제18670호(그2)                                    관                 보                    2015. 12. 31.(목요일)
 6. 사업시행기간 (변경)
  가. 착공일(변경없음) : 2008. 12. 2
  나. 준공(예정)일(변경)
◦ 기 정 : 2015. 12. 31            ◦ 변 경 : 2016. 12. 31
 7. 사업비 및 재원조달계획 (변경)
  가. 사업비 조달계획(변경없음)
◦ (주)서산테크노밸리 자체자금, 한국산업은행 차입자금, 선수금 및 분양대금, 국고지원금 (국고지원
시설)
  나. 연차별 자금 투자계획(변경)
       구 분                                              연 차 별 투 자 금 액 (백만원)
                       계 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
           기 정 360,882 1,684 47,068 97,454 54,115 45,574 62,763 29,991 4,231 18,002
    계 변경 1단계구역 소계 360,882 1,684 47,068 97,454 54,115 45,574 62,763 29,991 4,231 7,638 10,364
                     326,269 1,618 45,200 93,588 52,009 43,946 60,878 29,030 - - -
             2단계구역 34,613 66 1,868 3,866 2,106 1,628 1,885 961 4,231 7,638 10,364
           기 정 127,323 4 36,221 69,827 17,497 1,918 1,856 - - - -
보 상 비 변경 1단계구역 소계 127,
                     122,322372 44 36,34,272184 69,67,802757 17,16,489703 1,1,981842 1,1,875682 -- -- -- --
             2단계구역 5,051 - 1,437 2,770 694 76 74 - - - -
조 사        기   정      14,063 889 4,256 1,354 2,985 1,015 1,229 1,279 538 518
설 계 비 변경 1단계구역 14,12,046391 889
               소계                 854 4,4,205687 1,1,335400 2,2,988567 1,975   015 1,1,212980 1,1,227928 -538 -168 -350
             2단계구역 1,572 35 169 54 118 40 49 51 538 168 350
           기 정 115,236 - - 12,882 21,894 27,051 42,690 10,032 423 264
공 사 비 변경 1단계구역 소계 115,
                     110, 233679 -- -- 12,12,838271 21,21,809426 27,25,095178 42,41,639070 10,9,063234 -423 -150 -114
             2단계구역 4,857 - - 511 868 1,073 1,320 398 423 150 114
공 급        기   정      17,127 - - - 1,000 4,522 5,836 5,769 - - -
처 리 변경 1단계구역 17,17,112727 -- -- -- 1,1,000000 4,4,552222 5,5,883636 5,5,776969 -- -- --
               소계
시설비          2단계구역             - - - - - - - - - - -
           기정          3,800 - 350 350 300 - - - - 2,800
부 담 금 변경 1단계구역 소계 3,960    800 -- 350     336          350
                                                       336          300
                                                                    288      -- -- -- -- -- 2,-800
             2단계구역 2,840 -                  14 14 12 - - - - - 2,800
           기정         36,995 791 5,315 8,297 4,654 5,084 5,017 7,411 226 200
판 매            소계 36,995 791 5,315 8,297 4,654 5,084 5,017 7,411 226 100 100
관 리 비 변경 1단계구역 35,118 760 5,104 7,968 4,469 4,882 4,818 7,117 - - -
             2단계구역 1,877 31 211 329 185 202 199 294 226 100 100
           기정         46,338 - 926 4,744 5,785 5,984 6,135 5,500 3,044 14,220
금 융 비 변경 1단계구역 46,27,393822 -- 926
               소계                         889    4,4,754456 5,5,758556 5,5,978447 6,5,183592 5,5,520082 3,-044 7,-220 7,-000
             2단계구역 18,416 -                 37 188 229 237 243 218 3,044 7,220 7,000
 주 : 총 사업비 변경없이 사업기간 연장(2015 → 2016년)에 따른 연차별 투자금액 변경
8. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서 (변경없음)
◦ 서산테크노밸리 1단계구역(산업단지 지구 내) (변경없음)
     관리처분계획                      면 적 (㎡)            구성비                                                   비 고
                       기정          변경     변경후 (%)
          계          1,985,848.1     -   1,985,848.1 100.0
  처분       중 계       1,303,099.5     -   1,303,099.5 65.6
  대상 산   업 시 설 용 지 803,745.3
      산 업 지 원 시 설 용 지 8,636.0
                                     -
                                     -
                                           803,745.3 40.5
                                             8,636.0 0.4
  용지 주거용      소 계      379,121.8     -     379,121.8 19.1
                                  480