제19310호                                       관                 보                  2018. 8. 2.(목요일)
아. 공급처리시설계획 : 변경없음(생략)
자. 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
 ○ 기정                                                                                     (단위 : 천㎡)

 구      분      계      2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
        계     5,092     42   4,097 953     -       -        -     -      -     -     -     -    -     -    -
용지    1단계     2,087     17   1,680 390     -       -        -     -      -     -     -     -    -     -    -
보상    2단계     1,477     12   1,189 276     -       -        -     -      -     -     -     -    -     -    -
      3단계     1,528     13   1,228 287     -       -        -     -      -     -     -     -    -     -    -
        계     5,092     -      -    142 1,156 1,322 824          824    412   387   15     5    3     1    1
조성    1단계     2,087     -      -    58    474   542     338      338    337    -     -     -    -     -    -
공사    2단계     1,477     -      -    42    341   390     243      243    38    180    -     -    -     -    -
      3단계     1,528     -      -    42    341   390     243      243    37    207   15     5    3     1    1

 ○ 변경                                                                                     (단위 : 천㎡)

 구      분      계      2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
        계     5,092     42   4,097 953     -       -        -     -      -     -     -     -    -     -    -
용지    1단계     2,087     17   1,680 390     -       -        -     -      -     -     -     -    -     -    -
보상    2단계     1,477     12   1,189 276     -       -        -     -      -     -     -     -    -     -    -
      3·4단계 1,528       13   1,228 287     -       -        -     -      -     -     -     -    -     -    -
        계     5,092     -      -    142 1,156 1,322 824          824    412   387   15     5    3     1    1
조성    1단계     2,087     -      -    58    474   542     338      338    337    -     -     -    -     -    -
공사    2단계     1,477     -      -    42    341   390     243      243    38    180    -     -    -     -    -
      3·4단계 1,528       -      -    42    341   390     243      243    37    207   15     5    3     1    1

차. 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획
1) 연차별 자금투자계획(변경)
 ○ 기정                                                                                     (단위 : 억원)

  구 분         계       2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년

        계    39,598 150 13,242 4,636 5,384 5,855 2,446 3,892 2,290 1,152            330   110   56    23   32

       1단계 16,237      61    5,429 1,900 2,207 2,400 1,002 1,598 1,640        -     -     -     -     -    -
사업비
       2단계 11,407      45    3,907 1,368 1,589 1,728    722     1,147   325   576   -     -     -     -    -

       3단계 11,954      44    3,906 1,368 1,588 1,727    722     1,147   325   576   330   110   56    23   32


 ○ 변경                                                                                     (단위 : 억원)

  구 분         계       2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년

        계    39,598 150 13,242 4,636 5,384 5,855 2,446 3,892 2,290 1,152            330   110   56    23   32

      1단계 16,237       61    5,429 1,900 2,207 2,400 1,002 1,598 1,640        -     -     -     -     -    -
사업비
      2단계 11,407       45    3,907 1,368 1,589 1,728    722     1,147   325   576   -     -     -     -    -

      3·4단계 11,954     44    3,906 1,368 1,588 1,727    722     1,147   325   576   330   110   56    23   32
2) 재원조달계획 : 한국토지주택공사 자체자금
                                                       50