yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
②미래차사업을위한가공라인
도입
③미래차사업관련제품기술개
발을통한국내·외시장진출
②국내외전기차수주가원활하지
않아투자시기검토중
③전기차현가장치마운트용알루
미늄Inner Sleeve 개발완료후
시제품제작중
㈜에스제이엠
(김휘중)
①전기자동차모터및전력변환
장치냉각부품제작
②수소연료전지분리판/다공체제작
③전기차냉각부품신규생산으로
매출액확대
④수소차연료전지스택핵심부품
신규생산으로매출액확대
①시제품제작용CNC 벤딩기구입
(‘23.11.) 및고객사와냉각유로일체
형하우징개발중(‘23.1.∼‘23.12.)
②고객사의개발포기로사업지연
③전기차냉각부품개발및샘플제작/
납품중(‘23.3.∼‘23.10.)
④고객사의개발포기및신규고객사
발굴지연으로개발중단
㈜비츠로이엠
(장택수)
①PD/VI 감시진단을위한설비
도입
②진단감시모듈조립및기능
검사를위한라인구축
③일체형IED 핵심기술확보및상
용화기술개발을통한사업화
①외부연구소설비사용예정으로
신규설비도입검토중
②’24년∼’25년라인구축예정으로
미이행
③진단감시모듈일체형IED 및센
서보드H/W·F/W 개발진행중
㈜서광
(박창훈)
①연구시설및제조생산설비투자
②혼합소재연구개발투자및제
품상용화를통한매출비중확
대
①제2공장내생산자동화라인및
압출기도입완료(’23.11.21.)
②콘크리트대체용생분해성식생
블럭공동개발및실물목업1차
테스트완료(’23.11.17.)
동원시스템즈
㈜
(조점근, 서범원)
①2차전지셀파우치제조를위
한생산설비투자
②압출수지개발R&D 활동확대
①EV용리튬이온이차전지용셀파우치
제조양산라인구축완료(’23.12.)
②국가지원사업을통한연구개발비충
원(’21.4.∼’22.12.)으로고내열성/고절연
성압출수지개발중
㈜도일에코텍
(이승태)
①바이오매스기반바이오플라스
틱컴파운드제조를위한투자
②바이오매스기반바이오플라
스틱컴파운드개발·생산하여
신제품매출액비중확대
①건물신축완료(’23.12.) 및생산설
비도입진행중(’23.12.∼’24.2.)
②컴파운드원료개발및인증획득·
특허등록완료
㈜성안
(성동훈)
①대구북구소재토지매각
②생분해PET 의류용원단사업
매출비중확대
①부동산경기침체로인수주체가
없어토지매각미이행
②생분해PET 의류용원단의높은
단가로시장에서선호하지않아
매출비중확대어려움
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
㈜케이피에프
(김형노, 송무현)
①로봇자동화설비도입
②대형제품의
안정적인
체결을
위한표면처리개발투자
③피로시험기도입을위한투자
④공정개선투자
⑤신규연구인력채용
⑥소프트웨어분석을통한연구용
시뮬레이션도입
①로봇자동화설비도입1년차기완료(’21.12.)
②대용량토오크시험기도입1년차기
완료(’22.7.)
③피로시험을요구하는고객사의빈도
가연간1회이하로낮아투자지연
④냉간성형기제작및설치완료(’23.1.)
⑤’23년신규연구인력4명채용완료
⑥소프트웨어분석을통한제품설계
는’24년계획으로미이행
㈜세아메카닉
스
(조창현)
①신규설비도입을통한자산양수
②전기차배터리용일체화하우징
패키지개발을통한개발제품의
매출비중확대추진
①FORD/검사장비/다이캐스팅/가공
설비등도입완료(’23)
②양산을위한전기차배터리용일체
화하우징패키지결함제어소재
기술개발완료(’21.4.∼’23.4.19.)
㈜대한오토텍
(김대형)
①주행거리연장형전기차드라이브
유니트부품제조를위한설비매입
②주행거리연장형전기차전기
구동모터부품개발투자
③주행거리연장형전기차드라이브
유니트부품개발로매출액확대
④주행거리연장형전기차전기구
동모터부품개발로매출액확대
①탭핑머신21대도입및가공라인1
개증설·자동화구축완료(’23.6.)
②신규설비5대도입및가공라인1개
증설·자동화구축완료(’22.12.)
③’23년가공라인4개운영으로매출
액확대중
④’23년가공라인2개증설및자동화
구축으로매출액확대중
㈜청우씨엔티
(오재순)
①IoT 플랫폼모니터링시스템을위한
소프트웨어및하드웨어설비확보
②IoT기반유해가스정화기통합
모니터링플랫폼개발로신규
제품매출창출
③스마트공장효율화추진
④산학연네트워크구축
①품질데이터AI 솔루션소프트웨
어구축완료(’22.11.∼’23.1.)
②모니터링플랫폼구축으로IoT 적
용한제품지속적인매출상증중
③신제품미국(FCC) 인증완료
④탄소배출저감R&D 사업계획서
공동연구로제출
㈜제이비앤아
이
(조병남)
①초소형센서금형및프레스설
비도입
②제품생산을위한검사장비부
품설비도입
③IoT 융합디지털초소형센서
및HUD 기구물제작을위한
생산라인도입
④신제품개발투자, 기술확보·인
증추진및신규고용
①브레이크패드성형프레스자동
화로봇라인구축완료(’23.9.)
②브레이크패드마찰재자동계량
시스템구축후양산중(’23.10.)
③IoT 융합초소형센서및HUD
기구물제작을위한생산라인구
축1년차기완료(’21.11.∼’22.4.)
④특허등록(’22.11.25.)·출원(’23.10.27.) 완
료및신규인원5명고용완료
㈜동보
①가공설비및기어측정기기신
①설비10대도입(’23.6.∼’23.10.) 후
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
(김재경)
규도입으로전수측정을통한
양산품질확보
②유휴설비를가공전용설비로
개조
③전기차감속기기어류양산개
발을통한매출증대
시운전진행중
②전기차감속기인풋샤프트열처리
한내경연마기를가공전용설비로
개조1년차기완료(’22.9.)
③전기차감속기기어류를통한매출
증대중
㈜세현정공
(김태연)
①기어류열처리전가공설비매
입으로기어류공동개발
②기어류열처리전가공설비신
규도입으로양산물량대응
③기보유유휴설비개조
④전기차감속기기어류양산개
발을통한매출증대
①전기차감속기용기어가공설비매
입1년차기완료(’21.7.∼’21.8.)
