토 지 등 의 명 세 (토 지)
                             지 적(㎡)              소     유   자                소유권 외의 권리
                          ④                                                                           ⑫
   ①        ②      ③              ⑥                                  ⑨            권   리     자
                          지  ⑤                    ⑦          ⑧                                      비 고
  번호       소재지    지 번
                          목 원지적 편입               주 소        성 명
                                                                    권리           ⑩           ⑪     (취득권리)
                                 지적                                 종류          주 소         성 명
           전라남도
    14     완도군
(No.4~No                                                     국                                     구분지상권
                  산1-10   임 214,372   2,876
           완도읍                                             (산림청)                                   (18-78)m
    .5)
           화흥리
                                                                                                     철탑
   15      전라남도                                                                                     (지상권
                                      329
 (No.5)    완도군                                                                                       또는
                  산1-29   임 128,266                        전라남도                                     소유권)
   16      완도읍
 (No.4~                               6,114                                                        구분지상권
           중도리                                                                                     (23-70)m
  C/H)




                           ④ 154kV 명곡변전소 및 관련 송전선로 건설사업




1. 사업의 명칭 : 154kV 명곡변전소 및 관련 송전선로 건설사업
2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 정승일
                                      전라남도 나주시 전력로 55
3. 변경사유
  ㅇ 지역내 부하 증가 감소 전망에 따른 준공목표 변경
  ㅇ 부하전망 검토결과에 따른 설비규모와 사업면적 변경
4. 변경내역
 가. 사업개요

    변경항목                      변 경 전                                변 경      후                 비    고

    사업기간             2020. 6 ~ 2024. 4 (47개월)                                                 기간 연장
                                                           2020. 6 ~ 2026. 4 (71개월)           (+24개월)

                                                                                          ○주변압기 규모
                  ○ 주변압기(154/23kV)                     ○ 주변압기(154/23kV)
                                                                                           (15/20MVAx3대 x
                  - 15/20MVA×3대×2Bank                   - 6.7/10MVA×3대×2Bank
                                                                                             최종 4Bank →
                    (최종 4Bank)                            (최종 3Bank)
                                                                                           6.7/10MVAx3대 x
    설비규모
                                                                                              최종 3Bank)
                  ○ 개폐장치                               ○ 개폐장치
                                                                                          ○개폐장치 수량
                   - 170kV GIS 10CCT × 1식               - 170kV GIS 7CCT × 1식
                                                                                              (170kV GIS)
                  - 25.8kV GIS 10CCT × 1식               - 25.8kV GIS 10CCT × 1식
                                                                                            10 → 7 CCTx1식

           변전소                   6,449                              4,419                    2,030㎡ 감소
           진입로                    297                                236                      61㎡ 감소
 사업
           철탑부지                   551                                551                      변경없음
 면적
           선하지                   3,431                              3,431                     변경없음
           합계                   10,728㎡                            8,637㎡                    2,091㎡ 감소