제19560호                                        관                        보                            2019. 8. 6.(화요일)
ㅇ 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)

▸ 택지지구(변경)
<기정>
                                                                                                                        (단위:천㎡)
                               1차            2차                    3차              4~8차             9~13차              14차~18차
구     분         계
                             (’08년)        (’09년)                (’10년)          (’11~’15년)        (’16~’20년)        (‘21년~‘25년)
용지보상         13,422              -             538               7,515             3,484             1,287                   598
     1단계     4,049               -             162               2,267             1,051              569                    -
     2단계     4,014               -             161               2,247             1,042              528                    35
     3단계     5,359               -             215               3,001             1,391              190                    563
조성공사         13,422              -             -                  348               825              8,365               3,884
     1단계     4,049               -             -                  348               825              3,695                   -
     2단계     4,014               -             -                   -                 -               3,434                   229
     3단계     5,359               -             -                   -                 -               1,236               3,655

<변경>
                                                                                                                        (단위:천㎡)
                               1차            2차                    3차              4~8차             9~13차              14차~18차
구     분         계
                             (’08년)        (’09년)                (’10년)          (’11~’15년)        (’16~’20년)        (‘21년~‘25년)
용지보상         13,410              -             538               7,515             3,484             1,275                   598
     1단계     2,732               -             110               1,536              712               374                    -
     2단계     5,088               -             204               2,849             1,321              429                    285
     3단계     5,590               -             224               3,130             1,451              472                    313
조성공사         13,410              -             -                  348               825              8,353               3,884
     1단계     2,732               -             -                  348               825              1,559                   -
     2단계     5,088               -             -                   -                 -               3,238               1,850
     3단계     5,590               -             -                   -                 -               3,556               2,034

▸ 산업단지(변경없음)                                                                                                            (단위:천㎡)
                            1차        2차             3차             4차              5차              6차           7차                8차
구 분         계
                        (’08년)       (’09년)     (’10년)            (’11년)          (’12년)        (’13년)          (’14년)        (’15년이후)
용지보상       3,906                 -         -          2,587            1,125             134             60             -               -
조성공사       3,906                 -         -                 -             -               19          576           1,103         2,208

ㅇ 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경)
- 연차별 자금투자 계획(변경)

<기정>
                                                                                                                        (단위:억원)
                                                                                      4차~8차              9차~13차          14차~18차
                                   1차              2차                    3차
 구     분            계                                                                  (2011년             (2016년           (2021년
                                 (2008년)         (2009년)               (2010년)
                                                                                      ~2015년)            ~2020년)          ~2025년)
 사업비               81,603            285             1,766              20,646            16,474            28,976            13,456
     1단계           24,816            285             533                6,228             4,970             12,800                 -
     2단계           24,319             -              528                6,175             4,927             11,896               793
     3단계           32,468             -              705                8,243             6,577              4,280            12,663

                                                        102