②전기차감속기용기어가공설비도
입1년차기완료(’21.8.∼’22.9.)
③전기차감속기용기어가공설비개
조1년차기완료(’21.8.∼’22.3.)
④EV감속기생산량이증가함에따
라매출액증대중
디젠스㈜
(이석우)
①수소전기차흡배기차단제어
밸브및배기시스템제조를위
한설비투자
②수소전기차흡배기차단제어밸브및
배기시스템공동연구개발및상용화
③수소전기차흡배기차단제어
밸브및배기시스템제조를위
한투자
①리드탭융창기술을위한장비구
입후융착과정에서의압력및
냉각시간문제점해결중
②메탈표면개질분석장비사용에
관한공동연구진행중
③지속적인연구개발을위한인력
확보및국내외신제품수출을
통한매출/고용증대계획
(유)삼환
(김환욱)
①지배구조변경
②수전해장치관련지식재산권
양수
③건물증축및수전해장치제조
관련신규설비매입투자
④그린수소생산용수전해장치
개발및생산
⑤전력계통공급안정화시스템
개발·구축
①기존투자자와분할진행및외국
인지분매각관련법률검토중
②수전해장치관련공동연구기술개발진
행및지재권등록시점기술이전예정
③신규공장동증축설계완료및
운전자금확보방안검토중
④PV-EC 시스템을이용한고효율이산
화탄소환원시스템공동연구진행중
⑤태양광-태양열하이브리드모듈개
발과제연계하여시스템개발및
한국에너지공과대학과공동연구하
여’24년시제품제작추진예정
㈜세진바이오
(이기만)
①제품개발및생산을위한개발
설비확보
②개선제품개발로매출액증가
및고용창출
①컴파운드용Kneader(’23.7.), Blown 필
름압출성형기도입(’22.12.) 및농업
용필름상표권인수완료(’23.3.)
②매출액증가및상표권(’23.12.)/특
허출원(’23.8.) 완료
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
㈜엘케이엠
(임한용)
①부지매입및신규설비도입
②친환경생분해성필름과개발제품의
매출확대를통한사업혁신추진
①현소재지공장1층개조후제조시설
변경/충남테크노파크공장이전및
생분해필름가공기도입완료(’23.11.)
②코로나로인해시장진입시기를
놓쳐매출발생지연중
㈜현보
(곽태승)
①독일자동차부품업체와합작
법인설립및기술교류확대
②기흥연구소확대및독립법인화추진
③신규사업진입을위한사업권
및법인인수
④신제품개발을통한매출액비중확대
⑤주요생산라인투자
⑥개발기간중핵심지적재산권확보
⑦외부기술료지급
및
기술계약,
핵심부품내재화
①중소기업구매조건부신제품개발완료
(’21.11.∼’23.10.) 및NDA체결(’23.8.)
②기흥연구소신규인력충원(’23년6명)
③인도시장진출을위한현지합작법
인설립검토중(’23.1.∼’23.12.)
④신제품을통한매출비중액확대중
⑤공장건물증축및신규설비투자중
⑥특허출원3건완료(’23.12.)
⑦초음파센서모듈용SoC 핵심부품
수요기업참여(’23.4.∼’25.3.) 및개
발계약연장(’22.11.∼’24.12.)
㈜솔
(이종묵)
①공장신설
②제품연구개발및생산장비도입
③기업부설연구소
확장에
따른
본사이전
④추가포트폴리오제품연구개
발투자
⑤국내및해외인증취득
⑥공장신설CMP인증
①2023년공장임대기간연장(’22.6.10.∼)
②인공지능자동세포계수기개발
을위한장비도입(’23.6.)
③광주시와AI 기업부설연구소설립
협약체결(’23년∼’25년건립추진)
④자동세포계수기
UL&FCC인증
완료및의료기기제조업허가증
취득(’23.6.)
⑤UL(’22.12.) 및FCC(’23.8.) 인증완료
⑥’24년1Q 투자유치이후GMP인
증진행예정
㈜피앤씨솔루
션
(최치원)
①신제품양산및제품테스트를
위한장비확충
②건물증축
③신제품개발을통한매출액비
중변화
①제품불량시검토/분석을위한설
비6건매입(’23.3.∼’23.11.)
②본사외벽및내부인테리어진행
중(’23.3.∼’23.12.)
③기존제품에서업그레이드된버전
의AR Glass 개발완료로양산시작
㈜쓰리아이
(정지욱, 김켄)
①해외법인설립
②PIVO 플랫폼출시
③PIVO AI 고도화
④Beamo B2B 플랫폼사업확대
①해외법인확장지연및통합화전
략으로선회하여설립계획중단
②pivo 앱통합화및승마시장고객들대
상으로강습/교육서비스제공
③승마/애견객체식별을위한딥러닝기반
의AI 모델고도화및트래킹기술개발
④Beamo 적용한계약수주(’23.6.) /MOU
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
수립완료및우수기업연구소육성사업
(ATC+) 수주로일본시장확장
㈜큐에스
(윤영호)
①산업현장교육훈련솔루션개
발을위한연구장비및설비확
보
②신기술개발및제공을통한제
품의매출비중확대추진
①개발을위한서버및설비확보
(’23.1.∼’23.9.) 후교육훈련솔루션
MVP 적용완료
②정부지원과제로신기술개발(’23.5.
∼’23.6.) 및특허등록4건·상표등록
2건·특허출원1건완료
㈜동광사우
(이명열)
①머신러닝기반비전인식시스
템개발을위한인력신규채용
및신규회사설립
②자회사를통한스마트공장구
축업체확대
③개발기술의활용및지속적인
연구진행을위한연구전담인력
채용및신규매출확대추진
①신규채용3명완료및기업부설연
구소를통해새로운사업부진행중
②고객사2곳에AI 비전인식시스템
납품완료
③연구전담인력3명채용완료및고
객사2곳계약후매출확대중
㈜다인리더스
(임무호)
①신제품개발을위한지식재산
권양수
②메타버스플랫폼·콘텐츠개발
및신규서비스모델개발을위
한주요연구투자
①메타버스개발엔진(Unity) 공동투자
협약후메타버스교육용플랫폼/에
디터2종개발완료(’23.4.∼’23.9.)
