제18917호(그2)                          관           보                        2016. 12. 29.(목요일)
  ◦ 변경
                                                                                               (단위 : 천㎡)
 구 분 계 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 비고
    계 8,922 1,664 6,677 582 - - - - - - - - - - - -
   1단계 8,393 1,565 6,278 550 - - - - - - - - - - - -
용지 2단계 339 64 256 19 - - - - - - - - - - - -
보상 3단계 23 4 17 2 - - - - - - - - - - - -
   4단계 76 14 57 5 - - - - - - - - - - - -
   5단계 91 17 69 5 - - - - - - - - - - - -
    계 8,922 18 34 95 1,065 2,644 3,356 1,623 61 3 3 3 5 4 3 5
   1단계 8,393 18 34 90 1,011 2,535 3,165 1,540 - - - - - - - -
조성 2단계 339 - - 5 54 84 130 41 25 - - - - - - -
공사 3단계 23 - - - - 3 7 5 4 1 1 1 1 - - -
   4단계 76 - - - - 10 25 17 15 1 1 1 2 2 2 -
   5단계 91 - - - - 12 29 20 17 1 1 1 2 2 1 5
 7) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경)
  가) 연차별 자금투자계획(변경)
   ◦ 기정
                                                                                               (단위 : 억원)
구 분 계 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11                       ‘12     ‘13       ‘14 ‘15 ‘16 비고
   계 34,971 4,063 25,862 2,646 462 850 639 449 - -
용 1단계                                                            -       -         - - -
지 2단계 34,971 4,063 25,862 2,646 462 850 639 449 - -              -       -         - - -
보 3단계 - -- -- -- -- -- -- -- -- --
        -                                                        -
                                                                 -
                                                                         -
                                                                         -
                                                                                   - - -
                                                                                   - - -
상 4단계 - - - - - - - - - -                                        -       -         - - -
   계 52,072 19 46 1,520 5,876 8,755 10,576 22,436 1,642 402
조 1단계                                                           300     250       84 83 83
성 2단계 48,576  19 46 1,520 5,876 8,755 10,417 21,943 - -          -       -         - - -
공 3단계 178 -- -- -- -- -- 159- 430- 1,439
      2,028                                              -       -       -         - - -
사 4단계 1,290 - - - - - - 63 203 402-                 -            -
                                                                300
                                                                         -
                                                                        250
                                                                                   - - -
                                                                                  84 83 83
※사업비 정산내용에 따라 추후 변경 예정임
  ◦ 변경
                                                                                               (단위 : 억원)
구 분 계 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11                     ‘12     ‘13   ‘14    ‘15   ‘16   ‘17 비고
   계 34,971 4,063 25,862 2,646 462 850 639 449 - -             -       -     -      -     -     -
용 1단계 34,971 4,063 25,862 2,646 462 850 639 449 - -            -       -     -      -     -     -
지 2단계 - - - - - - - - - -                                      -       -     -      -     -     -
보 3단계 - - - - - - - - - -                                      -       -     -      -     -     -
상 4단계 - - - - - - - - - -                                      -       -     -      -     -     -
  5단계 - - - - - - - - - -                                      -       -     -      -     -     -
   계 52,072 19 46 1,520 5,876 8,755 11,236 22,698 1,717 24     24      24   39     31    24    39
조 2단계 48,576
  1단계         19 46 1,520 5,876 8,755 10,417 21,943 - -        -       -     -      -     -     -
성 3단계 2,028
       178
               - - - - - 159 430 1,439 -
               - - - - - 76 39 31 8
                                                               -
                                                               8
                                                                       -
                                                                       8
                                                                             -
                                                                             8
                                                                                    -
                                                                                    -
                                                                                          -
                                                                                          -
                                                                                                -
                                                                                                -
공
사 4단계 589 - - - - - 269 132 116 8                              8       8    16     16    16     -
  5단계 701 - - - - - 315 154 131 8                              8       8    15     15     8    39
※사업비 정산내용에 따라 추후 변경 예정임
※기정의 3단계 공사비 집행일정에 대해 금회 오기정정함
                                             8