제17143호                                 관                   보                    2009.12. 1. (화요일)

                                   계                             남악지구                 옥암지구


  구       분               면적(㎡)              구성비(%)            면적         구성비       면적         구성비      비   고


                     기정           변경         기정        변경      (㎡)        (%)       (㎡)        (%)


        소     계    326,405.1    325,357.0        5.2    5.2   296,992.2     8.2     28,364.8      1.0
  기타
       자동차관
  시설                 14,154.7     14,154.7       0.2    0.2           -         -   14,154.7      0.5
       련시설
  용지 도시지원
                   312,250.4    311,202.3        5.0    5.0   296,992.2     8.2     14,210.1      0.5 5개소
       시설용지

가처분용지             2,992,511.1 2,996,746.6    48.0      47.9 1,798,883.0    49.6 1,197,863.6     45.9


4. 사업 시행기간(변경)
 ○단계별 조성계획

            기      정               변         경
                                                            조 성 기 간(년)              조 성 기 간(년)
구 분                  구성비                     구성비                                                            비 고
        면적(㎡)                   면적(㎡)                          (기 정)                      (변 경)
                       (%)                       (%)

 계     6,237,093.7 100.0 6,237,093.7 100.00                       -                        -                 -

                                                                                                        사업준공
1단계 1,149,588.1        18.4 1,149,588.1 18.43 ’02.6.24~’08.10.31 ’02.6.24~’08.10.31
                                                                                                            완료

                                                                                                        사업준공
2단계     937,893.8      15.0     937,893.8 15.04 ’02.6.24~’08.6.30 ’02.6.24~’08.6.30
                                                                                                            완료

3-1                                                                                                     사업준공
        684,952.7      11.0     684,952.7 10.98 ’02.6.24~’08.12.31 ’02.6.24~’08.12.31
단계                                                                                                          완료

3-2                                                                                                     사업준공
        663,819.5      10.6     663,819.5 10.64 ’02.6.24~’08.12.31 ’02.6.24~’09.3.31
단계                                                                                                          완료

3-3                                                                                                     사업준공
         93,289.7       1.5      93,289.7        1.50 ’02.6.24~’09.12.31 ’02.6.24~’09.12.31
단계                                                                                                          완료

4-1                                                                                                     면적 및
       1,337,827.6     21.5 1,304,282.4 20.91 ’02.6.24~’09.12.31 ’02.6.24~’10.6.30
단계                                                                                                      기간변경

4-2
        345,919.8       5.5     345,919.8        5.54 ’02.6.24~’09.12.31 ’02.6.24~’10.12.31 변경없음
단계

5-1
        545,549.5       8.8     545,549.5        8.75 ’06.12.1~’10.6.30 ’06.12.1~’10.12.31 변경없음
단계

                                                        262