[별표 3] 개통관련 세부흐름도(제46조 관련)

        기 간        주요업무                    업 무 내 용               비 고
                             - 기본설계 시 사업자 의견수렴                     제5조
                   기본설계                                   건설자
                             - 기본설계 결과 보고                          제11조
                             - 실시설계 시 사업자 의견수렴
                   실시설계      - 실시설계 결과 보고                 건설자 제12조제14조
                             - 실시설계를 완료한 때에는 실시계획승인 신청
                             - 계약 체결시 30일이내에 낙찰차액감액 협의
                 공사계약 및 착공   - 공사에 필요한 용지확보               건설자      제16조
                             - 착공계획 수립 보고
                  착공설명회      - 설명회 개최                     건설자      제18조
                  사업공정통보     - 사업자에게 사업공정 통보 등            건설자      제20조
                  공사 중간점검    - 분야별 공정마다 50% 도달시 시행        건설자     제21조의1
     D-3년전        차량구매계획     - 차량구매계획 수립(신형차량은 4년전)       사업자      제21조
                  소요인력협의     - 조직 및 소요인력 보고               사업자      제22조
                    열차 및
     D-1년전(2월)               - 열차운영계획 및 인력운영계획 수립보고       사업자      제23조
                  인력운영계획
                 공사비집행계획     - 세부사업별 공사비 집행계획 보고          건설자      제23조
     D-1년전(5월)   개통사업예산확보    - 개통사업 관련 소요인력 등 예산확보 계획수립   사업자      제24조
     D-1년전(6월)     인력확보      - 소요인력 충원계획 수립               사업자      제22조
                  종합공정보고     - 개통을 위한 종합공정표 작성 통보         건설자      제25조
     D-8개월전      신설노선명 및
                             - 철도노선 또는 역이 신설되는 경우 노선명 또는 철도시설
                 역명 제정방안                                           제33조
                               역명 제정 방안 마련 제출            관리자
                    마련
                 인수운영전담반     - 인수운영전담반 구성 운영              건설자     제25조의1
     D-7개월전
                   자료송부      - 열차다이아 작성에 필요한 자료 송부        건설자      제27조
     D-6개월전부터      차량 인수     - 철도차량 인수 시작                 사업자      제32조
                   합동점검      - 합동점검 시행 및 결과보고             건설자      제26조
     D-6개월전
                 시험선구간완공     - 차량인수 등을 위한 시험선구간 완공        건설자      제29조
                 신설 노선명 및    - 철도시설관리자로부터 의견을 제출받아 신설 노선명
     D-5개월전까지                                             국토부      제33조
                 역명 확정 통보      및 역명 확정
                             - 철도시설 사용개시에 관한 사항을 국토교통부에 고 철도시설
                  고시 요청                                            제33조
                               시요청                        관리자
     D-3개월전       충원인력교육     - 충원인력 교육시행                  사업자      제22조
                  물품확보계획     - 유지보수용품 확보계획 수립             사업자      제34조
                   개통계획      - 개통계획수립 보고(통보)              건설자      제36조
     D-2개월전        준공확인      - 공사준공보고서 및 준공전 사용허가 신청서     건설자      제45조
     D-40일전       차량성능시험     - 차량성능시험 완료                  사업자      제32조
                  차량인수완료     - 차량인수완료                     사업자      제32조
     D-30일전       개통행사계획     - 개통행사 계획 및 홍보계획 수립 보고       건설자      제37조
                   인력투입      - 운영 및 유지보수인력 투입             사업자      제38조
                 영업개시안 보고    - 영업개시안 보고                   사업자      제39조
     D-20일전
                 장비활용교육 등    - 장비, 공구류 활용에 필요한 교육 실시      사업자      제38조
     D-10일전       이용자점검      - 시설물 이용자 점검                 사업자      제41조
                 철도시설 준공 및
     D-day 전까지               - 철도시설 준공 후 인수인계 및 보고        건설자      제42조
                   인수인계
     D+90일이내      운영결과보고     - 철도운영결과 개선사항 등 보고           사업자      제41조
(주) D(D-day, 개통 예정일), 건설자(철도건설사업시행자), 사업자(철도사업자), 국토부(국토교통
부)




                                        - 33 -