제19163호(그2)                                              관           보                 2017. 12. 29.(금요일)
  ○ 사업비 세부내용(변경)
         총


                                        사업비( 만원)
                        기정                              변경
                                                                          백




    구분            1단계   2단계(예정)                1단계      2단계(예정)
           부지조성 기반시설 부지조성 기반시설 합계 부지조성 기반시설 부지조성 기반시설 합계                                                        증감



            (민간) (정부) (민간) (정부)           (민간) (정부) (민간) (정부)
     조사비      800     -  -    -    800 800         -     -    -    800                                         -
     설계비     8.180 -     -    -   8,180 9,250 -          -    -   9,250                                       )1,070
     ①




     공사비 252,325 25,586 - 37,929 315,840 180,477 34,211 - 47,841 262,529                                     )53,311
     ②                                                                                                      증




  부지 조성공사 225,725 -      -    - 225,725 157,989 -        -    - 157,989                                      )67,736
     ③                                                                                                      감




  진입도로 공사 - 19,575 -          - 19,575 - 28,200 -             - 28,200                                        )8,625
                                                                                                            감




   상수도인입
                                                                                                            증




    시설공사       - 6,011 -      -   6,011     - 6,011 -         -   6,011                                        -
   신설 . 공사 26,600 -      - 20,088 46,688 22,488 -        - 30,000 52,488                                      )5,800
     도역사
         I C                                                                                                증

     철


    신설공사       -      -  - 17,841 17,841 -         -     - 17,841 17,841                                       -
       매비    1,227 -     -    -   1,227     -      -     -    -     -                                         )1,227
     부대비 21,597 -        -    - 21,597 19,017 -          -    - 19,017                                        )2,580
     ④   판                                                                                                  감




     부 금              -  -    -     - 35,618 -           -    - 35,618                                       )35,618
     ⑤                                                                                                      감




    영업준비금 2,701 -        -    -   2,701     -      -     -    -     -                                         )2,701
     ⑥    담                                                                                                 증




    제세공과금 38,386 -       -    - 38,386 38,083 -          -    - 38,083                                         )303
 ⑦                                                                                                          감




    일반관리비 8,504 -        -    -   8,504 8,504 -          -    -   8,504                                        -
 ⑧                                                                                                          감




     예비비 13,095 773
 ⑨

     ⑩


  (물가변동비)                - 5,472 19,340 13,755 -         -    - 13,755                                      감 )5,585
    건설이자 20,107 -        -    - 20,107 22,758 -          -    - 22,758                                        )2,651
     사업비 366,922 26,359 - 43,401 436,682 328,262 34,211 - 47,841 410,314
 ⑪                                                                                                          증

 ⑫    총


 ( ~ 의 합계)
 ①   ⑪
                                                                                                            감)26,368
 ※ 기반시설(정부) 사업비의 경우 VA 별도 금 임.                        T           액


 ※ 재정지원시설 중 신설 (영종방 ), 공항 도역사는 실시 에 따라 실시계획 승인 시 지 구
                                     IC           향           철               협약                            까


    체적인 지원 사항이 정되지 을 경우, 부지조성공사 준공 전 지 의하여 결정함
                                     확            않                                까    협


   ○ 재원조 (변경)        달


                                                        (단위 : 만원)                                            백



        구분            기정            변경
       민간 자비        366,922       328,262          ) 38,660
                                                                                                      증감




        자기자본        102,097       102,100          )3
         총         투                                                                           감




        타인자본        202,208       226,162          ) 23,954
                                                                                               증




        분양대금         62,617           -            ) 62,617
                                                                                               증




       재정지원          69,760        82,052          ) 12,292
                                                                                               감




        합계          436,682       410,314          ) 26,368
                                                                                               증

                                                                                               감




 ※ 변경사유
    - 자기자본은 실시 에서 정한 금 로 변경함     협약                   액으


    - 자기자본을 제 한 민간 자비는 초 타인자본과 분양대금을 통해 조 하는 에서 토지
      분양시 발생되는 재원조 부 을 해소하기 위하여 타인자본을 우선 조 하는 로 변경함
                                 외            투           당                                   달       것              미




    - 재정지원 금 은 「항만재개발사업 재정지원지침(2015.12 재정고시)」에 따라           기획재정부
                                              달   족                                           달       것으




      와 의 예정
                             액                                                                        추후




7. 관 자 의 열람방법 : 관 내용 및 도면은 해양수산부 인터         이지( :// .m . . )
               협


     련           료                        련                                        넷   홈페      http   www   of go kr


 “ 정보바다 → 항만재개발 에 게재하 , 별 은 인천광역시(항만공항시설과)와 인천지방해양항만
                   ”     “               ”란               며       책


   청(항만정비과)에 비치하여 일반인이 열람할 수 있도 합니다.                                  록


8. 기타 의사항은 해양수산부 항만지역발전과(전화 044-200-5986,
             문                               044-200-5929)로 의하시                        팩스                   문


   기 바 니다.   랍


                            633