제19407호(그2)                                            관                        보                    2018. 12. 26.(수요일)
 마) 광장계획(변경)

       구        분                                    위       치                                 면 적(㎡)                                비   고

                기정                                    5개소                                             41,302.0
합계
                변경                                    3개소                                             38,048.0

폐지           광장1                아산시 탕정면 매곡리 245 일원                                                     1,785.0                       3단계

폐지           광장2                아산시 탕정면 매곡리 247-1 일원                                                   5,632.0                       3단계

기정           광장3                아산시 탕정면 매곡리 296 일원                                                          555.0                    3단계

기정           광장4                아산시 탕정면 매곡리 295 일원                                                          561.0                    3단계

                                아산시 배방읍 휴대리 424 일원                                                    27,141.5                       3단계
기정           광장5
                                                                                                                             3단계
                                아산시 배방읍 휴대리 437-14 일원                                                  5,627.5
                                                                                                                         하천중복(2,205㎡)결정

                                                                                                                             3단계
변경           광장5                아산시 배방읍 휴대리 424 일원                                                    36,932.0
                                                                                                                         하천중복(2,749㎡)결정


5) 연차별 자금투자계획 및 재원조달에 관한 계획(변경)
 가) 연차별 자금투입계획
 ㅇ 기정
                                                                                                                                     (단위 : 억원)
                                                                           투 자 계 획
구 분        합 계
                     2008년      2009년       2010년    2011년         2012년      2013년        2014년    2015년       2016년           2017년          2018년

 계         32,382         243      8,398     3,885       3,805       3,360        1,559     1,670     3,785          2,838           1,892       947

용지비        19,063          -       8,172     3,549       3,364       2,019         122         62      710               532          355        178

조성비        13,319         243       226        336        441        1,341        1,437     1,608     3,075          2,306           1,537       769

 ㅇ 변경
                                                                                                                                     (단위 : 억원)
                                                                         투 자 계 획
구 분    합 계
                 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

 계     32,382       243    8,398    3,885    3,805   3,360       1,559   1,670     3,785    2,838   1,892       379            284       190      94

용지비    19,063        -     8,172    3,549    3,364   2,019        122        62      710     532     355            71         53         36      18

조성비    13,319       243      226     336      441    1,341       1,437   1,608     3,075    2,306   1,537       308            231       154      76


 나) 재원조달계획
     - 한국토지주택공사 자체자금
6) 기타 관계기관 의견 및 이의 반영여부 등에 관한 구체적인 사항은 개발계획변경승인서와 같음 (게재생략)

라. 개발기간(변경)
 ㅇ 사업착수일 : 2007년 12월(개발계획 승인일)
 ㅇ 사업준공일 : (기정) 2018년 12월 ⇒ (변경) 2021년 06월
 (기정) 1단계 : 2007년12월~2016년04월, 2단계 : 2007년12월~2016년12월, 3단계 : 2007년12월~2018년12월
 (변경) 1단계 : 2007년12월~2016년04월, 2단계 : 2007년12월~2016년12월, 3단계 : 2007년12월~2021년06월



                                                                   574