yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
◈ 영종국제도시 한상드림아일랜드 개발계획 변경 ◈
1. 경제자유구역의 명칭ㆍ위치 및 면적【변경 없음】
2. 경제자유구역의 지정의 필요성【변경 없음】
3. 개발사업의 위치·면적 및 개발사업의 시행예정자【변경】
가. 개발사업의 위치【변경 없음】
나. 개발사업의 면적【변경 없음】
다. 개발사업의 시행자【변경】
  ㅇ 사업시행자 명칭【변경 없음】
  ㅇ 사업시행자 주소【변경】
- 기정) 인천광역시 중구 중산동 1850-215
- 변경) 인천광역시 중구 운남안길 10, 301호(운남동, 영종빌딩)
4. 개발사업의 시행방법【변경】
  가. 개발사업의 개발기간【변경】
    - 기정) 2014년 ~ 2023년 1월 31일 
- 변경) 2014년 ~ 2024년 12월 31일
나. 개발사업의 시행방법【변경】
  ㅇ 단계별 계획【변경】
- 기정) 1-1단계 : 2019년 3월 ~ 2021년 9월 20일(30개월)
1-2단계 : 2021년 9월 21일 ~ 2023년 1월 31일(16개월)
- 변경) 1-1단계 : 2019년 3월 ~ 2021년 9월 20일(30개월)
1-2단계 : 2021년 9월 21일 ~ 2024년 12월 31일(39개월)
5. 재원조달계획【변경】
구분
총사업비
국비
민자
비고
기정
398,483
82,052
316,431
변경
399,230
82,052
317,178
(단위: 백만원)
ㅇ 총사업비【변경】 
구
분
사업비
비 고
기정
변경
증감
①조사비
800 
800 
-
②설계비
10,650 
10,650 
-
③공사비
287,117 
287,117 
-
부
지
조
성
공
사
152,106 
152,106 
-
진
입
도
로
공
사
28,200 
28,200 
-
상수도인입시설공사
6,011 
6,011 
-
신
설
I
.
C
공
사
52,688 
52,688 
-
철도역사신설공사
17,841 
17,841 
-
하
수
처
리
시
설
25,777 
25,777 
-
한
전
수
탁
비
4,494 
4,494 
-
④보상비
-
-
-
⑤부대비
17,790 
17,790 
-
⑥부담금
8,168 
8,168 
-
⑦제세공과금
42,673 
43,420
증) 747
⑧판매비
-
-
-
⑨일반관리비
6,168 
6,168 
-
⑩예비비(물가변동비)
20,538 
20,538 
-
⑪건설이자
4,579 
4,579 
-
⑫총사업비(①∼⑪의합계)
398,483
399,230
증) 747
(단위: 백만원)
ㅇ 연도별 투자계획【변경】 
- 기정
구 분
합 계
2018년 이전2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
1-1
단
계
총사업비
235,060
14,762
16,411
28,862
56,589
118,436
-
-
민간투자
200,849
14,069 
5,046 
25,925 
49,950 
105,859 
-
-
자기자본
68,806
14,069 
5,046 
-
2,055 
47,636 
-
-
타인자본
108,123
   - 
- 
9,000 
40,900 
58,223 
-
-
분양대금
23,920
   - 
- 
16,925 
6,995 
- 
-
-
기반시설(국비지원)
34,211
693
11,365
2,937
6,639
12,577
-
-
1-2
단
계
총사업비
163,423
-
-
-
-
2,890 
91,095 
69,438 
민간투자
115,582
-
-
-
-
2,890 
91,095 
21,597 
자기자본
41,610
-
-
-
-
-
41,610 
- 
타인자본
71,082
-
-
-
-
-
49,485 
21,597 
분양대금
2,890
-
-
-
-
2,890 
-
-
기반시설(국비지원)
47,841
-
-
-
-
-
-
47,841
전
체
총사업비
398,483
14,762
16,411
28,862
56,589
121,326
91,095
69,438
민간투자
316,431
14,069 
5,046 
25,925 
49,950 
108,749 
91,095 
21,597 
자기자본
110,416
14,069 
5,046 
- 
2,055 
47,636 
41,610 
- 
타인자본
179,205
-
-
9,000 
40,900 
58,223 
49,485 
21,597 
분양대금
26,810
-
-
16,925 
6,995 
2,890 
-
-
기반시설(국비지원)
82,052
693
11,365
2,937
6,639
12,577
-
47,841
(단위:백만원)
- 변경
구 분
합 계
2018년 이전2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
1-1
단
계
총사업비
235,807
14,762
16,411
28,862
56,589
119,183
-
-
민간투자
201,596
14,069 
5,046 
25,925 
49,950 
106,606 
-
-
자기자본
68,806
14,069 
5,046 
-
2,055 
47,636 
-
-
타인자본
108,870
   - 
- 
9,000 
40,900 
58,970 
-
-
분양대금
23,920
   - 
- 
16,925 
6,995 
- 
-
-
기반시설(국비지원)
34,211
693
11,365
2,937
6,639
12,577
-
-
1-2
단
계
총사업비
163,423
-
-
-
-
2,890 
30,118 
130,415 
민간투자
115,582
-
-
-
-
2,890 
30,118 
82,574 
자기자본
41,610
-
-
-
-
-
30,118 
11,492 
타인자본
71,082
-
-
-
-
-
- 
71,082 
분양대금
2,890
-
-
-
-
2,890 
-
-
기반시설(국비지원)
47,841
-
-
-
-
-
-
47,841
전
체
총사업비
399,230
14,762
16,411
28,862
56,589
122,073
30,118
