통    다소 불량   불량
          정성 (16)
                                 점   수   1      0.9   0.8     0.7    0.6



                                     - 26 -