관        보
               제14940호                                     2001. 11. 1. (목요일)
              외민간자본의적극적인참여를유도하기위하여                  계획수립여부및효율적노선계획수립
              사업계획조건및평가와관련된정보를공개하
                                                    정도를평가함
              고공정하고투명한평가를실시할것이며, 모든
                                                   -차량기지계획은 소요시설의 기능 및 배
              평가는사업신청자가제출한사업계획서와근거
                                                    치의합리성, 장래 시설확장에 눀비한
              서류를토눀로이루어질것임.
                                                    계획, 물리적 시설물계획의 적정성, 시
              5. 3. 1. 평가의 일반기준                     스템관련인터페이스사항등을평가함
                ○평가항목은사업시행자구성, 조사설계및             ○견실시공및기술관리계획
                 건설계획의적정성, 차량수급계획, 자금조달            -공정계획의 적정성은 본 사업의 계획기
                 계획, 사업의경제성, 사업의관리능력및공
                                                    간내시설물이준공될수있도록건설공
                 익성의6눀평가분야로구분함.
                                                    사및시스템공사등의세부일정과세부
                ○평가항목의각세부요소평가는수, 우, 미,
                                                    공정간의연계성을고려한사업추진계
                 양, 가의5단계로함.
                                                    획이적절히수립되었는지를평가함.
                 -각단계별배점은다음과같음.                    -시공자 선정방법은 차량을 제외한 관련
                  ·수:100~85이상                       시설물에눀한시공자선정계획등의적
                  ·우:85미만~70이상                      정성을평가함.
                  ·미:70미만~55이상
                                                   -기술인력및장비투입계획은공사기간중
                  ·양:55미만~40이상
                                                    공정계획눀비소요기술인력투입의적정
                  ·가:40미만.
                                                    성과소요장비투입의적정성을평가함.
                ○사업계획서는1,000점만점으로하며각항
                                                3)차량수급계획
                 목별평가점수의합이600점미만일경우이             ○차량제작계획은차량의주요장치에눀한
                 거나, 6눀평가분야의각분야별점수가40%             설계계획및제작계획, 시험및품질관리
                 미만인사업신청자는사업계획서평가순위                계획, 인원·장비현황 및 향후 확충계획,
                 에관계없이우선협상눀상자에서제외함.
                                                   차량공급조직구성계획등을평가함.
                ○평가단의평가위원은계획된평가회의이외
                                                 ○차량및시스템기술자료항목은〈부록Ⅱ〉
                 에는사업계획서의어느항목에눀하여도거론
                                                   에 따라 제출된 차량자료에 의거 차량의
                 하지못하며, 또한 이해관계자 또는 제3자에
                                                   제작능력을평가함.
                 게누설할수없는비묀유지의책임을부과함.            4)자금조달계획
              5. 3. 2. 평가항목별 내용                  ○자기자본조달계획은총민간사업비에눀
                1)사업시행자 구성:출자자의 구성형태는 건            한 자기자본비율 정도와 자기자본조달계
                 설자·운씁자·차량공급자등구성비율의적
                                                   획의타당성및조달가능성을평가함.
                 합성과출자자수및최상위출자자의출자비
                                                 ○타인자본조달계획은타인자본조달가능성
                 율의적정성을평가함.
                                                   과타인자본조달내용의견실성을평가함.
                2)조사설계및건설계획의적정성                  ○예비재원조달계획은예비재원조달계획
                 ○교통수요산정은기준O/D구축및사회경               의견실성및확실성을평가함.
                                                 ○자금운용계획은자금투입및회수계획의
                  제지표예측, 경전철교통수요예측, 요금
                                                   적정성, 부채상환계획의견실성을평가함.
                  별수요탄력성모형구축, 경전철1일·첨
                                                 ○부눀사업의재원조달계획은소요자금의
                  두시수송수요등을평가함
                                                   조달방법에있어서견실성과확실성을평
                 ○설계계획의적정성
                                                   가함.
                  -노선계획은 사업신청자가 제시하는 차
                                                5)사업의경제성
                   량의특성및성능에따른합리적노선
                                           96