②메타버스교육용에디터/플랫폼라
이선스납품/콘텐츠개발및우주
교통과제플랫폼구축을위한SW
개발용역진행중
코코넛사일로
㈜
(김승용)
①메타버스H/W 특허보유기업
의특허인수하여콘텐츠서비
스추가개발진행
②S/W 기술력을바탕으로메타
버스연계플랫폼과콘텐츠를
제작하여매출액증대
①특허출원기반으로AR/VR H/W
기기및콘텐츠서비스추가개발
진행중(’23.09∼’23.11)
②메타버스환경에서차량에적재된
화물의상태변화를제공하는콘텐
츠제작중
㈜한라캐스트
(오종두)
①신규부품개발·생산을위한생
산라인공장부지구매, 공장증
축, 신규설비매입
②제품생산기술개발을통한매
출확대
①해외법인신규공장건축완료
(’23.02) 및신규설비도입완료
(’23.06∼’23.10)
②제품개발후고객사수주및양산
으로매출확대완료(’23.04)
준엔지니어링
㈜
(전형진)
①빅데이터기반배관스풀자동
화시스템개발에필요한설비
와연구장비확보
②개발제품을적용한조선배관
생산인프라구축
③개발제품매출비중확대를통
①공장건축일정지연으로’25년2
월이후설비구축예정
②경남항공산업단지에공장구축용
부지확보완료(’23.12.15)
③전문컨설팅기관을통해비즈니
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
한수익모델혁신추진
스모델수립및특허출원1건완
료(’23.11)
㈜아이와즈
(양중식)
①토지구매
②연구/생산공장자금투자및
분양부지내공장설립
③IoT 개발장비및클라우드장
비도입
④기술이전및지재권확보
⑤기AI 솔루션기술융합및제
품화연구개발투자
⑥안전케어융합IoT 장비인증
⑦신제품매출비중확대
①대전인공지능센터공장용지구매
및입주1년차기완료(’22.04)
②상동
③데이터처리및저장장비도입
완료(’23.08)
④특허선행기술조사및출원/등록
3건완료(’23.01∼’23.12)
⑤데이터수집/분석기반기술로
응용및개발공급
⑥안전케어시스템제품화및인증
완료(’23.11)
⑦시제품제작및국가R&D 과제
를통한실증진행중
㈜큐버
(이장희)
①임베디드AI 개발
②계측장비및고성능서버장비구축
③지적재산권확보
④신서비스및소비자발굴
①임베디드AI 기능적용한키오
스크개발1년차기완료
②다중데이터기반의AI 개발용
서버구축1년차기완료(’22.12.)
③특허출원1년차기완료(’22.11.)
④스마트단말기시장진출및관련업
체와파트너쉽구축후매출연결중
㈜더바이오
(정석순)
①연구설비및제조라인구축을
위한설비도입
②신제품개발로인한매출액비중
확대로기업재무건전성개선
①사업화진행단계미성숙으로향
후진행속도에맞춰도입예정
②신제품내부방열판및구조추가
보완후’24년부터매출발생예상
㈜헥사이노힐
(임현태)
①직접생산전환을위한설비투자
②통증치료기기개발·출시투자및
매출액비중확대
①경기위축및투자비증가로외주생산유지중
②연구개발인력부족으로미이행
오대㈜
(김창현)
①수동식
멀티모발
이식장치의
자동화시스템개발및제조를
위한자산양수
②수동식멀티모발이식장치자
동화핵심기술확보및첨단의
료기기사업화연구개발을통
한매출액확대
①주력산업인자동차부품의재료비
상승으로투자금미확보되어’24년
상반기자금마련후장비확보예정
②수동식멀티식모기성능/개발
평가/시제품제작완료후’24년
매출확대예정
대한켐텍㈜
(은상원)
①과천으로회사이전및제품
생산을위한설비양수
①생산품목부재로인해생산설
비양수계획변경
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
②기능성원료소재개발을위한
투자및매출액확대
②건강기능식품개별인정형소재
개발및특허2건등록완료
㈜심텍
(최시돈)
①신규제품생산을위한신규생
산설비투자
②기술및제품개발을위한설
비·연구개발투자를통한매출
액비중확대
①신규생산설비7대도입완료
(’23.8.∼’24.1.)
②DDR5용Memory Module PCB
와DRAM Package substrate을
통한매출액확대중
㈜엠티아이
(박성균)
①MAC-Series 생산설비고도화
및신규생산설비구축
②MAC-Series 글로벌고도화프로
젝트를통한Version-Up 및국내
외고객사확대를통한매출증대
①반도체시장침체로원자재품귀
및가격폭등으로계획보류
②상동
㈜유니온
플레이스
(전종욱)
①철도기기동작안전성확보를
통한보안반도체결합보안장
치개발솔루션설비확보
②신제품개발로매출액비중확대
및고용창출, 지적재산권확보
①보안장치개발용설비도입중
(’22년∼’23년)
②정부R&D 연구과제미지원으로
개발계획’24년으로연기
㈜모두테크
(최병연)
①EMI Shielding 증착공정전용
Metal-Cushion
Tape의
양산
시스템구축
②제품생산을위한인프라구축
③신제품개발및제공을통한
매출비중확대추진
①기존복수라인에서단일라인공
정으로변경진행중
②단일화및일괄생산을위한설
비재설계와구조변경검토중
③신제품핵심기술개발후추가
사양에대해필요성논의및대
만/중국내협력사확보진행중
‘22.3.30
(’22.3∼‘23.3)
㈜아이언박스
(오상택)
①공장신축(’23년계획) 및알루미
나입자활용복합소재제조설
비확보(’23년∼’24년계획)
②이차전지분리막용고내열성난연
성복합소재기술이전및개발
③이차전지분리막용고내열성난연성복
합소재관련핵심기술확보및상용화
기술연구개발을통한매출비중확대
①공장신축및제조설비확보’23년하
반기∼’24년상반기계획으로미이행
②신사업진출R&D과제미공고로미진행
③상동
㈜티에스바이오
(이형승)
①자회사지분매각을통한자금마련
①면역세포치료제생산및제조설
비증설·실험장비고도화
②면역세포치료제공급및제조기
술제조소구축운영
③면역세포치료제
연구개발
비용
투자(∼’26년)
①자회사지분51% 매각완료(’22.4.8.)