130,415
민간투자
317,178
14,069 
5,046 
25,925 
49,950 
109,496
30,118 
82,574 
자기자본
110,416
14,069 
5,046 
- 
2,055 
47,636 
30,118 
11,492
타인자본
179,952
-
-
9,000 
40,900 
58,970 
- 
71,082 
분양대금
26,810
-
-
16,925 
6,995 
2,890 
-
-
기반시설(국비지원)
82,052
693
11,365
2,937
6,639
12,577
-
47,841
(단위:백만원)
ㅇ 재원조달계획 민간투자부문【변경】 
구  분
기 정
변 경
비 고
금액(백만원)
비율(%)
금액(백만원)
비율(%)
자기자본
110,416
34.9
110,416
34.8
-
타인자본
179,205
56.6
179,952
56.7
747백만원 증가
분양대금
26,810
8.5
26,810
8.5
-
합 계
316,431
100.0
317,178
100.0
747백만원 증가
ㅇ 기반시설【변경없음】
6. 토지이용계획과 주요 기반시설계획【변경】
ㅇ 토지이용계획【변경】 
구 분
면 적(㎡)
구성비
(%)
비 고
기정
변경
변경후
합  계
3,327,015.8
-
3,327,015.8
100.0
근린생활시설용지
38,608.9
-
38,608.9
1.2 근생용지1(24,091.7㎡)
근생용지2(14,517.2㎡)
상업시설용지
154,952.9 
-
154,952.9
4.6 
복합상업시설(24,091.7㎡)
수변상업시설(14,517.2㎡)
휴게소(4,638.9㎡)
비즈니스센터&호텔(63,289.1㎡)
관광
시설
용지
소  계
1,846,102.2 
-
1,846,102.2
55.5 
유원지
164,148.6 
-
164,148.6
4.9 오션리조트(81,086.7㎡)
아쿠아마운틴(83,061.9㎡)
숙박시설
16,093.1 
-
16,093.1
0.5 관광호텔
관광・의료시설
15,553.9 
-
15,553.9
0.5 
골프장
1,650,306.6 
-
1,650,306.6
49.6 체육시설
임대부지(400,000.2㎡) 포함
공공
시설
용지
소  계
1,287,351.8 
-
1,287,351.8
38.7 
교육연구시설
156,945.3 
-
156,945.3
  4.7 
하수처리시설
11,220.0 
증) 567.2
11,787.2
0.3 
오수중계펌프장
700.3 
-
700.3
0.1 
공공청사
2,000.0 
-
2,000.0
0.1 
항만시설
25,359.0 
증) 0.7
25,359.7
0.8 
하수도시설
24,955.4 
감) 1.5
24,953.9
0.7 
공 원
297,094.7 
-
297,094.7 
8.9
녹 지
235,935.2 
증) 116.8
236,052.0
7.1 
도 로
183,275.3 
감) 183.4
183,091.9
5.5 
광 장
197,750.7 
감) 475.9
197,274.8
5.9 
주차장
2,539.9 
-
2,539.9
0.1 
공공공지
9,056.0 
감) 36.9
9,019.1
0.3 
기타공공시설
140,520.0
증) 13.0
140,533.0
4.2 국방부 제공부지
※ 기정 : 인천광역시경제자유구역청고시 제2022-53호(2022.09.13.)
※ 비고는 항만재개발사업에 따른 기준 분류
ㅇ 주요 기반시설계획【변경】 
구 분
면 적(㎡)
비 고
기 정
변 경
변경후
공공
시설
용지
도  로
183,275.3 
감) 183.4
183,091.9 ◦확정측량결과 및 토지이용계획 
변경사항 반영
주차장
2,539.9 
-
2,539.9
-
항만시설
25,359.0 
증) 0.7
25,359.7 ◦확정측량결과 반영
공  원
297,094.7 
-
297,094.7 
-
녹  지
235,935.2 
증) 116.8
236,052.0 ◦확정측량결과 반영
공공공지
9,056.0 
감) 36.9
9,019.1 ◦확정측량결과 반영
광  장
197,750.7 
감) 475.9
197,274.8 ◦확정측량결과 및 토지이용계획 
변경사항 반영
하수처리시설
11,220.0 
증) 567.2
11,787.2 ◦확정측량결과 및 토지이용계획 
변경사항 반영
하수도시설
24,955.4 
감) 1.5
24,953.9 ◦확정측량결과 반영
오수중계펌프장
700.3 
-
700.3
-
7. 인구수용계획 및 주거시설 조성계획【해당 없음】
8. 교통처리계획【변경 없음】
9. 산업유치계획【해당 없음】
10. 보건의료･교육･복지시설 설치계획【변경 없음】
11. 환경보전계획【변경 없음】
12. 외국인의 투자 유치와 정주를 위한 환경조성계획【변경 없음】
13. 외국인투자기업에 대한 전용용지의 공급에 관한 사항【해당 없음】
14. 개발이익의 재투자에 관한 사항【변경 없음】
15. 수용 또는 사용할 토지･건축물 또는 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세부목록【변경】
ㅇ 토지조서 변경 :「붙임1」참조
16. 토지소유자가 환지할 토지가 있는 경우 환지에 관한 계획【해당 없음】
17. 용수ㆍ에너지ㆍ교통ㆍ정보통신 등 기반시설에 관한 사항【변경 없음】
18. 도시경관계획【변경 없음】
19. 문화시설･공원･녹지계획【변경】
구 분
면 적(㎡)
비 고
기 정
변 경
변경후
녹  지
235,935.2 증) 116.8
236,052.0 ◦확정측량결과 반영
20. 존치하는 기존 건축물 및 공작물 등에 관한 계획【해당 없음】
21. 공동구 및 지하매설물 계획【해당 없음】
22. 주요 유치시설과 그 설치기준에 관한 사항【변경 없음】
23. 경제자유구역 개발에 필요한 주요 사회간접자본 등 기간시설계획의 경제성 검토【변경 없음】
24. 법 제7조의2 규정에 의한 지정･수립･확정･승인･변경【해당 없음】
Ⅱ. 영종국제도시 한상드림아일랜드 실시계획 변경
▣ 실시계획 주요 변경내용
ㅇ 사업기간 변경
- 기정 : 2014년 ~ 2022.9.20.  - 변경 : 2014년 ~ 2024.12.31.
