제18068호                      관          보            2013. 7. 29.(월요일)
3. 세부 변경내용
 구분              당 초                      변 경                   변경사유
    1 #9,#10,#11선석
          주변 터파기 불필요
                     상치 제거시 #9,#10,#10선석 상치 제거구간 현장여건상 기초콘크리트 확보를
                                       터파기 반영               위한 터파기 필요
    2        유선형 차막이                  직각형 차막이           해측으로의 우수유입 방지에
                                                       적합한 일체형 직각차막이 적용
    3 케이블트랜치     미반영
                      부분 덮개 케이블트렌치 덮게(팬저밸트) 크레인 운영시 전기선 이동 및
                                           반영              보호장치의 설치 필요
      #9선석    배후지    아스콘  포장    #9선석 배후지 기존 포장           기존포장의 노후 및 원활한
    4             유지         제거후     재포장(#9선석내     아스콘    배수를 위한 재포장 필요
                                포장 16,850㎡ 추가 반영)
       #10,#11선석 크레인 레일 후판용 레일액세서리 추가반영 항만시설 운영계획 변경
    5 액세서리       슬래브용만 적용              및 위치이동
    6 #10,#11선석적용  포장경사 1.0% #12선석과 동일하게 포장경사 인접 부두의 포장과 일체성을
                                        0.5%적용         확보하기 위하여 동일경사 적용
    7 초기우수처리시설#11선석 끝단         기 시공된 #12선석의 초기 #12선석의 초기우수처리시설과의
                         계획       우수처리시설로 연결                    중복배제
    8 #10,#11선석      U형 측구
           0.8BX1.4H로 계획
                                  #10,#11선석 U형 측구 유출구 계획 변경으로 인한 U형
                                    0.8BX1.0H로 변경          측구 규격 조정 필요
      #10,#11선석의 육측 크레인                                 포장 시공성의 저하와 구조물
    9 레일기초와 U형측구와의 콘크리트 채움으로 변경                           일체화를 고려하여 반영
            접속부 포장계획
         #11선석    내  기존 살수    상부    슬래브     및 벽체  제거후   기존 살수 POND 통과구간의
   10       POND 쇄석채움                    쇄석채움          작업공간 확보를 위한 벽체제거
                                                                추가 반영
       신설 살수POND 터파기,
   11 레미콘타설,                     마대설치, 핸드레일 등 공사시 차수 및 운영시 안전사고
                   철근 조립계획          부대시설 추가설계               방지를 위해 반영
                              #9,#10선석 끝단 보안CCTV,
   12     지장물 제거 미반영 보안초소, 휀스, 직주 및 세륜기 신설구간                지장물
                                                                 공사를 위한 기존
                                                                   제거 반영
                                         등 제거
   13        전력맨홀 설치          전력맨홀 수량 및 위치 조정 전력간선 변경으로           필요
                                                                      인한 조정
   14    #10,#11선석   신축이음          10m   간격으로    변경       현장  상치제거후    확인된
            15미터 간격계획                                        사항으로 변경
   15 롤러테이블 #10,#11선석 구간      #10,#11선석 구간 롤러테이블 에이프론 터파기시 롤러테이블
                   기초 제거계획        기초 제거 수량 삭제              기초가 없음을 확인
        #12선석과의      레일연결로      기  설치된     #12선석의  End  #11선석과   #!2선석의 원활한
   16 인해 End Stopper 미계획 Stopper 2개소 제거후 레일 운영을 위한 기존지장물 제거
                                           연결                     필요
                                                       부두용도(고철)에 따른 방진시설
                               #8선석과     #9선석,  #9선석과  필요(기존 #9선석과 #10선석에
   17              -          #10선석 사이 방진시설 신설 B-TYPE  설치한 방진벽 A-TYPE 57m,
                                                              372m 제거/방진벽 신설
                                                             A-TYPE 60m)
                                 #10,#11선석 배후부지와
   18              -            도로경계 보안휀스 설치 항만구역내 시설의 보안상 필요
                                        (L=353m)
                                           50