제19547호                          관                       보                          2019. 7. 18.(목요일)
- 변 경
                                                                                                       (단위: 백만원)

          구분       합계          2010        2011          2012       2013       2014        2015        2016        2017
          토지매입비    102,644            12          24            -          -    17,861      1,215       1,215       1,215
          조사설계비     19,996       3,998          744         435            -      314          375        423         187
도시       부지조성공사비   300,841            -              -          -          -     1,893         105      1,990       1,571
조성        일반관리비     13,538            -              -          -          -          85           5          90          71
 비         기타경비      5,726            -              -          -          -      103             -           -           27
          공통공사비      4,537            -              -          -          -          -           -           -           -
             소계    447,282       4,010          768         435            -    20,256      1,700       3,718       3,071
           골프코스     63,000            93             -          -          -     3,483      5,512             -           -
시설
공사        건축공사비     36,600            -              -          -          -          -           -           -           -
 비           소계     99,600            93             -          -          -     3,483      5,512             -           -
        불변가격합계     546,882       4,103          768         435            -    23,739      7,212       3,718       3,071
        물가상승변동분    102,304            -              -          -          -      238             17      386         361
        경상가격합계     649,186       4,103          768         435            -    23,977      7,229       4,104       3,432

          구분       2018        2019        2020          2021       2022       2023        2024        2025        비고
          토지매입비     12,129      23,293     11,724        11,521     11,319      11,116            -           -
          조사설계비       148       10,143         3,229            -          -          -           -           -
도시       부지조성공사비      183        6,017 289,082                  -          -          -           -           -
조성        일반관리비           8       271      13,009               -          -          -           -           -
 비         기타경비       185             -        5,411            -          -          -           -           -
          공통공사비           -       177          4,360            -          -          -           -           -
             소계     12,653      39,901 326,814           11,521     11,319      11,116            -           -
           골프코스     22,412      18,900     12,600               -          -          -           -           -
시설
공사        건축공사비     14,708       4,500     17,392               -          -          -           -           -
 비           소계     37,120      23,400     29,992               -          -          -           -           -
        불변가격합계      49,773      63,301 356,806           11,521     11,319      11,116            -           -
        물가상승변동분           49     1,834     99,419               -          -          -           -           -
        경상가격합계      49,822      65,135 456,225           11,521     11,319      11,116            -           -

나. 자체조성ㆍ운영사업 조성시기(변경)

                                                           조 성 시 기
         구 분
                                 기         정                                               변      경
                               - 2018년 착공                                             - 2019년 착공
     인포메이션센터
                               - 2018년 준공                                             - 2020년 준공
                               - 2018년 착공                                             - 2019년 착공
        스포츠단지
                               - 2018년 준공                                             - 2020년 준공
                               - 2016년 착공                                             - 2019년 착공
     신재생에너지단지
                               - 2017년 준공                                             - 2020년 준공
                        ∙ 코스 #1, 2(45H)                                            ∙ 코스 #1, 2(45H)
         골프장        - 2014년 착공, 2017년 준공                                       - 2014년 착공, 2019년 준공
         (3개소)           ∙ 코스 #3(18H)                                               ∙ 코스 #3(18H)
                    - 2017년 착공, 2018년 준공                                       - 2019년 착공, 2020년 준공
                               - 2018년 착공                                             - 2019년 착공
        녹지(생산)
                               - 2018년 준공                                             - 2020년 준공


                                               134