ㅇ 토지이용계획 변경
- 하수처리시설 경계 변경(광장, 도로 연계), 지적확정측량 결과 반영
ㅇ 단계별 시행계획 변경
- 단계별 계획 공사기간(1-2단계) 변경
- 사업비(민간투입금액) 변경
ㅇ 사업시행자 성명 변경
- 기정 : ㈜세계한상드림아일랜드(대표이사 김찬일, 양창영, 모리베코지)
- 변경 :  ㈜세계한상드림아일랜드(대표이사 이환술, 양창영, 모리베코지)
ㅇ 사업시행자 주소 변경
- 기정 : 인천광역시 중구 중산동 1850-215
- 변경 : 인천광역시 중구 운남안길 10, 301호(운남동,영종빌딩)
ㅇ 자금계획 변경
- 총사업비 및 연도별 투자계획 변경
ㅇ 토지용도별 처분계획 변경
- 하수도시설 관련하여 인천광역시 하수과의 협의의견 반영하여 내용 수정
ㅇ 환경기초시설 변경
- 지적확정측량에 따른 면적변경
- 간선하수도 연장 오기 정정
ㅇ 세부시설 조성계획 변경
- 확정측량결과 등 변경사항 반영하여 공원 세부시설 조성계획 변경
ㅇ 가구 및 획지 변경
- 숙박시설(H2), 의료관광시설 획지 분할
ㅇ 지구단위계획(시행지침) 변경
- 숙박시설, 의료관광시설의 최소 대지규모 변경
1. 개발사업을 시행하려는 위치와 면적【변경 없음】
2. 개발사업 시행기간【변경】
ㅇ 기정 : 2014년 ~ 2022년 09월 20일
ㅇ 변경 : 2014년 ~ 2024년 12월 31일
3. 소요토지의 확보 및 이용계획【변경】
ㅇ 소요토지 확보계획【변경없음】
ㅇ 토지이용에 관한 계획【변경】
구 분
면 적(㎡)
구성비
(%)
비 고
기정
변경
변경후
합  계
3,327,015.8
-
3,327,015.8
100.0
근린생활시설용지
38,609.0 감)
0.1
38,608.9
1.2 근생용지1(24,091.7㎡)
근생용지2(14,517.2㎡)
상업시설용지
154,953.0 감)
0.1
154,952.9
4.6 
복합상업시설(24,091.7㎡)
수변상업시설(14,517.2㎡)
휴게소(4,638.9㎡)
비즈니스센터&호텔(63,289.1㎡)
관광
시설
용지
소  계
1,846,157.0 감)
54.8
1,846,102.2
55.5 
유원지
164,138.0 증)
10.6
164,148.6
4.9 오션리조트(81,086.7㎡)
아쿠아마운틴(83,061.9㎡)
숙박시설
16,098.0 감)
4.9
16,093.1
0.5 관광호텔
관광・의료시설
15,554.0 감)
0.1
15,553.9
0.5 
골프장
1,650,367.0 감)
60.4
1,650,306.6
49.6 체육시설
임대부지(400,000.2㎡) 포함
공공
시설
용지
소  계
1,287,296.8 증)
55.0
1,287,351.8
38.7 
교육연구시설
156,955.0 감)
9.7
156,945.3
  4.7 
하수처리시설
11,220.0 증)
567.2
11,787.2
0.3 
오수중계펌프장
700.0 증)
0.3
700.3
0.1 
공공청사
2,000.0
-
2,000.0
0.1 
항만시설
25,359.0 증)
0.7
25,359.7
0.8 
하수도시설
24,948.0 증)
5.9
24,953.9
0.7 
공 원
297,120.0 감)
25.3
297,094.7
8.9 
녹 지
235,936.0 증)
116.0
236,052.0
7.1 
도 로
183,211.8 감)
119.9
183,091.9
5.5 
광 장
197,760.0 감)
485.2
197,274.8
5.9 
주차장
2,540.0 감)
0.1
2,539.9
0.1 
공공공지
9,027.0 감)
7.9
9,019.1
0.3 
기타공공시설
140,520.0 증)
13.0
140,533.0
4.2 국방부 제공부지
※ 기정 : 해양수산부고시 제2020-193호(2020.11.30.)
