제19255호                                         관                       보                  2018. 5. 14.(월요일)

 나) 노외주차장 계획(변경없음) : 7개소, 31,963.4㎡
 4) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
     기정)
                                                                                                                  (단위 : 천㎡)
                                                                      연도별
     구 분       계                                                                                                           비고
                       2006    2007    2008   2009   2010   2011       2012 2013       2014   2015   2016   2017    2018
         계    892       299     469    124      -     -       -          -   -          -      -      -      -       -
용지      1단계   552       171     315     66      -     -       -          -   -          -      -      -      -       -
보상      2단계   340       128     154     58      -     -       -          -   -          -      -      -      -       -
        3단계    -         -       -      -       -     -       -          -   -          -      -      -      -       -
         계    892        -       -      23     122    56     166        215 180         40     53     34      1       2
조성      1단계   368        -       -      23     122    49     124         50  -          -      -      -      -       -
공사      2단계   229        -       -      -       -      3      19         76  82         15     21     13     -       -
        3단계   295        -       -      -       -      4      23         89  98         25     32     21      1       2

     변경)
                                                                                                                  (단위 : 천㎡)
                                                                      연도별
     구 분       계                                                                                                           비고
                       2006    2007    2008   2009   2010   2011       2012 2013       2014   2015   2016   2017    2018
         계    870       299     469    102      -     -       -          -   -          -      -      -      -       -
용지      1단계   368       126     199     43      -     -       -          -   -          -      -      -      -       -
보상      2단계   229       79      123     27      -     -       -          -   -          -      -      -      -       -
        3단계   273       94      147     32      -     -       -          -   -          -      -      -      -       -
         계    870        -       -      23     122    56     164        208 173         38     51     32      1       2
조성      1단계   368        -       -      23     122    49    124          50  -          -      -      -      -       -
공사      2단계   229        -       -      -       -      3      19         76  82         15     21     13     -       -
        3단계   273        -       -      -       -      4      21         82  91         23     30     19      1       2

 5) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경없음)
 가) 연차별 자금투자계획
                                                                                                                    (단위:억원)
                                                            연      차 별 계 획
    구    분     계                                                                                                           비고
                       2006    2007    2008   2009   2010       2011 2012 2013 2014           2015   2016   2017    2018
         계    11,564   1,755   5,445    815   454    230        521 1,163 542  269            188    148     12      22
합       1단계   5,905    1,075   3,335    508   381    162        214  230    -   -              -      -      -       -
계       2단계   4,144     680    2,110    307    73     45        167  417   182  61             59     43     -       -
        3단계   1,515      -       -       -     -      23        140  516   360 208            129    105     12      22
         계    7,698    1,483   4,600    669   159     82        158  195   131 108             50     46     6       11
용지      1단계   4,326     918    2,847    414    98     46         3     -    -   -              -      -      -       -
보상      2단계   2,857     565    1,753    255    61     28        95      90       10      -      -      -      -       -
        3단계    515       -       -       -      -      8        60      105      121    108    50     46      6      11
        계     2,043      5      16      22     229    113       269     760      319    116    106    77      3       8
조성      1단계    714       5       16     22     229    93        169     180       -     -      -      -       -       -
공사      2단계    586       -       -       -      -      9         44     256      141    51     49     36      -       -
        3단계    743       -       -       -      -     11         56     324      178    65     57     41      3       8
         계    1,823     267     829     124     66    35        94      208      92     45     32     25      3       3
간       1단계    865      152     472     72      54    23        42      50        -     -      -      -       -       -
접
비       2단계    701      115     357     52      12    8         28      71       31     10     10      7      -       -
        3단계    257       -       -       -      -      4        24       87      61     35     22     18      3       3

나) 재원조달계획(변경없음)

    - 한국토지주택공사 자체자금

                                                                6