제18916호                          관           보             2016. 12. 28.(수요일)
       대로 소계   2
                    -
                    32
                           2 2 1,161 1,164 35,686.0 35,782.0 증) 96.0
                           2 2 1,161 1,164 35,686.0 35,782.0 증) 96.0
              소계    -     26 27 9,451 9,092 173,284.0 171,580.0 감) 1,704.0
       중로 12 20~2415~18
                           4 6 4,101 4,347 92,934.0 99,389.0 증) 6,455.0
                          14    12 4,247 3,857 67,324.0 61,745.0 감) 5,579.0
 도로            3    12     8 9 1,103 888 13,026.0 10,446.0 감) 2,580.0
              소계    -     49 47 4,027 4,224 34,519.0 36,420.0 증) 1,901.0
       소로 12        10
                    8
                          17 16 1,973 2,132 19,679.0 21,320.0 증) 1,641.0
                          17 18 1,505 1,549 12,106.0 12,458.0 증) 352.0
               3   4~6    15 13 549 543 2,734.0 2,642.0 감) 92.0
            계       -     30 30 683 653 4,739.0 4,333.0 감) 406.0
보행자           소계    -     30 30 683 653 4,739.0 4,333.0 감) 406.0
전도 용로 소로 1          10     4 4 170 170 1,698.0 1,695.0 감) 3.0
               2    8      6 5 151 76 1,203.0 608.0 감) 595.0
               3   4~6    20 21 362 407 1,838.0 2,030.0 증) 192.0
      기타                - -            -                                    가감속차선,등
                                                8,311.4 7,327.4 감) 984.0 가각전제
주) 하천(2,265㎡) 중복면적 제외, 수도용지(5,358㎡) 중복면적 포함
  ○ 주차장 계획(변경)
           구분                         면 적(㎡)                        비고
                               기정      변경      증감
           주차장                  10,192 10,270 증) 78                 9개소
 4) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
  ○ 연차별 조성계획(기정)
                                                                          (단위: 천㎡)
   구분          계                            연도별
                         2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018이후 비 고
  용지보상             1,688      - 754 827     67   39   1    -      -
  조성공사             1,688     17   2 257 515 482 415        -      -
  ○ 연차별 조성계획(변경)
                                                                          (단위: 천㎡)
   구분          계                              연도별
                         2013이전 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020이후 비 고
  용지보상             1,688       3 944 610      19   60   52   -      -
  조성공사             1,688      49    1    26   76 496 425 334 281
 5) 연차별 자금투자 계획 및 재원조달에 관한 계획(변경)
  ○ 연차별 자금투자 계획(기정)
                                                                          (단위: 억원)
 구분        계                         연차별계획
                   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018이후 비 고
 계          24,928     44   12   263 8,940 8,220 2,480 2,476 2,493
 용지         13,861      8    6    43 8,344 5,397    17    14    32
 조성          9,496     33    5   203    33 2,305 2,306 2,306 2,305
 기타          1,571      3    1    17   563   518   157   156   156
  ○ 연차별 자금투자 계획(변경)
                                                                          (단위: 억원)
 구분        계 2013이전 2014 2015            연차별계획
                                        2016 2017 2018 2019 2020이후 비 고
 계          24,928 279 8,253 5,737          999 3,345 2,777 1,801 1,737
 용지         13,861  26 7,805 5,041          157   501   331     -     -
 조성          9,496 242     3   129          373 2,428 2,386 2,097 1,838
 기타          1,571  11   445   567          305   170    47    20     6
                                        168