※ 비고는 항만재개발사업에 따른 기준 분류
4. 법 제4조 제7항 규정에 의한 단계별 시행계획【변경】
  가. 공사기간
   - 기정) 1-1단계 : 2019년 3월 ~ 2021. 9. 20.(30개월)
1-2단계 : 2021. 9. 21. ~ 2022. 9. 20.(12개월)
   - 변경) 1-1단계 : 2019년 3월 ~ 2021. 9. 20.(30개월)
1-2단계 : 2021. 9. 21. ~ 2024. 12. 31.(39개월)
  나. 사업비(민간)
   - 기정) 1-1단계 236,180백만원 / 1-2단계 89,459백만원
※ 사업비는 민간투입금액임(정부지원 제외)
   - 변경) 총사업비 399,230억원(1-1단계 : 235,807, 1-2단계 : 163,423)
※부지조성(민간) 외 기반시설(정부)도 포함한 총사업비 기재
5. 법 제9조 제4항의 규정에 의한 지구단위계획【변경】
ㅇ 지구단위계획 변경 :「붙임2」참조
6. 법 제11조 제1항 각 호의 규정에 의하여 의제되는 인·허가 등이 있는 경우 그 내용 및 서류
【변경】
   가.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조에 따른 도시ㆍ군관리계획의 결정, 같은 법 제32
조에 따른 지형도면 고시, 같은 법 제86조에 따른 시행자 지정, 같은 법 제88조에 따른 실시
계획의 인가
7. 개발사업 시행자의 성명 및 주소【변경】
가. 사업시행자 성명 변경
- 기정 : ㈜세계한상드림아일랜드(대표이사 김찬일, 양창영, 모리베코지)
- 변경 : ㈜세계한상드림아일랜드(대표이사 이환술, 양창영, 모리베코지)
나.사업시행자 주소 변경
- 기정 : 인천광역시 중구 중산동 1850-215
- 변경 : 인천광역시 중구 운남안길 10, 301호(운남동,영종빌딩)
8. 위치도【변경 없음】
9. 지적도에 따라 작성한 용지도【변경】
ㅇ 생략(영종국제도시 한상드림아일랜드 실시계획에 의함)
10. 계획평면도와 개략설계도서【변경 없음】
11. 자금계획 및 이를 증명할 수 있는 서류【변경】
구
분
기정
변경
증감
1-1단계
1-2단계
계
1-1단계
1-2단계
계
부지
조성
(민간)
기반
시설
(정부)
부지
조성
(민간)
기반
시설
(정부)
부지
조성
(민간)
기반
시설
(정부)
부지
조성
(민간)
기반
시설
(정부)
①
조
사
비
800
-
-
-
800
800 
-
-
-
800 
-
②
설
계
비
10,650
-
-
-
10,650
10,650 
-
-
-
10,650 
-
③
공
사
비
140,606
34,211
63,686
47,841
286,344
130,658 
34,211 
74,407 
47,841 287,117 
증)773
부지조성공사
108,048
-
47,691
-
155,739
101,758
- 
50,348 
- 152,106 
감)3,633
진입도로공사
-
28,200
-
-
28,200
- 
28,200 
-
-
28,200 
-
상수도인입시설공사
-
6,011
-
-
6,011
- 
6,011 
-
-
6,011 
-
신설I . C 공사
20,154
-
2,558
30,000
52,712
20,475 
- 
2,213 
30,000 
52,688 
감)24
철도역사신설공사
-
-
-
17,841
17,841
-
-
-
17,841
17,841 
-
하수처리시설
12,404
-
13,437
-
25,841
3,931 
-
21,846 
-
25,777 
감)64
한전수탁비
-
-
-
-
-
4,494 
-
-
-
4,494 
증)4,494
④
보
상
비
-
-
-
-
-
- 
-
-
-
-
-
⑤
부
대
비
16,169
-
2,848
-
19,017
12,179
- 
5,611 
-
17,790 
감)1,227
⑥
부
담
금
8,018
-
-
-
8,018
2,468       - 
5,700 
-
8,168 
증)150
하수도원인자부담금
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
해양생태계보전협력금
1,983
-
-
-
1,983
1,791
-
-
-
1,791
감)192
도시가스부담금
320
-
-
-
320
661
-
-
-
661
증)341
대체산림자원조성비
15
-
-
-
15
16
-
-
-
16
증)1
도로개설부담금
5,700
-
-
-
5,700
-
-
5,700
-
5,700
-
⑦제세공과금
29,467
-
8,378
-
37,845
27,760 
-
15,660 
-
43,420
증)5,575
⑧
판
매
비
-
-
-
-
-
- 
-
-
-
-
-
⑨일반관리비
7,564
-
940
-
8,504
4,500 
-
1,668 
-
6,168 
감)2,336
⑩예비비(물가변동비)
10,810
-
2,945
-
13,755
10,030 
-
10,508 
-
20,538 
증)6,783
⑪
건설이자
12,096
-
10,662
-
22,758
2,551 
-
2,028 
-
4,579 감)18,179
⑫총
사업비
( ①∼⑪의합계)
236,180
34,211
89,459
47,841
407,691
201,596
34,211
115,582
47,841
399,230
감)8,461
(단위: 백만원)
※ 기반시설(정부) 사업비의 경우 VAT별도 금액임
가. 연도별 투자계획【변경】 
구 분
합 계
2017년 
이전
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
1-1
단
계
총
사
업
비
268,326
14,347
10,320
14,899
48,926
91,174
88,660
-
민
간
투
자
234,115
13,047
4,712
8,150
38,926
80,620
88,660
-
자
기
자
본
68,806
13,047
4,712
8,150
38,926
3,971
-
-
타
인
자
본
165,309
-
-
-
-
76,649
88,660
-
분
양
대
금
-
-
-
-
-
-
-
-
기반시설(국비지원)
34,211
1,300
5,608
6,749
10,000
10,554
-
-
1-2
단
계
총
사
업
비
139,365
-
-
-
-
8,911
47,690
82,764
민
간
투
자
91,524
-
-
-
-
-
28,225
63,299
자
기
자
본
33,294
-
-
-
-
-
28,225
5,069
타
인
자
본
58,230
-
-
-
-
-
-
58,230
분
양
대
금
-
-
-
-
-
-
-
-
기반시설(국비지원)
47,841
-
-
-
-
8,911
19,465
19,465
전
체
총
사
업
비
407,691
14,347
10,320
14,899
48,926
100,085
136,350
82,764
민
간
투
자
325,639
13,047
4,712
8,150
38,926
80,620
116,885
63,299
자
기
자
본
102,100
13,047
4,712
8,150
38,926
3,971
28,225
5,069
타
인
자
본
223,539
-
-
-
-
76,649
88,660
58,230
분
양
대
금
-
-
-
-
-
-
-
-
기반시설(국비지원)
82,052
1,300
5,608
6,749
10,000
19,465
19,465
19,465
     - 기정                                              (단위 : 백만원)
구 분
합 계
2018년
이전
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