②과제를통한동종면역세포치료제
연구및개발진행중(’23년∼’25년)
③라오스에서병원및제조시설구축
진행중
④이화여대목동병원에서주관하는바이
오Core Facility 구축사업공동연구
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
개발기관으로참여중(’23년∼’25년)
㈜티앤코아
(김동현)
①웨어러블기기용배터리게이지
IC 개발위한설비구입(’∼23년)
②신제품개발후중국시장에수
출하여매출액비중확대추진
①’23년하반기배터리시뮬레이터
인수예정
②신제품개발핵심인력의퇴사로
시제품제작일정지연
한국매스타이트㈜
(위성철)
①토지확보및공장증축
②스마트공장구축과신규설비도입
③신제품연구개발투자
④생산성향상을위한스마트공장
구축추진
①금융기관을통한자금확보가어려워지연
②상동
③연구개발부서생성을위해동
종업체현황파악중
④스마트공장
구축을
위해
유사
업체방문및자문협의중
㈜클린글로벌
(서상천)
①토지확보및건물증축
②신규설비도입(약4대추가도
입계획)
③써멀본딩방식을적용한PLA
부직포개발및매출액증대
①금융기관이용의어려움으로자
금이부족하여미이행
②PLA 부직포카드기도입(’23.8.) 후
시제품적용예정(’24.12.)
③PLA 부직포활용하여마스크및
필터용으로생산중이며, 제품별
개발완료후매출증대예정
㈜지큐지원
(정해동)
①기존공장부지유지와신기술
관련양산라인및검사시스템
도입위한부지확보
②기능성필름연구개발및양산
라인투자
③기능성필름양산라인확대및공장
증축에따른매출액확대(’23.12)
④고효율EMI 차폐박막필름시
장진입을통한매출액증대
①기존공장옆부지신기술관련
양산라인및검사시스템도입적
합성검토중
②’23년12월까지나노기능성필름
생산공급추진
③기능성필름양산라인확대를위
한신규고용추진중
④’24년12월까지부지확보후’25년12월
까지생산하여필름시장진입계획
㈜한국형냉난방시
스템
(이종문)
①관리시스템생산을위한자동화
설비도입(’22년∼’26년)
②냉난방에너지부문IoT기반
스마트에너지제어및관리시
스템고도화·통합화
①관리시스템도입을위한용량별
(마력) 기본자료검토및수집중
②투자지연으로자동화설비도입
을위한자료수집중
한국에스케이에프
씰㈜
(허용수)
①수소연료전지
분리판
가스켓
핵심기술확보를위한생산공
정도입(’22년∼’26년계획)
②수소연료전지분리판가스켓연구
개발투자를통한매출비중확대
①사출기도입완료및드론용수
소연료전지분리판개발중
②완성차업체의수소연료전지개발중단
으로분리판가스켓개발착수어려움
한국후꼬꾸㈜
(권익준)
①수소차연료전지분리판용가스켓
개발을위한설비도입(∼’26년계획)
②수소차연료전지분리판용가
①완성차업체의수소연료전지개발
중단으로계획보류
②상동
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
스켓연구개발
㈜신도
(서호권)
①가공·세척·열처리등신규설비도입
②전기차용경량에어서스펜션
유체가이드및보호부품양산
을통한신제품매출비중확대
①가공신규설비12대도입완료(’22.2.
∼’22.3.)
②전기차세단에어서스펜션적용
하여시제품개발진행중
㈜세림티앤디
(김창동)
①수소연료공급장치용고압레귤
레이터생산을위한설비도입
②수소연료공급장치용고압레
귤레이터부품연구개발및매
출액확대
①너클
프레스
설비
도입
완료
(’22.8.) 후1차시제품적용
②레귤레이터핵심부품의냉간단
조기술확보및’25년신규매출
발생예상
㈜오성테크
(김중일)
①공장증축및아연플레이크개
발에필요한신규설비도입
②아연플레이크제품의양산을
통한신제품매출비중확대
③아연플레이크제조방식효율
화추진
①공장증축완료(’22.8.) 및신규설
비도입완료(’22.5.)
①신제품
판매루트
발굴을
위해
고객사유치중
②아연플레이크제조방식효율
화를위해공정별제조시간단
축테스트중
㈜테스크
(이석길)
①수소제품생산을위해별도의생
산라인신규구축
②신규설비투자
③수소연료전지시스템고압수소배
관제품개발을통한매출액확대
(’22년∼’26년계획)
①건축비상승에따른자금운용애로사
항으로신규생산라인구축미이행
(’24년∼’25년재검토예정)
②신규설비6대도입후제품생산및
공급중(’23년상반기)
③고압수소배관제품개발후시제품
수요발생중
유성기업㈜
(류현석)
①저속선박추진엔진용피스톤링
개발및양산을위한생산라인
구축(∼‘26년)
②선박발전기엔진용피스톤링
제조기술활용하여매출액비
중확대(∼’25년계획)
①신규설비3대도입완료(’23.4.) 후
설치및시운전진행중
②선박발전기엔진용피스톤링제조기
술활용한1차시제품제출완료
(’22.7.) 및2차시제품제출예정(’23.6.)
㈜솔테크
(조장원)
①회사이전및공장증축
②신제품(Home compost 수지) 생산
설비구비
③친환경생분해수지제품의연구개
발투자를통해제품상용화및매
출비중확대추진
①자금조달어려움으로회사이전
및공장증축보류후기존공장
에신규라인1기증설
②신제품생산설비
추가도입
③연간3천톤규모신규라인증설
투자및생분해수지제품상용
화가능진행중
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
대성금속㈜
(노윤구)
①구리-그래핀나노복합잉크를활용
한제품을생산하기위한스마트공장
자동화설비도입및생산설비증축
②구리-그래핀나노복합잉크개발
을위한연구개발투자
①Powder 생산설비도입후반응
테스트진행중(’22.12.)
②구리-그래핀나노복합잉크개발을
위한설비도입및개조·개선진행중
㈜성창사
(박장용)
①귀금속저감전극을활용한제품생
산을위한설비투자(∼’25년계획)
②귀금속저감양극기술을활용한
전극개발및상용화를위한연구
개발투자(’22년∼’26년계획)
①고객사와의아이템선정이’24년2월
예정으로늦어져설비도입지연중
②귀금속저감양극기술을활용
한전극기반소형가전용살균
모듈시제품연구개발진행중
굿바이카㈜
(남준희)
①전기차통합자원순환센터시범운
영및시스템연구개발위한사업
장매입과개보수(∼’23년계획)
②다기종대응신속진단및정밀진
단설비개발투자(∼’23년계획)
③전기차통합자원순환센터수도
권남부본점구축및자동시스
템도입(∼’24년계획)
④전기차배터리새활용제품개
발및파쇄공정시스템연구개
발을통한매출액확대
①시범운영용사업장확보완료(’22년)
및기계장치일부매입완료
②신속검사장비및정밀검사시스템
시제품개발참여중(’22.7.∼’24.6.)
