제18624호(그2)                           관 보                      2015. 10. 27.(화요일)
            계          11,181           346          216          594      1,351   8,674
   조성 1단계               3,870           110          106          360        935   2,359
   공사 2단계               4,191           140           66          138        310   3,537
           3단계          3,120            96           44           96        106   2,778
5) 연차별 자금투자계획 및 재원조달에 관한 계획
 가) 연차별 자금투자계획(변경)
 ㅇ 기정
    구분           계            2009년         2010년        2011년 2012년 2013년이후
      계          93,239           100        19,647       10,742      4,228      58,522
    용지비          45,550              -       19,606       10,553        906      14,485
    개발비          47,689           100            41           69      1,318      46,161
 주) 사업비는 간접비용(판매비와 일반관리비, 자본비용 등)이 포함되지 않은 금액임.
 주) 용지비는 산정 완료시 변경 예정임
 ㅇ 변경
     구분           계            2014년
                                까지          2015년도 2016년도 2017년도 2018년           이후
          계       83,868         37,639         2,493         3,536       6,951   33,249
   계 1단계 2단계
                  33,410
                  28,605
                                 13,123
                                 14,060
                                                1,089
                                                  805
                                                              2,115
                                                                816
                                                                          4,932
                                                                          1,366
                                                                                  12,151
                                                                                  11,558
         3단계      21,853         10,456           599           605         653    9,540
          계       42,131         36,369         1,635         1,051       1,114    1,962
 용지비 1단계 2단계
                  14,593
                  15,785
                                 12,590
                                 13,633
                                                  575
                                                  604
                                                                364
                                                                394
                                                                            385
                                                                            418
                                                                                     679
                                                                                     736
         3단계      11,753         10,146           456           293         311      547
          계       41,737          1,270           858         2,485       5,837   31,287
 개발비 1단계 2단계
                  18,817
                  12,820
                                    533
                                    427
                                                  514
                                                  201
                                                              1,751
                                                                422
                                                                          4,547
                                                                            948
                                                                                  11,472
                                                                                  10,822
         3단계      10,100            310           143           312         342    8,993
 주) 사업비는 간접비용(판매비와 일반관리비, 자본비용 등)이 포함되지 않은 금액임.
 주) 용지비는 산정 완료시 변경 예정임
 나) 재원조달 계획(변경없음) : 인천도시공사, 한국토지주택공사 자체자금
6) 기타 관계기관 의견 및 이의 반영여부 등에 관한 구체적인 사항은 개발계획 변경(3차) 승인서와
    같음 (게재생략)
라. 개발기간(변경)
 ㅇ 기정
  - 2009년 2월 6일(개발계획승인일) ~ 2015년 12월 31일
 ㅇ 변경
  - 2009년 2월 6일(개발계획승인일) ~ (1단계) : 2020. 12월
                                     (2단계) : 2022. 06월
                                     (3단계) : 2023. 12월
                                             8