1-1
단
계
총
사
업
비
235,807
14,762
16,411
28,862
56,589
119,183
-
-
민
간
투
자
201,596
14,069 
5,046 
25,925 
49,950 
106,606 
-
-
자
기
자
본
68,806
14,069 
5,046 
-
2,055 
47,636 
-
-
타
인
자
본
108,870
   - 
- 
9,000 
40,900 
58,970 
-
-
분
양
대
금
23,920
   - 
- 
16,925 
6,995 
- 
-
-
기반시설(국비지원)
34,211
693
11,365
2,937
6,639
12,577
-
-
1-2
단
계
총
사
업
비
163,423
-
-
-
-
2,890 
30,118 
130,415 
민
간
투
자
115,582
-
-
-
-
2,890 
30,118 
82,574 
자
기
자
본
41,610
-
-
-
-
-
30,118 
11,492 
타
인
자
본
71,082
-
-
-
-
-
- 
71,082 
분
양
대
금
2,890
-
-
-
-
2,890 
-
-
기반시설(국비지원)
47,841
-
-
-
-
-
-
47,841
전
체
총
사
업
비
399,230
14,762
16,411
28,862
56,589
122,073
30,118
130,415
민
간
투
자
317,178
14,069 
5,046 
25,925 
49,950 
109,496
30,118 
82,574 
자
기
자
본
110,416
14,069 
5,046 
- 
2,055 
47,636 
30,118 
11,492
타
인
자
본
179,952
-
-
9,000 
40,900 
58,970 
- 
71,082 
분
양
대
금
26,810
-
-
16,925 
6,995 
2,890 
-
-
기반시설(국비지원)
82,052
693
11,365
2,937
6,639
12,577
-
47,841
     - 변경                                              (단위 : 백만원)
나. 재원조달계획 민간투자부문【변경】 
구  분
기 정
변 경
비 고
금액(백만원)
비 율(%)
금액(백만원)
비 율(%)
자기자본
102,100
31.4
110,416
34.8
8,316백만원 증가
타인자본
223,539
68.6
179,952
56.7
43,587백만원 감소
분양대금
-
-
26,810
8.5
26,810백만원 증가
합 계
325,639
100.0
317,178
100.0
8,461백만원 감소
12. 외국인투자 유치계획【변경 없음】
13. 개발사업시행지역의 토지 등의 매수・보상계획 및 주민의 이주대책에 관한 서류【해당 없음】
14. 개발사업으로 조성되는 토지 및 시설의 사용・수익・관리 및 처분 (처분 방법 및 가격에 관한 
사항을 포함)에 관한 계획서【변경】
   가. 근거 규정 : 변경없음
   나. 처분대상자의 자격기준 : 변경없음
   다. 공급시기 및 방법 : 변경
기정
변경
용지조성단계 및
기간
토지공급 가능 시기
(예정)
용지조성단계 및
기간
토지공급 가능 시기
(예정)
조성기간
(2014년~2022년)
부지조성공사
착공이후
조성기간
(2014년~2024년)
부지조성공사
착공이후
   라. 공고 및 계약 : 변경없음
마. 토지용도별 세부처분계획 : 변경
처분대상토지
처분착수 시기처분대상자
자격요건
처분방법
및 조건
처분가격
결정방법
구 분
면 적(㎡)
기 정
변 경
합 계
3,327,015.8
3,327,015.8
-
-
-
-
근린생활시설용지
38,609.0
38,608.9
부지조성공사
착공이후
사업시행자
수의계약
감정평가
상업시설용지
154,953.0
154,952.9
부지조성공사
착공이후
사업시행자
수의계약
감정평가
관광
시설
용지
소 계
1,846,157.0
1,846,102.2
-
-
-
-
유원지
164,138.0
164,148.6
부지조성공사
착공이후
사업시행자
수의계약
감정평가
숙박시설
16,098.0
16,093.1
부지조성공사
착공이후
사업시행자
수의계약
감정평가
관광・의료시설
15,554.0
15,553.9
부지조성공사
착공이후
사업시행자
수의계약
감정평가
체육시설
1,250,367.0
1,250,306.4
부지조성공사
착공이후
사업시행자
수의계약
감정평가
체육시설
임대부지
400,000.0
400,000.2
부지조성공사
착공이후
정부
정부귀속
(사업자임대)
-
공공
시설
용지
소 계
1,287,296.8
1,287,351.8
-
-
-
-
도 로
183,211.8
183,091.9
준공시
정부
정부귀속 후
지자체이관
-
주차장
2,540.0
2,539.9
부지조성공사
착공이후
사업시행자
수의계약
감정평가
항만시설
25,359.0
25,359.7
준공시
정부
정부귀속
-
광 장
197,760.0
197,274.8
준공시
정부
정부귀속 후
지자체이관
-
공 원
297,120.0
297,094.7
준공시
정부
정부귀속 후
지자체이관
-
녹 지
235,936.0
236,052.0
준공시
정부
정부귀속 후
지자체이관
-
공공공지
9,027.0
9,019.1
준공시
정부
정부귀속 후
지자체이관
-
공공청사
2,000.0
2,000.0
준공시
정부
정부귀속
-
교육연구시설
156,955.0
156,945.3
준공시
정부
정부귀속
-
하수처리시설
11,220.0
11,787.2
준공시
정부
정부귀속
오수중계펌프장
700.0
700.3
준공시
정부
정부귀속
하수도시설
24,948.0
24,953.9
준공시
정부
정부귀속 후
지자체이관
-
국방부제공부지
140,520.0
140,533.0
준공시
정부
정부귀속
-
※ 하수처리시설 및 오수중계펌프장은 운영비 등 협의가 완료된 경우 인천시와 환경부 승인을 위해 
공공하수처리구역으로 변경 요청하겠음(인천광역시 하수과 협의의견 반영)
15. 환경영향평가서【해당 없음】
16. 문화재 보존대책에 관한 서류【해당 없음】
17. 공공시설 등의 설치ㆍ이전ㆍ철거 및 귀속ㆍ이관ㆍ양여 등에 관한 조서【변경】
구 분
면 적(㎡)
비 고
기 정
변 경
합 계
987,281.8
987,333.6
공공시설
도 로
183,211.8
183,091.9
정부귀속 후 지자체이관
항만시설
25,359.0
25,359.7
정부귀속
광 장
197,760.0
197,274.8
정부귀속 후 지자체이관
공 원
297,120.0
297,094.7
정부귀속 후 지자체이관
녹 지
235,936.0
236,052.0
정부귀속 후 지자체이관
공공공지
9,027.0
9,019.1
정부귀속 후 지자체이관
공공청사
2,000.0
2,000.0
정부귀속
하수처리시설
11,220.0
11,787.2
정부귀속
오수중계펌프장
700.0
700.3
정부귀속
하수도시설
24,948.0
24,953.9
정부귀속 후 지자체이관
※ 인천국제공항고속도로 하부 교통광장은 고속도로 관리청인 국토교통부로 이관, 하수처리시설 및 
오수중계펌프장은 운영비 등 협의가 완료된 경우 인천시와 환경부 승인을 위해 공공하수처리구역
으로 변경 요청하겠음(인천광역시 하수과 협의의견 반영)
18. 수용할 토지 등의 소재지ㆍ지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권외의 권리명세와 그 소유자 및 
권리자의 성명ㆍ주소를 기재한 서류【변경】
ㅇ 토지조서 변경 :「붙임1」참조
19. 존치하고자 하는 기존 공장이나 건축물의 명세서【해당 없음】
20. 공공시설물 및 토지 등의 귀속과 대체에 관한 계획서【변경】
