제19631호                                      관                 보                    2019. 11. 20.(수요일)
2) 노외주차장 계획(변경없음)
                                                                                   면적(㎡)
  구분           번호                            위치                                                                   비고
                                                                         합계          1단계           2단계
   계       -     기정                          3개소                         7,580           -         7,580
           1     기정            고양시 덕양구 향동동 130-12전                       901             -         901
  주차장      2     기정            고양시 덕양구 향동동 153-3대                        2,996           -         2,996
           3     기정             고양시 덕양구 향동동 197전                         3,683           -         3,683


라. 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경없음)
                                                                                                           (단위 : 천㎡)

                                                         연 차 별 계 획
 구분        계                                                                                                       비고
                        2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년

       합 계     1,222     127    855     78     5    8      2        38         9    41        30     3       26
 용지
       1단계     365       38     261     23     1    2      0        11         2    12        9      1        5
 보상
       2단계     857       89     594     55     4    6      2        27         7    29        21     2       21
       합 계     1,222      4      18     13    11    11     9        65      120     188      230   314       239
 조성
       1단계     367        1      5      3      3    3      2        19       36     57        70    96       72
 공사
       2단계     855        3      13     10     8    8      7        46       84     131      160   218       167
 ※ 사업시행자의 자금사정 및 공사추진 일정에 따라 변경 가능
마. 연차별 자금투자 계획 및 재원조달에 관한 계획(변경없음)
                                                                                                         (단위 : 억원)

                                                         연차별계획
 구분        계                                                                                                       비고
                       2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
       합 계 19,569 1,625 10,927 1,040         101   137    67       642     508     1,146 1,166 1,165 1,045
  계    1단계 5,966        496    3,339   317    30   41     19       195     153     348       355   355      318
       2단계 13,603 1,129 7,588          723    71   96     48       447     355     798       811   810      727
       합 계 13,861 1,450 9,768          894    57   89     23       408      97     474       345   47       209
 용지비 1단계 4,231          443    2,985   273    17   27     7        124      29     144       105   14       63
       2단계 9,630 1,007 6,783           621    40   62     16       284      68     330       240   33       146
       합 계 3,732        11      56     41     34   34     28       198     366     578       706   962      718
 조성비 1단계 1,135           3      17     12     10   10     8        60      111     176       215   294      219
       2단계 2,597         8      39     29     24   24     20       138     255     402       491   668      499
       합 계 1,976        164    1,103   105    10   14     16       36       45      94       115   156      118
 간접비 1단계       600      50     337     32     3     4     4        11       13      28       35    47       36
       2단계 1,376        114    766     73     7    10     12       25       32      66       80    109      82
 ※ 사업시행자의 자금사정 및 공사추진 일정에 따라 변경 가능
 ○ 재원조달계획 : 한국토지주택공사 자체자금
바. 사업시행기간
 ○ 1단계 (지구지정 고시일(2008년 9월 19일) ~ 2019년 05월 15일)
   2단계 (지구지정 고시일(2008년 9월 19일) ~ 2019년 12월 31일)

                                                   41