제19913호                             관                보                 2021. 1. 6.(수요일)
4. 사업시행자와 그 주소
 - 사업시행자 : 한국광해관리공단
 - 주      소 : 강원도 원주시 세계로 2번지
 - 연 락    처 : 033-902-6411
5. 유형별 사업비 및 개소

                                                                           (단위 : 백만원, 개소)
                                             당 초                             변 경
             사업명
                                    사업비                개소             사업비          개소
1. 폐석‧광물찌꺼기유실방지사업                    2,607              13            2,599         13
2. 지반침하방지사업                          2,684              28            2,674         28
3. 오염수질개선사업                         21,637              40            21,611        40
4. 오염토양개량복원사업                       19,687              82            19,679        82
5. 소음‧진동 및 분진방지사업                    9,190              25            9,338         25
6. 폐시설철거사업                            39                3               39          3
7. 산림‧토지복구사업                         1,034              12            1,034         12
8. 사후관리‧운영, 인프라조성                   14,572              38            14,476        38
          계                         71,450             241            71,450       241

6. 광해방지사업 상세내역

                                                                                (단위 : 백만원)
                                               총        ’20년        ’20년 사업비
순번 사업유형       광산명            지역명                                                       변경사유
                                             사업기간      사업단계     당초      변경  증감
 1 폐석유실방지 삼표자원개발㈜ 강원 삼척시 근덕면 일원                ‘20     설계,시공    737     731  △6        사업비 변경
 5 광미유실방지      삼용      경북 봉화군 명호면 일원         '17~'20       시공   150      148    △2     사업비 변경
28 지반침하방지     전의 등6    충남 세종특별자치시 전의면 일원     '20~'21       조사    99      122     23    사업비 변경
41 지반침하방지     신원 등5    강원 태백시 황지동 일원           '20     지반안전진단   171      170    △1     사업비 변경
66 오염수질개선    경일(고토일)   강원 정선군 고한읍 일원         '12~'21       시공   3,637   3,796   159    사업비 변경
67 오염수질개선    경일(본갱)    강원 정선군 고한읍 일원         '12~'20       시공   1,100   1,079   △21    사업비 변경
68 오염수질개선      동원      강원 정선군 사북읍 일원         '07~'22       시공   4,200   4,195   △5     사업비 변경
75 오염수질개선    함태(소롯골)   강원 태백시 소도동 일원         '10~'20       시공   2,500   2,400   △100   사업비 변경
81 오염수질개선     호남탄좌     전남 화순군 한천면 일원         '09~'25       설계   150      90     △60    사업비 변경
97 토양개량복원    보라(삼용)    경북 봉화군 명호면 일원         '17~'20       시공   170      168    △2     사업비 변경
100 토양개량복원     비전      경북 봉화군 봉성면 일원         '10~'20       시공   117      112    △5     사업비 변경
178 먼지날림방지 아세아시멘트㈜ 강원 영월군 주천면 일원             '19~'21       시공   1,170   1,334   164    사업비 변경
182 먼지날림방지   대일광업㈜     강원 춘천시 동면 일원            `20     설계, 시공    60      58     △2     사업비 변경
188 먼지날림방지   ㈜한국분체     전남 완도군 노화읍 일원         '19~'20       시공   156      153    △3     사업비 변경
196 먼지날림방지 한일현대시멘트㈜ 충북 단양군 매포읍 일원            '19~'21       시공   1,431   1,420   △11    사업비 변경
212 사후관리운영    제2연화     강원 삼척시 가곡면 일원         '12~'21   운영관리     475      502     27    사업비 변경
213 사후관리운영    제2연화     강원 삼척시 가곡면 일원         '19~'21   안정성평가    340      347     7     사업비 변경
216 사후관리운영   삼보(내리)    경기 화성시 봉담읍 일원         '17~'21   운영관리     220      215    △5     사업비 변경
217 사후관리운영    성지삼아     경남 고성군 삼산면 일원           '20     안정성평가    115      110    △5     사업비 변경
227 사후관리운영    천보 등     충남 천안시 서북구 일원         '14~'21    유지관리    406      350    △56    사업비 변경
228 사후관리운영    무극 등     충북 음성군 금왕읍 일원         '14~'21   유지관리     110      104    △6     사업비 변경
229 사후관리운영     영동      강원 강릉시 강동면 일원         '15~'21    운영관리    677      683     6     사업비 변경
231 사후관리운영    삼마태정     강원 삼척시 도계읍 일원         '17~'24       설계   265      241    △24    사업비 변경
236 사후관리운영     나전      강원 정선군 북평면 일원         '03~'21    운영관리    479      477    △2     사업비 변경
238 사후관리운영   삼탄(갱내수)   강원 정선군 고한읍 일원         '14~'21   운영관리     732      730    △2     사업비 변경
240 사후관리운영   삼탄(침출수)   강원 정선군 고한읍 일원         '17~'21   운영관리     1,165   1,078   △87    사업비 변경


                                              58