제18125호                                관               보               2013. 10. 24.(목요일)
마. 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)                                                       (단위 : ㎡)
 구분 계 ‘95 ‘96 ‘97 ~02                 ‘98 '09 '11 '12 '13 '14 '15 '16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21
                                           ~10
용지
보상
   기정 818,108 103,013 55,333 83,680 576,082 - - - - - - - - - - - -
   변경 821,575 - - - - - 145,297 37,349 66,104 - - 442,800 - - 130,025                     -
조성 기정 818,108 - 99,174 142,852 576,082 - - - - - - - - - - - -
공사 변경 821,575 - - - - - - - 100,600 57,000 91,150 161,316 161,317 120,167 43,341 43,341 43,343
  주) 1단계 : 2011~15년 (전체 248,750㎡ 중 의령군 190,419㎡)
      2단계 : 2016~18년 (전체 442,800㎡ 중 의령군 31,113㎡)
      3단계 : 2019~21년 (전체 130,025㎡ 중 의령군 토지 없음)
바. 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경)
 1) 연차별 자금투자계획(변경)
  • 연차별 자금투자계획(기정)                                                                   (단위 : 백만원)
  구 분             계           1994년        1995년           1996년             1997년    1998~2001
    계     68,251  430                        8,446         13,088            7,606       38,681
   용지비    20,175    -                        7,726          4,150              -          8,299
   공사비    29,426    -                          -            8,070            6,276       15,080
   기타     18,650  430                          720            868            1,330       15,302
   • 연차별 자금투자계획(변경)                                                                  (단위 : 백만원)
        구분                  합계                보상비                   공사비                기타
        합계                  152,169           78,442                71,578             2,149
            소계              39,683            18,639                19,103             1,941
    1단계    2012년            13,898            12,207                   -               1,691
(‘12~’15년) 2013년
           2014년
                             9,200
                             7,000
                                               3,697
                                               2,735
                                                                     5,353
                                                                     4,215
                                                                                        150
                                                                                         50
           2015년             9,585               -                   9,535               50
            소계              85,962            47,138                38,716              108
    2단계 2016년               47,138            47,100                   -                 38
(‘16~’18년) 2017년            14,106               38                 14,033               35
           2018년            24,718               -                  24,683               35
            소계              26,524            12,665                13,759              100
    3단계 2019년               12,665            12,630                   -                 35
(‘19~’21년) 2020년             6,929               35                  6,859               35
           2021년             6,930               -                   6,900               30
   2) 재원조달계획(변경)
    • 재원조달계획(기정)                                                                     (단위 : 백만원)
    구분              계          1994년        1995년          1996년             1997년    1998~2001
    계      68,251                430         8,446         13,088            7,606      38,681
   기 채     50,000                430         8,446          3,962            7,489      29,673
   선수금     18,251                 -            -            9,126              117       9,008
   • 재원조달계획(변경)
    구분                  합계                    도비                         군비              비고
 재원조달계획 152,169백만원(100.0%)              10,000백만원(6.6%)        142,169백만원(93.4%)
                                            297