제18176호                            관                   보              2014. 1. 6.(월요일)
 5) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경)
 가) 연차별 자금투자계획
  ■ 양주신도시(옥정 회천)                                                        (단위 : 억원)
 구 분 합계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
 용 기정 44,630 10,153 13,361 15,864 1,606 289 1,512 1,845 -      -   -       -      -
 지
 비 변경 43,224 10,153 13,361 15,869 1,641 266 190 124 100 380 380 380 380
 조
 성 기정  35,820 599 1,997 1,799 1,455 7,448 13,846 8,676 -       -   -       -      -
 비 변경 30,566 599 1,997 1,804 1,441 3,147 6,953 4,174 2,258 372 779 1,286 5,756
  ■옥 정                                                                    (단위 : 억원)
   구 분       합계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
용지비 변경 22,886 10,153
      기정    22,886             11,211 1,205
                    10,153 11,211 1,205
                                               193
                                               193
                                                        112
                                                        112
                                                               12
                                                               12
                                                                       -
                                                                       -
                                                                                -
                                                                                -
      기정    20,080
조성비 변경 20,080 567    567        1,801   892   1,441    3,097 6,594   5,688      -
                                1,801   892   1,441 3,097 6,594 3,846 1,842
  ■회 천                                                                    (단위 : 억원)
   구분 합계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
용지비 기정   21,744 - 2,150 14,659 1,413 177 1,500 1,845 - - - - -
     변경 20,338 - 2,150 14,664 1,448 154 178 124 100 380 380 380 380
조성비 기정   15,740 32 196 907 14 4,351 7,252 2,988 - - - - -
     변경 10,486 32 196 912 0 50 359 328 416 372 779 1,286 5,756
나) 재원조달계획(변경없음) : 자체자금
6) 기타 관계기관 의견 및 이의 반영여부 등에 관한 구체적인 사항은 개발계획변경승인서와 같음
   (게재생략)
라. 개발기간(변경)
     구분                 양주신도시                            옥정                         회천
 사업착수일  기정              2007년3월                       2007년3월                    2007년9월
 (변경없음) 변경              2007년3월                       2007년3월                    2007년9월
 사업준공일 기정
        변경
                        2013년12월
                        2018년12월
                                                     2013년12월
                                                     2014년12월
                                                                                2013년12월
                                                                                2018년12월
마. 토지이용에 관한 계획(변경)
■ 양주신도시(옥정 회천)
      구 분                            면적(㎡)                            구성비(%)          비 고
                            기정                   변경             기정          변경
      합 계               11,425,516           11,180,850         100.0      100.0
    주택건설용지               4,300,705            4,218,581          37.6        37.8
       단독주택               765,005              758,529            6.7         6.8
       연립주택                92,812               49,667            0.8         0.4
        아파트              3,373,804            3,290,991          29.5        29.5
      근린생활시설               69,084              119,394            0.6         1.1
   상업 업무시설용지              311,880              309,234            2.7         2.8
       상업용지               244,827              225,987            2.1         2.0
       복합용지                47,748               47,748            0.4         0.4
       업무용지                19,305               35,499            0.2         0.4
                                             116