③’24년진행계획으로미이행
④새활용제품개발을위한협업체구
성·컨셉·기획·기술자료취합및파
쇄공정시스템기술개발진행중,
관련특허1건등록완료(’22.9.20.)
금강산전㈜
(김미희)
①수중굴삭로봇을활용한해저케이
블매설및유지보수설비도입
②해상풍력용항로표지판개발/제
작/설치/위탁관리사업설비도입
③수중굴삭로봇을활용한해저케이
블매설및유지보수공사의혁신
④해상풍력용항로표지판개발/제
작/설치/위탁관리사업의혁신
①’25년진행예정으로현재업체
수배및수중공사업취득중
②수중공사업진행후항로표지판
개발예정
③수중공사업
진행
중
협력사의
경영악화로지연
④상동
‘22.6.29
(’22.6∼‘23.6)
㈜글로제닉
(박규현)
①공장신·증축및신규설비도입
(’22년∼’26년계획)
②신제품(재생플라스틱원료를활
용한친환경에어캡) 개발을통
한매출비중확대(’27년이후전
체매출의48% 목표)
①자본금부족으로공장신축지연중이며, 자
기자본으로창고증축및신규설비(6대) 도입
②리싸이클링에어캡매출발생중
(’22년4% 발생, ’23년9% 예상)
㈜아이비스
(남기모)
①신산업추진을위한신규사옥매입
②모빌리티그리드신사업을통
한매출비중확대(’27.6월까지
50% 이상계획)
①신사옥매입진행중(’23.6.∼’23.9.)
②모빌리티그리드신사업2건진행
(’22년) 및신규계약1건예정
(’23.7.)으로매출확대중
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
엘티정밀㈜
(김진국)
①신규생산설비도입(’22년∼’27년
진행예정)
②신제품(케이스일체형배터리냉
각장치) 개발을통한매출비중
확대
①신규생산설비3건도입(’22.6.∼’23.6.) 및
물류컨베이어2건도입완료(’22.4.)
②신제품기술이전투자및시제품제
작·구입·금형설계중이며, 매출은
’24년도부터발생예정
㈜에이테크
오토모티브
(강석우)
①공장증축및신규설비도입
(’22년∼’26년진행예정)
②신제품(전기차용800V 인버터
쿨링하우징어셈블리) 개발을
통한매출비중확대
①경영진결정지연으로공장증측’24년
예정이며, 신규설비도입중(’22.6.∼’23.6.)
②월별신제품매출비중확대(’22.6.
∼’23.6.) 및추가모델수주로’24
년이후증가예상
㈜진양코퍼레
이션
(한상현)
①신규설비도입(’22년∼’25년진
행예정)
②신제품(프리몰드통합형고효
율분배기기술을적용한전기
차용고전압정션박스) 개발을
통한매출비중확대
①비젼검사설비1대·사출기2대및조
립라인구축진행중(’23.4.∼’23.5.)
②신제품개발로매출비중확대중
(’23.2.∼’23.6.)
신한정공㈜
(김규신)
①신규설비도입(’22년∼’27년진행예정)
②신제품(수소전기차솔레노이드밸
브) 개발을통한매출비중확대
①2024년부터신규설비도입진행예정
②시제품제작및연구개발·인원충원
등투자진행중
㈜삼송
(송호정)
①공장신축및신규설비도입
②신제품(전기차배터리팩쿨링
블록브레이징고도화제품)
개발을통한매출비중확대
①공장신축(’23.5.) 및신규설비라인
2개도입완료(’23.4.∼’23.9.)
②신제품개발을위한MV사양양
산및연구설비투자완료
㈜금창
(송재열)
①공장신축및토지매입과신규
설비(전기차&PBV&UAM
배
터리모듈케이스) 도입
②신제품(전기차용배터리절연
성능모듈케이스고도화및
UAM용배터리케이스) 개발
을통한매출비중확대
①공장신축예정(’26.6.)이며, 전기차
배터리모듈케이스양산및매출
발생중(’23.1.∼’23.6.)
②초고장력강소재적용한전기차
용배터리모듈케이스기술개발
완료및매출발생중
명진정공㈜
(홍동욱)
①공장증축및신규설비도입
(’23년∼’27년계획)
②신제품(에어포일베어링, 고속모
터영구자석및압축기형임펠라
로터) 개발을통한매출비중확대
①공장증축완료(’22.8.) 후신규설
비’24년도입예정
②신제품개발연기로매출발생
지연
㈜비어프랜드
(한진석)
①공장신축및신규설비도입
(’22년∼’26년계획)
②신제품(펠티어기반테이블) 개
발을통한매출비중확대(’25
①자금미확보(참여가능한지원사업없음)
로공장신축및신규설비도입미이행
②참여할지원사업이없어신제품
개발지연, 고객사납품으로매출
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
년까지전체매출의83% 목표)
액증가중
㈜엘프시스템
(정병수)
①신규설비도입(’22년∼’27년진
행예정)
②신제품(수소연료전지
금속분
리판및셀) 개발을통한매출
비중확대
①레이저및3D 금속분리판신규설
비10건도입중(’22.7.∼’23.9.)
②수소연료전지
금속분리판
제조
기술개발로인한국내매출진행
중(’22.6.∼’23.6.)
