제18634호                        관           보            2015. 11. 10.(화요일)
   ◦ 변경                                                             (단위 : 년, 천㎡)
  구 분 계 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
      계 11,305 7,247 1,717 1,508 108 120 74 396 12 19 17 87
용지 2단계 7,009
     1단계          4,747 1,125 988 71 78 - - - - - -
보상 3단계 4,155      2,500 592 520 37 42 74 390 - - - -
              18 - - - - - -                           6 12 - - -
     4단계 123 - - - - - - - -                                      19 17 87
      계 11,305 - - 366 2,117 3,641 3,500 610 94 5 195 777
조성 1단계     7,409 - - 366 1,833 2,567 2,643 - - - - -
공사 2단계     1,525 - - - 284 1,074 29 138 - - - -
     3단계 1,394 - - - - - 828 472 94 - - -
     4단계 977 - - - - - - - -                                        5 195 777
 5) 연차별 자금투자계획 및 재원조달에 관한 계획
   ◦ 기정
  구 분 계 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
용 1단계계 43,157 26,920 6,358 4,443 3,121 260 1,682 331              4     6 32
          42,784 26,920 6,358 4,443 3,121 260 1,682 -          -      -      -
지 2단계 331 -                -    -     -      -     -     331 -        -      -
비 3단계
    4단계 38 -
                4 -        -
                           -
                                -
                                -
                                      -
                                      -
                                             -
                                             -
                                                   -
                                                   -
                                                        -
                                                        -      -
                                                                  4 -
                                                                        6 32
                                                                             -
개 1단계계 50,811 1,509 1,686 3,789 5,025 5,759 8,673 9,372 5,078 2,682 7,238
          25,659 1,509 1,686 3,789 4,815 5,438 7,227 631 -            -      -
발 2단계 14,839 -             -    -      210 321 1,446 8,741 4,121 -           -
비 3단계        957 -
    4단계 9,920 -
                           -
                           -
                                -
                                -
                                      -
                                      -
                                             -
                                             -
                                                   -
                                                   -
                                                        -
                                                        -
                                                                957 -
                                                               - 2,682 7,238
                                                                             -

   ◦ 변경                                                             (단위 : 년, 억원)
  구 분 계 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
     계 43,157 26,920 6,358 4,443 3,121 260 1,682 331 4 6 7 25
용 1단계 42,784 26,920 6,358 4,443 3,121 260 1,682 - - - - -
지 2단계 331 - - - - - -                                331 - - - -
비 3단계          4 - - - - - - -                               4 - - -
    4단계 38 - - - - - - - -                                          6 7 25
개 1단계계 50,811 1,509 1,686 3,789 5,025 5,759 8,673 9,372 5,078 2,682 1,415 5,823
         25,095 1,509 1,686 3,789 4,815 5,438 7,227 631 - - - -
발 2단계 14,839 - - -                  210 321 1,446 8,741 4,121 - - -
비   3단계     957    -     -    -    -       - - -           957 - - -
    4단계 9,920 - - - - - - - - 2,682 1,415 5,823
 6) 기타 관계기관 의견 및 이의 반영여부 등에 관한 구체적인 사항은 개발계획변경 승인서와
    같음 : 게재생략
라. 개발기간
   ◦ 기정
    ․ 1단계 : 2005년 12월 30일 ~ 2011년 12월 31일
    ․ 2단계 : 2005년 12월 30일 ~ 2012년 12월 31일
    ․ 3단계 : 2005년 12월 30일 ~ 2013년 12월 31일
    ․ 4단계 : 2005년 12월 30일 ~ 2015년 12월 31일
                                        113