제19600호                                                                    관                       보                               2019. 10. 7.(월요일)
 5) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경)
    가) 연차별 자금투자계획)(변경)
        ■ 양주신도시(옥정･회천)(변경)
                                                                                                                                                           (단위 : 억원)
            2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
구       분    합계
             년      년      년     년     년   년   년   년   년   년   년    년    년    년    년    년    년    년    년
용 기정 44,255 10,104 12,269 16,840 1,857 332 367 261 326 600 448 414 354     83   -    -    -    -    -    -
지
비 변경 44,255 10,104 12,269 16,840 1,857 332 367 261 326 600 448 414 354     79   -    -    -    -    -    -
조 기정 27,286              596        1,994    1,803         914    895 1,911 1,796 2,365 2,117           948     807       584 4,405 1,010 1,269 1,312 1,362        798     400
성
비 변경 27,286              596        1,994    1,803         914    895 1,911 1,796 2,365 2,117           948     807       584 3,933 1,482 1,269 1,312 1,362        798     400
    기정 71,540 10,700 14,263 18,643                     2,771 1,227 2,278 2,057 2,691 2,717 1,396 1,221                    938 4,487 1,010 1,269 1,312 1,362        798     400
계
    변경 71,541 10,700 14,263 18,643                     2,771 1,227 2,278 2,057 2,691 2,717 1,396 1,221                    938 4,012 1,482 1,269 1,312 1,362        798     400



        ■ 옥 정(변경)
                                                                                                                                                           (단위 : 억원)
구 분          합계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
용 기정         23,916 10,104 10,119 2,176 409 178   189   137   245   177   76    42    32    32     -
지
비 변경          23,916    10,104        10,119         2,176        409          178      189      137          245         177         76        42      32        28         4
조 기정          16,800          564      1,798          891         914          845     1,552   1,468     2,019           1,921    755          575     214    3,284          -
성
비 변경          16,800          564      1,798          891         914          845     1,552   1,468     2,019           1,921    755          575     214    2,812        472
    기정        40,716    10,668        11,917         3,067       1,323     1,023       1,741   1,605     2,264           2,098    831          617     246    3,316          -
계
    변경        40,716    10,668        11,917         3,067       1,323     1,023       1,741   1,605     2,264           2,098    831          617     246    2,840        476



        ■ 회 천(변경없음)
                                                                                                                                                           (단위 : 억원)
                       2007     2008        2009     2010      2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
구       분    합계
                        년        년           년        년         년    년    년    년    년    년    년    년    년    년    년    년    년    년    년
용지비          20,339       - 2,150 14,664              1,448      154     178     124     81    423     372     372       322     51        -     -     -      -        -    -
조성비          10,486      32         196      912           -      50     359     328    346    196     193     232       370 1,121 1,010 1,269 1,312 1,362        798      400
    계        30,824      32     2,346 15,576          1,448      204     537     452    427    619     565     604       692 1,171 1,010 1,269 1,312 1,362        798      400
※ 사업비는 간접비용(판매비와 일반관리비, 자본비용 등)이 포함되지 않은 금액임


    나) 재원조달계획(변경없음)
            - 자체자금


라. 개발기간(변경)
                                                                 사업착수일                                                       사업준공일                                비고
             구 분
                                                     기정                              변경                         기정                              변경
            양주신도시                           2007년 3월 30일                  2007년 3월 30일                 2025년 12월 31일 2025년 12월 31일
                       1단계                  2007년 3월 30일                  2007년 3월 30일                 2014년 12월 31일 2014년 12월 31일
                       2단계                  2007년 3월 30일                  2007년 3월 30일                 2015년 12월 31일 2015년 12월 31일
                       3단계                  2007년 3월 30일                  2007년 3월 30일                 2016년 12월 31일 2016년 12월 31일
    옥정
                       4단계                  2007년 3월 30일                  2007년 3월 30일                 2018년 6월 30일 2018년                            6월 30일
                       5단계                  2007년 3월 30일                  2007년 3월 30일                 2019년 12월 31일 2019년 12월 31일
                       6단계                             -                  2007년 3월 30일                               -                2020년 12월 31일
                       1단계                  2007년 9월 21일                  2007년 9월 21일                 2020년 12월 31일 2020년 12월 31일
    회천                 2단계                  2007년 9월 21일                  2007년 9월 21일                 2023년 12월 31일 2023년 12월 31일
                       3단계                  2007년 9월 21일                  2007년 9월 21일                 2025년 12월 31일 2025년 12월 31일


                                                                                         40