제19547호                                       관                보                        2019. 7. 18.(목요일)
7. 산업단지의 개발을 위한 주요시설의 지원계획(변경)
                                                                                      사업비(억원)
  구    분                                사 업       량                                                             비고
                                                                                    기정     변경
  합 계                                       -                                       1,268  1,188
                                                 1구간 : 1.30Km
                     포항블루밸리                      (2차로→6차로)
                                                                                    370           370
     도로              진입로 확장                      2구간 : 1.08Km
                                                  (교차로개선)                                                     경상북도
     시설
                     오천-장기간                        L=1.12Km
                     도로 개량사업                B=37.0m (2차로→6차로)                        71           71
                       정수장                       Q=28,500㎥/일
  용수공급                                    L=11.8km(D700~350mm)                                                  한국
                      인입관로                                                          613           534
   시설                                     * 도수 및 송수                                                           수자원공사
                          기타                     가압장 등 1식
  폐수종말                                                                                                        국비지원
  처리시설                                 Q=12,000㎥/일                                  214           213         58% 반영

8. 지형도면 작성 고시내용 (토지이용규제기본법 제8조)(변경)

 가. 지형도면 작성 조서(변경없음)

                                                                      면 적(㎡)
지역･지구 등 명칭                 위       치                                                                          비    고
                                                    기 정               변 경                 변경후
                         포항시
 포항블루밸리
                     남구 동해면, 장기면,                 6,080,537.4           -            6,080,537.4
 국가산업단지
                       구룡포읍 일원

 나. 지형도면 및 이와 관련된 국토이용정보체계상의 전산자료(변경)
9. 재원조달계획(변경)

 가. 추정사업비(변경없음)

                                                                                   간선시설비
     구 분                  계               용지비                   조성비                                           비 고
                                                                                   (국고지원)
     금 액
                      7,360               1,720                 5,640                     -
     (억 원)

※ 사업비는 간접비용(판매비, 일반관리비, 자본비용 등)이 포함되지 않은 금액임
※ 간선시설비는 국고지원

 나. 연차별 투자계획(변경)

                                                연차별 계획
              금액
 구     분
             (억원) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
                   년    년    년    년    년    년    년    년    년    년    년    년    년    년
       기정    7,360    73       -   9      670     880    357    617     1,056 1,584 2,114     -         -      -       -
합 계
       변경    7,360    73       -   9      670     880    351    413     582   605     123     641       834   1,036 1,143
  용지비        1,720    -        -   -      660     875     96    89       -     -      -       -         -      -       -
       기정    5,640    73       -   9      10       5     261    528     1,056 1,584 2,114     -         -      -       -
조성비
       변경    5,640    73       -   9      10       5     255    324     582   605     123     641       834   1,036 1,143


 다. 재원조달계획
     ○ 사업시행자 자체자금 (산업입지 및 개발에 관한 법률 제29조 및 산업입지개발지침 제19조에

       의한 국가 등에서 지원하는 사업비는 제외)

                                                        408