구 분
면 적(㎡)
구 분
면 적(㎡)
기정
변경
기정
변경
공
급
부
지
(사업시행자 취득예정부지)
1,642,259.0
1,642,203.7
정부ㆍ지자체 귀속부지
1,684,756.8
1,684,812.1
근린생활시설용지
38,609.0
38,608.9
공공
시설
용지
소
 
계
1,284,756.8
1,284,811.9
상업시설용지(휴게소 포함)
154,953.0
154,952.9
도
 
로
183,211.8
183,091.9
관광
시설
용지
소
 
계
1,446,157.0
1,446,102.0
항
만
시
설
25,359.0
25,359.7
유
원
지
164,138.0
164,148.6
교육연구시설
156,955.0
156,945.3
숙
박
시
설
16,098.0
16,093.1
광
 
장
197,760.0
197,274.8
관광・의료시설
15,554.0
15,553.9
공
 
원
297,120.0
297,094.7
체
육
시
설
(골프장, 임대부지 제외)
1,250,367.0
1,250,306.4
녹
 
지
235,936.0
236,052.0
주
차
장
2,540.0
2,539.9
공
공
공
지
9,027.0
9,019.1
공
공
청
사
2,000.0
2,000.0
하수처리시설
11,220.0
11,787.2
오수중계펌프장
700.0
700.3
하수도시설
24,948.0
24,953.9
국방부 제공부지
140,520.0
140,533.0
체
육
시
설
( 골프장,  임대부지)
400,000.0
400,000.2
21. ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제30조에 따라 작성된 도시관리계획의 결정에 관한 사항
【변경】
ㅇ 도시관리계획 변경 :「붙임2」참조
22. ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제52조에 따라 작성된 지구단위계획에 관한 사항【변경】
ㅇ 지구단위계획 변경 :「붙임3」참조
  ▣ 관계도서 및 본 고시에 게재 생략된 부분은 인천경제자유구역청(032-453-7582)에서 열람 
가능합니다.
  ▣ 지형도면: 게재 생략(갖추어 둔 장소의 지형도면과 같음)
    ㅇ 토지이용규제정보서비스(http://www.eum.go.kr)에서 열람 가능
<붙임 1> 수용 또는 사용할 토지･건축물 또는 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세부목록(토지조
서)
연번구분
소재지
지번　지목
면적(㎡)
소유자
공부면적
편입면적
성명
주소
-
기정
중산동
산346-1
임
6,015.0
6,015.0
국(해양수산부)
-
-
폐지
-
-
-
-
-
-
-
-
기정
중산동
1862
철
52,096.2 
5,383.0 
국(국토교통부)
-
1
변경
중산동
1862
철
5,389.3 
5,389.3 
국(국토교통부)
-
-
기정
중산동
1863
도
122,958.3 
16,793.0 
국(국토교통부)
-
2
변경
중산동
1863
도
16,795.8 
16,795.8 
국(국토교통부)
-
3
신규
중산동
1863-2
도
19,864.6 
19,864.6 
국(해양수산부) 예정
대장등록 준비중
-
기정
중산동
1865
제
9,383.1 
9,383.1 
국(해양수산부)
-
-
폐지
-
-
-
-
-
-
-
-
기정
중산동
1865-1
잡
14,024.6 
9,360.0 
국(해양수산부)
-
-
제척
중산동
1865-1
잡
14,024.6 
-
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
1865-2
도
32,916.5 
25,728.0 
국(해양수산부)
-
-
제척
중산동
1865-2
도
32,916.5 
-
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
1865-3
철
12,956.7 
7,464.0 
국(해양수산부)
-
-
제척
중산동
1865-3
철
12,956.7 
-
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
1865-4
도
26,499.6 
19,048.0 
국(해양수산부)
-
-
제척
중산동
1865-4
도
26,499.6 
-
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
1865-5
잡
24,525.0 
8,042.0 
국(해양수산부)
-
-
제척
중산동
1865-5
잡
24,525.0 
- 
국(해양수산부)
-
4
신규
중산동
1865-11
도
23.9 
23.9 
국(해양수산부)
-
5
신규
중산동
1865-14
도
83.7 
83.7 
국(해양수산부)
-
6
신규
중산동
1865-15
도
530.9 
530.9 
국(해양수산부)
-
7
신규
중산동
1865-16
도
25,131.0 
25,131.0 
국(해양수산부)
-
8
신규
중산동
1865-17
철
61.8 
61.8 
국(해양수산부)
-
9
신규
중산동
1865-18
철
370.8 
370.8 
국(해양수산부)
-
10
신규
중산동
1865-19
철
7,048.3 
7,048.3 
국(해양수산부)
-
11
신규
중산동
1865-20
도
82.3 
82.3 
국(해양수산부)
-
12
신규
중산동
1865-21
도
520.3 
520.3 
국(해양수산부)
-
13
신규
중산동
1865-22
도
1,991.2 
1,991.2 
국(해양수산부)
-
14
신규
중산동
1865-23
도
18,457.0 
18,457.0 
국(해양수산부)
-
15
신규
중산동
1865-24
도
49.1 
49.1 
국(해양수산부)
-
16
신규
중산동
1865-25
도
274.2 
274.2 
국(해양수산부)
-
17
신규
중산동
1865-26
도
596.1 
596.1 
국(해양수산부)
-
18
신규
중산동
1865-28
도
5,161.6 
5,161.6 
국(해양수산부)
-
19
신규
중산동
1865-29
도
102.6 
102.6 
국(해양수산부) 예정
대장등록 준비중
-
기정
중산동
1866
원
1,939.3 
1,939.3 
국(해양수산부)
-
-
폐지
-
-
-
-
-
-
-
-
기정
중산동
1867
제
11,385.8 
11,385.8 
국(해양수산부)
-
-
폐지
-
-
-
-
-
-
-
20
신규
중산동
1867-3
제
4,094.6 
4,094.6 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
1870
제
37,539.0 
37,539.0 
국(해양수산부)
-
-
폐지
-
-
-
-
-
-
-
연번구분
소재지
지번　지목
면적(㎡)
소유자
공부면적
편입면적
성명
주소
21
신규
중산동
1870-3
제
25,359.7 
25,359.7 
국(해양수산부)
-
22
신규
중산동
1870-4
제
2,121.1 
2,121.1 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
1995
체
1,147,081.3 
1,147,081.3 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
23
변경
중산동
1995
체
1,147,081.3 
1,147,081.3 
케이비부동산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 129 (역삼동)
24
기정
중산동
1995-1
체
38,370.1 
