제17927호                           관             보                  2013. 1. 10.(목요일)
 마. 공급시설 설치계획 : 별첨(게재생략)
 바. 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획 (변경)
                                                                                    (단위 : ㎡)
  구 분          계      2006 2007 2008      2009      2010 2011 2012 2013
 용지 기정      977,619.0 -     - 443,332.0 392,263.0 97,227.0 22,674.0 17,040.0 5,083.0
 보상 변경      978,458.9 -     -   59,503.0 689,223.3 145,857.2 6,286.3 34,019.1 43,570.0
 조성 기정      977,619.0 -     -   97,761.0 97,762.0 195,524.0 195,524 195,524.0 195,524.0
 공사 변경      978,458.9 -     -     -      19,394.2.0 89,529.8 53,440.2 77,728.5 738,366.2
 사. 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한계획(변경)
 1) 연차별 자금투자계획(변경)
                                                                                  (단위 : 백만원)
   구 분         계       2006 2007        2008 2009         2010      2011      2012 2013
 소 계 기정
     변경
               313,957 -
               382,548 1,224
                             -
                               331
                                         75,629 68,086
                                         11,633 112,354
                                                           43,738
                                                           43,465
                                                                     38,992
                                                                     13,302
                                                                               40,176 47,336
                                                                               23,240 177,000
 용지 기정         100,150 -     -           45,375 40,241      9,974     2,327     1,748     485
 보상 변경         153,158 -     -            9,314 107,884    22,831       984     5,325   6,820
 조성 기정         213,807 -     -           30,254 27,845     33,764    36,665    38,428 46,851
 공사 변경         229,390 1,224   331        2,319 4,470      20,635    12,317    17,915 170,180
   2) 재원조달계획(변경)
    - 기정 : 한국토지공사 자체자금
    - 변경 : 한국토지주택공사 자체자금
 4. 개발기간(변경없음)
  - 사업착수일 : 2006. 10. 17
  - 준 공 일 : 2013. 12. 31
5. 토지이용에 관한 계획(변경)
  가. 토지이용계획(변경)
    구 분                  기 정                     변 경                          비     고
                 면적(㎡) 구성비(%)           면적(㎡) 구성비(%)
    합 계          977,619     100.0      978,458.9    100.0                   -
  주택건설용지         451,222      46.1       450,710      46.1                   -
    단독주택          81,471       8.3        82,179       8.4                285필지
    공동주택         369,751      37.8       368,531      37.7                 6필지
  준주거용지           35,153       3.6        34,440       3.5                   -
  공공시설용지         491,244      50.3      493,308.9     50.4                   -
    업무용지           6,761       0.7         6,761       0.7                   -
    학 교           27,681       2.8        27,681       2.8          4개소(유치원2, 초등학교1,
                                                                          중학교1)
    종교용지           3,574       0.4         3,574       0.4                 2개소
     주유소           4,491       0.5         4,503       0.5             2개소(주유소1,
                                                                     액화석유가스충전소1)
     주차장           9,787       1.0         9,773       1.0                 9개소
    공 원          228,696      23.4       226,877      23.2          근린공원 4(저류시설 포함),
                                                                        어린이공원 7
    녹 지           30,969       3.2        30,461       3.1           완충녹지 8, 경관녹지 1
    공공공지           2,085       0.2         2,085       0.2                   -
   하수도시설            996        0.1         4,125       0.4             오수중계펌프장
                                                                         배수펌프장
     도 로         176,204      18.0      177,468.9     18.1             보행자도로포함
                                          115