세미원㈜
(임현우)
①공장신·증축및신규설비도
입(’22년∼’27년계획)
②국산원자재로재료비절감하여에폭시
기반포토레지스트매출비중확대(’27
년이후시장점유율90%이상목표)
①자금부족으로공장신·증축및
신규설비도입미이행
②대학교위주의에폭시기반포토
레지스트영업진행중(’23.5.∼)
㈜이씨스
(김용범)
①공장신축및신규설비도입(’22년
∼’27년계획)
②자율주행차스마트안테나용통신
융합모듈양산개발을통한신사
업매출확대
①공장확장및증축을진행하여
기본제품양산에활용중
②스마트안테나용통신융합모듈3
가지기술확보로특허출원·특허
등록·CT출원등의성과물발생
동남정밀㈜
(송광수)
①공장신축및신규설비도입
(’22년∼’27년진행예정)
②신제품(HEV/EV용일체형모
터하우징) 개발을통한신사업
매출비중확대(’27년까지매출
액41% 목표)
①공장레이아웃및설비사양검토
중
②HEV/EV용모터하우징개발및
양산납품진행으로매출증가중
원진금속㈜
(이시연)
①공장신축및신규설비도입(’23년
∼’24년진행예정)
②신제품(무연구리합금) 개발을통
한매출비중확대
①공장매도자측에서매매의사가
없어신축지연및건설경기위
축으로신규설비도입지연
②신제품소재성분조정으로인
한개발지연
㈜펨토바이오
메드
(이상현, 최주현)
①신규설비도입(’23년∼’25년진행
예정)
②신제품(세포내유전물질주입제
조기술을활용한바이오의약품
제조장비(CellShot) 상품화) 개발
을통한매출비중확대
①’23년하반기투자유치(유상증
자) 후신규설비도입진행예정
②연구개발인증(’23.4.) 및물품공
급계약체결(’23.6.) 완료
㈜티오더
(권성택)
①R&D 센터구축(’25년∼’27년진행
예정)
①신사업(데이터플랫폼) 개발을통
한매출비중확대
①본사이전으로R&D 센터부지선
정연기
①데이터플랫폼활용하여매출비중
확대중(판매량13.2% 증가)
㈜거노코퍼레
이션
(김건호)
①공장신축및신규설비도입
①공장
신축
및
신규설비
도입
2025년계획으로미이행
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
②신제품(IoT Smart LED 디지털
메시징시스템(SHOU)) 개발을
통한매출비중확대(’27년이후
매출액85% 목표)
②신제품SHOU 개발및케이블
TV를통한홍보와판매진행중
‘20.6.24
(’226∼‘23.6)
㈜신광테크
(박경석)
①신규설비도입(가공기및AI서버/
펌프생산라인/자동화설비, ’23년
∼’27년계획)
②신제품
개발(고효율·고내구성·저
소음·저가의전동식워터펌프)을
통한매출비중확대
①설비투자및재고확보비용증가
로현금흐름경직되어투자계회
지연
②기존사업의재편및투자계획조
정으로신제품사업지연
대지오토모티브㈜
(김혜삼)
①공장신축및신규설비도입(전
기자동차배터리냉각시스템
등, ’22년∼’27년계획)
②배터리냉각시스템제품개발
을통한신사업매출확대(’27
년까지매출액비중50% 목표)
①전기자동차배터리냉각시스템
시장상황악화로자금미확보되
어미이행
②배터리냉각시스템시장상황
악화로자금미확보되어개발
미완료
㈜다성
(문승)
①공장증축및신규설비도입(’23
년까지공증증축완료계획)
②신제품(전기자동차배터리고정용절연
브라켓) 개발을통한매출비중확대
①고객사의프로그램개발및양산
일정지연으로계획연기
②상동
㈜금성필름
(김용동)
①신규설비도입(’23년∼’27년계
획)
②농업용
생분해성
멀칭필름
(PBAT) 개발을통한매출비
중확대(’27년까지매출액비중
33.5% 목표)
①국내
생산
플라스틱
바이오
(PBAT) 제품양산화이행지연
및친환경농자재지원과소비시
장불투명으로미이행
②일차생분해필름개발완료후
시장의방향및성장가능성점
검을위해테스트와분석중
㈜리앤비
(이헌국)
①공장신축및설비도입(’22년
∼’25년계획)
②플라스틱저감사용가정간편식
식품용기개발을통한매출확대
①부지및공장매입을위해물색중이
며, 공장매입후신규설비도입예정
②플라스틱저감사용가정간편식
식품용기개발지연으로미이행
㈜라임
(노종호)
①기업합병(’22년계획)
②설비도입및스마트공장구축
(’22년∼’23년계획)
③쿨링플레이트개발제품을통한
매출비중확대
①기존고객사거래관계및상호변
경미확정으로지연
②자동화설비제작중이며, 스마트공장
AS지원사업진행중(’22.12∼’23.06)
③신규고객사2곳수주로신제품매출
확대중
㈜대정밸브
(장세철, 장태현)
①수소충전소용초고압밸브성능평
가시험장비및전용가공장비구
①수소충전소의
운전조건
변화가
예상되어신규설비사양선정미
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
축, 고압가스시험설비및전용
가공기도입(’23년∼’24년계획)
①수소충전소용수소밸브류개발을
통한신사업매출확대
확정으로지연
②수소충전소용수소밸브류신제품
개발후매출확대중(4.2% 달성)
㈜바스칸바이오제
약
(이법표)
①공장
증축(’24년∼’25년
계획)
및기초모델링크로마키촬영
장비도입(’23년∼’24년계획)
②소프트웨어
의료기기(불안장애
디지털치료제) 제품개발을통
한매출비중확대(∼’27년계획)
①2024년에공장증축후신규설비
도입예정으로미이행
②원천기술연구
초기단계로
개발
중이며, ’25년부터디지털치료제
관련매출발생예상
도림공업㈜
(이상도)
①프레스장비·CNC Leveler·이송
장치및로봇2대등신규설비
도입
②상용전기차배터리및산업용
ESS 장치의냉각플레이트개
발을통한매출확대
①사업재편계획상’24년신규설비
도입예정
②배터리냉각플레이트시제품납
품발주중
㈜유피티
(이동화)
①공장증축및설비도입(’22년∼’24
년계획)
②전기자동차구동모터소음저감을
위한모터커버를통한매출비중확
대(전체매출목표의59.5% 증대)
①부지미확보로공장증축및설비
도입미이행
②전기자동차구동모터소음저감모터
커버를통한신규매출확대중(’22년
17.88% 달성, ’23년22.91% 달성)
한국단조㈜
(강 돈)
①토지·공장매입및신규설비도입
(’22년∼’25년계획)
②고압컨트롤밸브부품용고압
플랜지개발을통한매출확대
(전체매출의66.7% 목표)
①토지및공장매입무산으로미이
행,
신규설비
3가지
매입
완료
(’22.12.∼’23.8.)
②고압컨트롤밸브부품용고압플랜지
개발을위한단조라인구축완료하였
으며, 기술개발진행중(’23.4.∼’24.12.)
㈜제이앤씨머트
리얼즈
(남동진)
①공장신·증축및신규설비도입(’25년
까지계획)
②전기차용방열접착제및이차전지용
그래핀/실리콘복합음금재제품을통
한매출비중확대
①충북제천제3산업단지구입, 건축물공
사완료(’23.8.23.) 및추가설비도입진행
②신제품라인설치후생산시작(’24년부터
매출화) 및특허등록2건완료(’23.1.∼’23.7.)
㈜에르코스
(김슬기)
①대체육원료TVP자체생산을위한
압출성형설비및Charcoal 설비도입
②식물성대체육제품개발을통한
매출비중확대
①신규설비20가지도입완료(’22.11.∼’23.9.)
