제18175호                                 관              보                  2014. 1. 3.(금요일)
      ○ 주차장계획(변경)
          구분                                   면 적(㎡)                             비고
                    계                      57,962.8 (5,625.0)                     50개소
             기정 1단계2단계
                                                10,845.8
                                           44,658.0 (5,625.0)
                                                                                  9개소
                                                                                  39개소
  노외주차장            3단계                           2,459.0                          2개소
                    계                      57,981.3 (5,625.0)                     50개소
             변경 1단계2단계
                                                10,845.8
                                           44,676.5 (5,625.0)
                                                                                  9개소
                                                                                  39개소
                   3단계                           2,459.0                          2개소
  ※ ( ) 광장내 중복 결정 면적
   4) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
구분 위        치                     면 적(㎡)                                      개발기간
                    계 1단계 2단계 3단계                                계       1단계 2단계 3단계
기정 경기도 파주시 동패동,                         5,724,986.9 373,839.0 ‘03.5.16 ‘03.5.16 ‘03.5.16 ‘03.5.16
     목동동, 야당동,  9,549,207.0 3,450,381.1                          ~         ~         ~         ~
변경 와동동 일원                               5,725,301.5 373,524.4 ’14.12.31 ’11.12.31 ’13.12.31 ’14.12.31
   5) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경없음)
      ○ 연차별 자금투자 계획
                                                투 자 계 획 (억원)
  구     분       계     2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   비고
                      이전                                                             이후
     계         77,764 17,506 14,686 3,013 7,934 10,960 8,251 6,458 5,274 2,058 1,624
 계 1단계
    2단계
               29,789 11,771 2,381 1,729 4,216 5,235 2,462 1,995
               44,865 5,073 11,762 1,235 3,700 5,703 5,756 4,410 5,191 2,035
                                                                            -      -      -
                                                                                          -
    3단계         3,110 662 543 49 18 22 33 53 83 23 1624
     계         37,682 17,402 14,255 1,284 483 568 863 1,388 1077 284 78
용지비 1단계
    2단계
               13,617 11,667 1,950       -      -      -      -
               22,558 5,073 11,762 1,235 465 546 830 1,335 1,036 276
                                                                     -      -      -      -
                                                                                          -
    3단계         1,507 662 543 49 18 22 33 53 41                                    8 78
     계         40,082 104 431 1,729 7,451 10,392 7,388 5,070 4,197 1,774 1,546
조성비 1단계
    2단계
               16,172 104 431 1,729 4,216 5,235 2,462 1,995
               22,307      -      -
                                                                            -
                                         - 3,235 5,157 4,926 3,075 4,155 1,759
                                                                                   -      -
                                                                                          -
    3단계         1,603      -      -      -      -      -      -      - 42 15 1,546
   주) 자본비용 등 간접비 제외
      ○ 재원조달 계획 : 사업시행자 자체자금
   6) 기타 관계기관 의견 및 이의 반영여부 등에 관한 구체적인 사항은 개발계획변경승인서와 같음
      : 게재생략
라. 개발기간(변경없음)
      ○ 사업착수일 : 2003년 5월 16일
      ○ 사업준공일 : 1단계 : 2011년 12월 31일, 2단계 : 2013년 12월 31일, 3단계 : 2014년 12월 31일
                                      29