평가항목
                          평가기준                      평가내용 및 방법
 대분류              소분류

                                   ＊ 배점 x 해당점수 = 평가점수
                                   ＊ 판정기준
                                   - 양호 = 거의 모든 검토실적에서 건설사업관리업무지침에 규정된
                                     내용 및 절차에 따라 하도급 계약 검토업무가 충실히 수행되었
                                     으며 검토실적의 상세 또는 질적 수준이 우수함.
                                   - 다소 양호 = 대체적으로 건설사업관리업무지침에 규정된 내용
                                     및 절차에 따라 하도급 계약 검토업무가 충실히 수행되었으나
                                     일부 검토실적의 상세 또는 질적 수준에 보완이 필요함.
                                   - 보통 = 대부분 건설사업관리업무지침에 규정된 내용 및 절차에
                                     따라 하도급 계약 검토업무가 수행되었으나 검토실적의 상세 또
                                     는 질적 수준이 높지 않음.
                                   - 다소 불량 = 하도급 계약 검토실적 중 건설사업관리업무지침에
                                     규정된 내용 및 절차를 충족하지 못하는 부분이 많으며 상세 또
                                     는 질적 수준이 낮음.
                                   - 불량 = 대부분의 하도급 계약 검토실적이 건설사업관리업무지침
                                     에 규정된 내용과 절차를 충족하지 못하며 상세 또는 질적 수준
                                     이 낮거나 관련 자료의 작성이 양적, 질적으로 부실하고 무성의
                                     하여 평가가 어려움.


                                   §   건설사업관리자가 시공자가 수립한 공정표와 공정관리계획서,
                                       공정관리 기법 등에 대해 기술적 검토, 확인, 승인, 조치 등의
                                       업무를 적합하게 수행하였으며 검토결과가 반영될 수 있도록
                                       적절한 조치를 취하였는가를 평가
                                   §   관련 서식에 의해 건설사업관리자가 제시한 공정관리계획 검토
                                       대표실적(10개 대표실적)과 기타 관련업무 공문 및 문서 등을
                                       바탕으로 평가



                                       평가결과    양호   다소 양호   보통    다소 불량   불량
             2)     시공자
                                    점    수   1     0.9  0.8     0.7  0.6
                  공정관리
                          ① 공정관리계획 ＊ 배점 x 해당점수 = 평가점수
                  에 대한
                          검토 및 조치의 ＊ 판정기준
                  관 리 업 무 적정성 (5점) - 양호 = 공정관리계획에 대한 평가, 분석, 검토 내용의 완성도와
                  의 적정               기술 수준이 매우 높으며 거의 모든 검토결과가 적절히 반영되
                                     었음.
                  성 (9)            - 다소 양호 = 공정관리계획에 대한 평가, 분석, 검토 내용의 완성
                                     도와 기술 수준이 비교적 높으며 대부분의 검토결과가 적절히
                                     반영되었음.
                                   - 보통 = 대부분의 검토결과가 반영된 것으로 판단되나 공정관리
                                     계획에 대한 평가, 분석, 검토 내용의 완성도와 기술 수준이 보
                                     통 수준임.
                                   - 다소 불량 = 검토결과의 일부만이 반영된 것으로 판단되며 공정
                                     관리계획에 대한 평가, 분석, 검토 내용과 기술 수준이 부실한
                                     수준임.
                                   - 불량 = 공정관리계획에 대한 평가, 분석, 검토 내용의 완성도와
                                     기술 수준이 매우 부실하며 검토결과의 반영 여부를 판단하기
                                     어려움.




                                   §   공기준수 및 공기만회를 목표로 건설사업관리자가 제시한 공정
                                       관련 기술검토 또는 기술지원의 기술적 수준과 해당 검토결과
             2)     시공자
                                       가 반영될 수 있도록 적절한 조치를 취하였는가를 평가
3.      시공        공 정 관 리 ② 공기준수 관 §   관련 서식에 의해 건설사업관리자가 제시한 공기준수 관련 기
     및 공          에 대한 련 기술지원 및        술지원 및 조치 대표실적(10개 대표실적)과 기타 관련업무 공문
     정관리          관 리 업 무 조치의 적정성      및 문서 등을 바탕으로 평가
     (25)         의 적정 (4점)
                  성 (9)
                                       평가결과    양호   다소 양호   보통    다소 불량   불량
                                       점   수   1     0.9    0.8    0.7    0.6



                                           - 27 -