나. 실시설계 과정평가

               평가항목
                                                  세부평가기준
 대분류    중분류             정의
                                      A111. 사전조사 충실성 : 기존조사 자료 및 주변현황(지
                                            형, 교통, 지장물 등) 등에 대한 충실한 검토여부
               ∘용역수행에 요구되는 기초자료 및
                관련계획 조사의 충실성을 평가하
        A11.                       A112. 지반조사 충실성 : 구조물과 조사의 부합여부 등
                는 항목으로, 사전조사ㆍ지반조사
        조사준비                             지반상태에 대한 충실한 검토여부
                및 관련계획 현황조사 충실성 등으
A1.             로 평가할 수 있다.
                                   A113. 관련계획 현황조사 : 관련계획의 주요내용 검토
과정에
                                         적정성 및 상위계획과의 부합성 검토여부
대한
이해도
                                  A121. 과업지시내용과 설계내용의 부합성 : 과업지시서
              ∘과업과정 전반에 대한 업체의 이해       내용과 설계내용의 부합성 및 과업수행계획의 충
        A12.
               도를 평가하는 항목으로, 과업지시       실이행 여부, 수요기관 자체 지침서 등 준수여부
        과업과정에
               내용과 설계내용 부합성, 관련법규
        대한
               및 설계기준 준수로 평가할 수 있
        이해도                       A122. 관련법규, 설계기준에 대한 이해 : 설계관련 법령 및
               다.
                                        설계기준 등 제기준에 대한 준수 여부

                                  A211. 주요보고회, 토론회 등의 운영 및 대응 노력 : 공
                                        식적인 문서로 요청된 주요 보고회 및 토론회(착
                                        수보고회 등) 개최 및 결과(지적사항 등)에 대한
              ∘성공적인 용역 완수를 위해 발주자       검토ㆍ반영노력
               와의 지속적인 업무협의 노력도 및
        A21.   협의 결과 반영 적정성을 평가하는
                                  A212. 주요 업무협의 및 보고 일정준수 : 발주기관과의
        발주자와의  항목으로, 주요보고회 등 운영 및
                                        적정한 업무협의 및 조치계획 수립, 관련 보고일
        의사소통   대응노력, 업무협의 및 보고일정
                                        정 준수 등
               준수, 협의결과 반영 적정성 등으
               로 평가할 수 있다.
                                  A213. 협의결과에 대한 반영 적정성 : 발주기관과 업무
                                        협의를 통해 도출된 결과(지적사항 등)의 설계반
                                        영 적정성

                                      A221. 인허가 협의의 적정성 : 인허가를 위해 지자체
                                            등 관계기관과의 적극적인 협의 노력
              ∘사업지연요인 사전예방을 위해 관
               계기관, 주민 등 다양한 이해관계
        A22.                        A222. 주요민원에 대한 의견청취 및 협의 : 주민 등 이
               자와의 의견조율 적정성을 평가하
A2.     사업추진의                             해당사자와의 문제발생시 민원에 대한 대응 적정
               는 항목으로, 인허가 및 민원, 관련
효율적인    적정성                               성
               대관업무 대처 적정성 등으로 평가
업무 추진          할 수 있다.
                                    A223. 대관업무에 대한 대처능력 : 관계행정기관의 질
                                          의 및 요청사항 등에 대한 적극적인 대처

               ∘과업기간 내 용역을 완료하기 위한
                                    A231. 단계별 설계일정 준수 노력도 : 설계단계별 일정
                노력도를 평가하는 항목으로, 설계
        A23.                              (자문, 심의, 설계VE, 성과품 제출 등) 및 보고ㆍ
                단계별 일정준수 노력도, 과업기간
        과업기간                              지시사항 요구기한 준수 노력
                지체 여부 등으로 평가할 수 있다.
        준수
               ∘단, 과업기간 지체여부의 평가시
        노력도
                발주기관이 승인한 지체일정은 제 A232. 과업기간 지체여부 : 과업기간 대비 실제 업무기
                외한 후 평가한다.                간의 지체여부


               ∘용역추진과정에 포함된 하도급사 A241. 하도급 계획 이행의 충실성 : 하도급계획의 충실
        A24.    및 전문분야와의 충실한 계약이행        이행 여부 및 계약의 적정성
        상생협력    및 효율적인 협업노력을 평가하는
        및       항목으로, 하도급계획 이행의 충실
        동반성장    성, 공종별 전문분야와의 협업 및 A242. 공종별 전문분야 협업 및 조정 : 공종별 전문분
                조정 등으로 평가할 수 있다.         야와의 효율적인 협업 노력 및 계약 현황 등


A3.     A31.   ∘효율적인 용역수행을 위한 참여기 A311. 참여기술인 회의 및 심의 등 참여도 : 참여기술



                                   - 19 -