38,370.1 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
25
기정
중산동
1995-2
체
51,630.3 
51,630.3 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
-
기정
중산동
1995-3
체
13,224.7 
13,224.7 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
26
변경
중산동
1995-3
체
13,224.7 
13,224.7 
케이비부동산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 129 (역삼동)
27
기정
중산동
1996
잡
134,317.3 
134,317.3 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2004
잡
156,945.3 
156,945.3 
국(해양수산부)
-
28
변경
중산동
2004
대
156,945.3 
156,945.3 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2004-1
잡
89,334.9 
89,334.9 
국(해양수산부)
-
29
변경
중산동
2004-1
공
89,334.9 
89,334.9 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2004-2
잡
18,850.9 
18,850.9 
국(해양수산부)
-
30
변경
중산동
2004-2
구
18,850.9 
18,850.9 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2005
잡
76,021.1 
76,021.1 
국(해양수산부)
-
31
변경
중산동
2005
대
9,471.7 
9,471.7 
국(해양수산부)
-
32
기정
중산동
2005-1
잡
12,024.7 
12,024.7 
국(해양수산부)
-
33
신규
중산동
2005-2
대
9,601.6 
9,601.6 
국(해양수산부)
-
34
신규
중산동
2005-3
대
9,629.1 
9,629.1 
국(해양수산부)
-
35
신규
중산동
2005-4
대
9,391.8 
9,391.8 
국(해양수산부)
-
36
신규
중산동
2005-5
대
9,461.9 
9,461.9 
한국자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 306
37
신규
중산동
2005-6
대
9,494.0 
9,494.0 
한국자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 306
38
신규
중산동
2005-7
대
9,485.5 
9,485.5 
한국자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 306
39
신규
중산동
2005-8
대
9,485.5 
9,485.5 
한국자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 306
-
기정
중산동
2006
잡
63,289.1 
63,289.1 
국(해양수산부)
-
40
변경
중산동
2006
대
10,365.4 
10,365.4 
국(해양수산부)
-
41
신규
중산동
2006-1
대
10,625.7 
10,625.7 
국(해양수산부)
-
42
신규
중산동
2006-2
대
10,852.4 
10,852.4 
국(해양수산부)
-
43
신규
중산동
2006-3
대
10,349.9 
10,349.9 
국(해양수산부)
-
44
신규
중산동
2006-4
대
10,616.7 
10,616.7 
국(해양수산부)
-
45
신규
중산동
2006-5
대
10,479.0 
10,479.0 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2007
대
4,638.9 
4,638.9 
국(해양수산부)
-
46
변경
중산동
2007
대
4,638.9 
4,638.9 
한국자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 306
-
기정
중산동
2007-1
잡
2,000.0 
2,000.0 
국(해양수산부)
-
47
변경
중산동
2007-1
대
2,000.0 
2,000.0 
국(해양수산부)
-
48
기정
중산동
2007-2
대
4,260.6 
4,260.6 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
연번구분
소재지
지번　지목
면적(㎡)
소유자
공부면적
편입면적
성명
주소
49
기정
중산동
2007-3
대
4,271.2 
4,271.2 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
50
기정
중산동
2007-4
대
4,266.9 
4,266.9 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
51
기정
중산동
2007-5
잡
2,321.5 
2,321.5 
국(해양수산부)
-
52
기정
중산동
2007-6
대
3,710.5 
3,710.5 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
53
기정
중산동
2007-7
대
3,743.3 
3,743.3 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
54
기정
중산동
2007-8
대
3,839.2 
3,839.2 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
-
기정
중산동
2007-9
잡
17,414.8 
17,414.8 
국(해양수산부)
-
55
변경
중산동
2007-9
공
17,414.8 
17,414.8 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2007-10
차
2,539.9 
2,539.9 
국(해양수산부)
-
56
변경
중산동
2007-10
차
2,539.9 
2,539.9 
한국자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 306
-
기정
중산동
2007-11
대
3,103.6 
3,103.6 
국(해양수산부)
-
57
변경
중산동
2007-11
대
3,103.6 
3,103.6 
한국자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 306
-
기정
중산동
2007-12
대
2,917.2 
2,917.2 
국(해양수산부)
-
58
변경
중산동
2007-12
대
2,917.2 
2,917.2 
한국자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 306
-
기정
중산동
2007-13
대
5,413.2 
5,413.2 
국(해양수산부)
-
59
변경
중산동
2007-13
대
5,413.2 
5,413.2 
한국자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 306
-
기정
중산동
2007-14
대
3,083.2 
3,083.2 
국(해양수산부)
-
60
변경
중산동
2007-14
대
3,083.2 
3,083.2 
한국자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 306
-
기정
중산동
2008
대
16,093.1 