②브랜드런칭으로신사업매출확보중
(’23.3.)
㈜지비유데이터
링크스
(김성엽)
①AI, 클라우드, 플랫폼, 데이터분
석등개발관련신규설비도입
②AI 응용서비스신시장개척을
통한매출비중확대(전체매출
①자금미확보로개발자채용지연되어
개발및신규설비도입미이행
②AI플랫폼모바일, 태블릿, 데스크탑호
환및모델학습/관리, 앱등록/관리개
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
의45.4% 목표)
발중이며, ’24년부터매출발생예상
㈜케이에이알
(최성재)
①공장신축및신규설비도입(’23
년계획)
②안전제어시스템제품개발을
통한매출비중확대(전체매출
의60% 달성목표)
①공장신축완료(’23.05) 및신규설
비32종도입완료
②초기내연가관용화물차안전제어
기를개발하여특장차에적용후
모니터링진행및특허등록완료
’22.12.28
(’22.12∼’23.12)
㈜용산
(정재모)
①크래쉬패드및시트커버제작
을위한신규설비도입
②미래차용스마트제어기술접
목내장부품으로매출증대
①현재부품개발단계로3년차부
터신규설비도입예정
②현재부품개발단계로4년차부
터매출발생예정
농업회사법인
㈜천마
(최도연)
①올인원체계를구축하기위한신
규설비도입
②제주조랑말의해면골기반이종골
이식재개발제품으로매출증대
①현재품목및업태허가진행중
으로신규설비도입미이행
②현재품목및업태허가진행중
으로매출증대단계미도래
진영전선㈜
(홍성규)
①공장신축및제조설비도입
②DC용케이블및기기를통한매출
증대
①공장신축(’23.11.) 및설비4대도입완료
②완속충전케이블인증및급속충전
케이블개발미진으로지연
㈜시즐
(이지현)
①시스템초기구축을위한AI기반불량
검출기술및컨베이어제어기술양수
②시스템개발을통한매출비중
확대
①정부과제미지원으로개발지연
되어기술양수미이행
②정부과제미지원으로개발지연
되어매출비중확대미이행
우주피엔씨㈜
(김진탁)
①테스트베드신규설비도입
②수소·전기차충전소POS 시스템
을통한매출증대
①연구소미설립으로신규설비도입지연
②신제품개발및제품화진행단계로
매출미발생
㈜오토인
(나용선)
①모니터링시스템구축을위한신
규설비도입
②IoT 기반스마트창고관리시스
템을통한매출증대
①기술개발단계로신규설비도입단
계미도래
②기술개발단계로매출미발생
㈜칼선
(안용진)
①신규설비도입
②실리콘셀이적용된모듈제품으로
매출증대
①테스터기/컷팅머신/자동프레임조립기
등신규설비도입완료(’23.01∼’23.12)
②전체매출의3.5% 비중달성
㈜스마트바이오탑
(설경천)
①공장신축및신규설비도입
②하수슬러지연료화재활용을
통한매출증대
①공장신축및신규설비도입협의중
②하수슬러지연료화장비개발및
100kg 처리용량의시제품제작중
㈜글로애져
(장병언)
①초음파
무선부식측정장비
제
조를위한신규설비도입
②플랜트
설비
무선부식측정장
비판매로매출증대
①기술개발역량강화중으로신규
설비도입지연
②EMAT 센서기술개발및용역
계약체결(’23.11.∼’24.6.)
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
㈜에스코프로
(권석준)
①조립및생산테스트설비도입
②스마트적산열량계개발로매
출증대
①외주소량제작및적산열량계형식인증
중이며, ’24년부터신규설비도입예정
②스마트적산열량계형식인증진행중
이며, ’24년10월이후매출발생예정
㈜리트젠
(성오홍, 김성근)
①공장신축및신규설비도입
②고도산화공정수처리장비개
발로매출증대
①기존설비를통한UV 램프샘플
제작및연구중
②시제품개발및특허출원1건
완료
㈜라브
(최정우)
①신규설비및스마트물류공장도입
②구강제품으로매출증대
①스마트물류공장외부리모델링(’23.12.)
및칫솔금형착수완료(’23.12.)
②신제품개발초기단계로매출미발생
㈜엠마헬스케어
(손량희)
①공장신축및신규설비도입
②인공지능IoT 기반스마트기
기개발제품으로매출증대
①자금미확보및부지검토중으로지연
②미국고객사와개발진행중이며, 특
허틍록1건및출원3건완료
㈜제이디
(박중건)
①공장신축및신규설비도입
②자율주행수상드론개발로매
출증대
①제조공장
구축
부지
계약
완료
(’23.12.15.), ’신규설비도입예정(24.6.∼)
②신단조성이지연되어자율주행수상
드론개발은’24.6월이후진행예정
㈜아이지아이에스
(이호동)
①토지매입/건물신축및신규설비
도입
②지능형드론임무수행통합플
랫폼구축으로매출증대
①기술개발을
위한
신규설비
도입
(’23.1.) 후’24년토지매입및’25년
건물신축진행예정
②드론운영기술자동화기반및
관제시스템·물류배송등으로관
련매출액증진
㈜시솔지주
(이우규)
①기존제조관련자료양도및
신규설비도입
②FIDO-Ⅱ기반의SSO플랫폼
개발제품으로매출증대
①고객사2곳과모듈생산및인력관
련논의중
②ICS(고객사)를통한신제품개발중
㈜신라공업
(최병선)
①조립/시험/검사설비등신규설
비도입
②동력전달계용
고효율화
액추
에이터개발로매출증대
①xEV용쉬프트액추에이터1세대
도입
후
양산공정개발
진행
중
(’22.12.∼’23.12.)
②xEV용동적제어및쉬프트액추
에이터관련매출3.7% 달성
대한메탈㈜
(정의은)
①철강재외경량소재를위한신
규설비도입
②알루미늄스티어링및배터리
체결볼트/너트제품개발로매
출증대
①배터리체결부품가공라인구축
을위한장비도입완료(’23.11.)
②알루미늄스티어링부품기술개발
후생산안정화진행및비질조강
배터리체결볼트/너트시제품개
발후고객사와모듈평가진행중
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
㈜무지개연구소
(김용덕)
①기존설비변경및사출성형기/어
셈블리/트랜스등신규설비도입
②무인이동체용전기모터개발로
매출증대
①전기모터와전기모터탑재한무인
이동체개발을위한연구소마련
및조립라인구축(’23.1.∼’23.10.)
