제19632호                                        관                  보               2019. 11. 21.(목요일)
ㅇ 연차별 투자계획(변경없음)
                                                                                                 (단위: 백만원)
  구        분         합계         ~ 2017년             2018년              2019년         2020년         2021년
 토지취득비용               297,594          85,618         169,941             14,217       14,012         13,806
     조사비               13,700           9,027              584              584          584            584
     설계비               74,599           5,700             7,440            8,780        8,780          8,780
 조성공사비                983,990          46,773            40,718           99,558      104,084        135,035
           1)
 기타경비                   9,379           2,219            15,057          (-)835        (-)983       (-)1,258
 일반관리비                 34,440          22,880             1,156            1,156        1,156          1,156
     판매비               24,600              -               903             2,243        2,483          2,518
      합계            1,438,302         172,217         235,798            125,704      130,115        160,622


 구         분        2022년       2023년               2024년              2025년        2026년        2027년 이후
토지취득비용                      -              -                   -               -             -             -
  조사비                    584             584              584               584              -             -
  설계비                  8,780           8,780             8,780            8,780              -             -
 조성공사비              124,773         172,584          238,955            21,510               -             -
               1)
 기타경비               (-)1,113        (-)1,482        (-)2,040            (-)184               -             -
 일반관리비                 1,156           1,156             1,156            1,156        1,156          1,156
  판매비                  4,700           4,150             3,155              443        4,004               -
      합계            138,880         185,771          250,589            32,290         5,160          1,156

주1) "기타경비"는 부담금(174억원), 공사보험료(44억원), 확정측량비(192억원), 기타매입부대비용(20
      억원), 직접사용 녹지 조성비용 공제(-337억원)의 합계임
나. 자체조성ㆍ운영사업 조성시기(변경)
                                                                   조성시기
       구        분                          기정                                          변경
                             ∙1차 :           ∙2차 :
  회원제골프장                  - 2016년 착공      - 2020년 착공                                (변경없음)
                          - 2021년 준공      - 2025년 준공
                                  - 2018년 착공                                       - 2018년 착공
재생에너지산업단지
                                  - 2019년 준공                                       - 2020년 준공
                                  - 2020년 착공
  커뮤니티센터                                                                            (변경없음)
                                  - 2022년 준공
다. 분양 및 외부사업 조성시기(변경없음)

      구 분                                          조 성 시 기                                        비 고
      주거용지             ∙1단계 :                   ∙2단계 :                   ∙3단계 :
 상업업무시설용지              - 2012~2021년             - 2012~2024년             - 2020~2025년
                                                                         ∙3단계 :
           숙박시설                 -                          -
                                                                         - 2020~2025년
관광                                              ∙2단계 :                   ∙3단계 :
           운동/오락                -
시설                                              - 2012~2024년             - 2020~2025년
                                                ∙2단계 :                   ∙3단계 :
           휴양/문화                -
                                                - 2012~2024년             - 2020~2025년
                       ∙1단계 :                   ∙2단계 :                   ∙3단계 :
  산업시설용지
                       - 2012~2021년             - 2012~2024년             - 2020~2025년
                       ∙1단계 :                   ∙2단계 :                   ∙3단계 :
 지원 및 기타시설
                       - 2012~2021년             - 2012~2024년             - 2020~2025년

                                                    38