16,093.1 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,16층
61
변경
중산동
2008
대
4,546.4
4,546.4
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,16층
62
신규
중산동
2008-3
대
4,260.9
4,260.9
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,16층
63
신규
중산동
2008-4
대
3,360.5
3,360.5
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,16층
64
신규
중산동
2008-5
대
3,925.3
3,925.3
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,16층
-
기정
중산동
2008-1
잡
16,689.5 
16,689.5 
국(해양수산부)
-
65
변경
중산동
2008-1
공
16,689.5 
16,689.5 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2008-2
대
15,553.9 
15,553.9 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,16층
66
변경
중산동
2008-2
대
4,165.0
4,165.0
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,16층
67
신규
중산동
2008-6
대
3,624.4
3,624.4
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,16층
68
신규
중산동
2008-7
대
4,039.5
4,039.5
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,16층
69
신규
중산동
2008-8
대
3,725.0
3,725.0
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,16층
-
기정
중산동
2009
잡
40,789.2 
40,789.2 
국(해양수산부)
-
70
변경
중산동
2009
공
40,789.2 
40,789.2 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2009-1
잡
30,966.2 
30,966.2 
국(해양수산부)
-
연번구분
소재지
지번　지목
면적(㎡)
소유자
공부면적
편입면적
성명
주소
71
변경
중산동
2009-1
도
43,007.0 
43,007.0 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2009-2
잡
24,989.6 
24,989.6 
국(해양수산부)
-
72
변경
중산동
2009-2
공
28,768.5 
28,768.5 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2010
잡
11,686.2 
11,686.2 
국(해양수산부)
-
73
변경
중산동
2010
공
13,694.2 
13,694.2 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2010-1
잡
32,777.7 
32,777.7 
국(해양수산부)
-
74
변경
중산동
2010-1
공
32,777.7 
32,777.7 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2010-2
원
74,362.7 
74,362.7 
국(해양수산부)
-
75
변경
중산동
2010-2
원
81,086.7 
81,086.7 
한국자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 306
76
기정
중산동
2011
원
83,061.9 
83,061.9 
코리아신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 508,10층
77
기정
중산동
2011-1
대
1,082.2 
1,082.2 
코리아신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 508,10층
78
기정
중산동
2011-2
대
1,082.2 
1,082.2 
코리아신탁주식회사
서울특별시 강남구 
테헤란로 508,10층
-
기정
중산동
2011-3
대
1,082.2 
1,082.2 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
79
변경
중산동
2011-3
대
1,082.2 
1,082.2 
주식회사무궁화신탁
서울특별시 강남구 
테헤란로 134, 22층
-
기정
중산동
2011-4
대
1,082.2 
1,082.2 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
80
변경
중산동
2011-4
대
1,082.2 
1,082.2 
주식회사무궁화신탁
서울특별시 강남구 
테헤란로 134, 22층
-
기정
중산동
2011-5
대
1,082.2 
1,082.2 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
81
변경
중산동
2011-5
대
1,082.2 
1,082.2 
주식회사무궁화신탁
서울특별시 강남구 
테헤란로 134, 22층
-
기정
중산동
2011-6
대
1,082.2 
1,082.2 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
82
변경
중산동
2011-6
대
1,082.2 
1,082.2 
에스에이치씨앤디주식회사
경상남도 창원시 
마산합포구 해안대로 367, 
10층 1005호
-
기정
중산동
2011-7
대
1,082.2 
1,082.2 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
83
변경
중산동
2011-7
대
1,082.2 
1,082.2 
에스에이치씨앤디주식회사
경상남도 창원시 
마산합포구 해안대로 367, 
10층 1005호
-
기정
중산동
2011-8
대
1,082.2 
1,082.2 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
84
변경
중산동
2011-8
대
1,082.2 
1,082.2 
에스에이치씨앤디주식회사
경상남도 창원시 
마산합포구 해안대로 367, 
10층 1005호
-
기정
중산동
2011-9
대
1,082.2 
1,082.2 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
85
변경
중산동
2011-9
대
1,082.2 
1,082.2 
주식회사혜인이엔씨
경상남도 창원시 성산구 
중앙대로 61번길 4, 1315호
-
기정
중산동
2011-10
대
1,264.0 
1,264.0 
신한자산신탁주식회사
서울특별시 강남구 
영동대로 416,13층
86
변경
중산동
2011-10
대
1,264.0 
1,264.0 
주식회사혜인이엔씨
경상남도 창원시 성산구 
중앙대로 61번길 4, 1315호
-
기정
중산동
2012
잡
100,088.6 
100,088.6 
국(해양수산부)
-
87
변경
중산동
2012
공
100,088.6 
100,088.6 
국(해양수산부)
-
88
기정
중산동
2012-1
잡
700.3 
700.3 
국(해양수산부)
-
-
기정
중산동
2013
잡
40.8
40.8
국(해양수산부)
-