②’27년매출발생목표로현재연구
및생산을위한인프라조성중
㈜네모엘텍
(김덕수)
①클린룸(반도체공정기준) 조성
을위한신규설비도입
②나노형광체소재산업분야의
개발제품으로매출증대
①컨설팅을통한사업전략도축및실
행전략구축에우선중
②나노형광체소재가적용된부품개
발완료후기술의우수성홍보및
제품매출확대중
㈜에코매스
(한승길)
①바이오의약품(Bio
원부자재)에
필요한신규설비도입
②탄소저감형일회용bag 개발제
품으로매출증대
①열융착시스템및실링기/커팅기
도입완료(’23.2.∼’’23.3.)
②샘플백/저장백/라이너백/3D
저장백
개발하여고객사의최종결론대기중
㈜씨앤비전자
(김철희)
①클린룸신축및신규설비도입
②PCB 전기검사용장치(지그) 제조/
판매(공급)로매출증대
①고객사심사지연으로클린룸신
축공사보류중, 신규설비도입
1대완료(’23.10.)
②PCB 검사장치개발중으로매
출발생단계미도래
㈜이솔산업
(오흥기)
①공장신축및신규설비도입
②폐PLA 활용한재생품개발로
생산/판매하여매출증대
①경기위축및자본금부족으로
투자시기조정
②PLA 재질인쇄용평판시트개발후일
본수출계약완료(’23.1월출하시작)
㈜푸름인더스트리
(최광남)
①R&D센터구축및서버설비
도입
②설비보전시장진출을통한매
출비중확대
①대출이자상승으로투자금부족
하여시기조정중
②설비보전시장진출을위한제품개
발중으로’24년이후매출발생예정
㈜영가에듀
(황종찬)
①교육플랫폼개발/운영및유지
보수전문회사분할
②법인분할에따른신규설비도입
③가상교육공간플랫폼으로매출
증대
①양수자가없어적자지점7곳폐
업진행
②플랫폼미개발로분할진행불가
③맞춤형디지털콘텐츠추천서비스와
자기주도학습관리플랫폼연구개발중
㈜에이스이앤
티
(김대환)
①공장신축및설계/조립/검사용
신규설비도입
②부유체통합플랫폼구축기술
개발제품으로매출증대
①공장신축(’23.8.∼’23.12.) 및형강
가공스마트로봇자동화설비도
입진행중
②실증을위한테스트공장설립및제
작진행단계로매출발생미도래
대동도어㈜
(송학성)
①공장신축및도어관련시험/조
립/검사설비도입
①신축공장취득(’23.5.) 및신규설비
9대도입완료(’23.4.)
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
②PBV 도어모듈제품으로매출
증대
②신제품개발후’25년매출발생
예상
동일기계공업
㈜
(박장식)
①냉매제어밸브제조를위한신
규설비도입
②냉매제어밸브
제조/판매(공급)
로매출증대
①’24년냉매제어밸브양산수주후
신규설비도입예정
②’23년특허출원3건/등록2건/디
자인1건완료및’24년까지개발
후양산수주목표로추진중
㈜카펙발레오
(신순철, 에릭발리베)
①공장라인신축및신규설비도
입
②배터리시스템어셈블리로매
출증대
①공장신축및신규설비도입하여배
터리어셈블리양산체계구축중
②양산시점변경으로’24.3월부터
매출발생예정
㈜성우하이텍
(이문용)
①EV 차량공장신축/증축및신
규설비도입
②배터리팩케이스(BCA) 및팩
(BSA)으로매출증대
①고객사수주가확정되면신규설
비도입예정
②EV차종배터리팩T-CAR 프로
젝트매출발생중
㈜제이디오토모
티브
(박윤수)
①공장신축및신규설비도입
②전기차경량소재브레이크및
부품으로매출증대
①공장개조공사및켈리퍼조립라
인설비도입완료(’22.12.)
②전기차용모노블록브레이크개발
라인설치후양산예정(’24.6.)
㈜동보테크
(이은성)
①공장신축및신규설비도입
②광폭형직렬식배터리쿨링플레
이트개발제품을통한매출증대
①광폭형직렬식배터리쿨링플레
이트를위한공장신축및신규설
비도입완료(’23)
②PILOT 제품공급(’23.12.∼’24.5.) 및
’24.6월이후양산공급예정
㈜지에스테크
(박성도)
①고압다이캐스팅장비및주변
장치등신규설비도입
②전기차구동시스템샤프트개
발제품을통한매출증대
①전기차시장침체와소비자수요
둔화로인해투자시기연기
②상동
동아하이테크
㈜
(이우용, 조봉학)
①자동화생산라인관련신규설
비도입
②밸브액추에이터개발제품을
통한매출증대
①기술개발단계로신규설비도입
단계미도래
②특허조사및모터설계/구조해
석을통한초기시제품제작중
㈜영진
(서승구)
①공장신축및신규설비도입
②BMA(배터리셀어셈블리)모듈
엠보배터리케이스개발제품
을통한매출증대
①영천시청과신규공장투자와관련한
MOU 체결예정(’24.2.) 및라인도입을
위한설비사양최적화/개발진행중
②EV 전용2세대용BMA 조립접합
기술개발과자동화추진계획/설계
진행및신규차종을통한모듈배
터리케이스매출증대
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
광우알엔에이
㈜
(조병진)
①공장신축/매입및신규설비도
입
②전기차배터리케이스보강대
제조/판매로매출증대
①공장임대(’23.9.∼’26.8.) 및3차원측
정기도입완료
②R&D사업미수주로자체기술개발
중이며, 매출발생미도래
대영전기㈜
(백서재)
①공장신축및신규설비도입
②구동모터용코어제품을통한
매출증대
①공장신축(’23.3.) 및신규설비9대
도입완료(’23)
②생산라인공사일정연기로신제품
개발지연
㈜에이아이티
(이용호)
①공장신축및신규설비도입
②지능형인테리어램프제조/공
급(판매)로매출증대
①공장증축설계(’23.7.∼’23.10.) 및신규설
비10건도입완료(’23.1.∼’23.9.)
②신제품Face Plate 금형개발투자
중
아센텍㈜
(정진태)
①건물증축및신규설비도입
②신사업SBW 양산라인확대로
매출증대
①신규설비도입완료(’23.1.∼’23.11.) 후
건물증축’25년진행예정
②선행개발proto 사출금형및샘플원
재료/시험장비구매후연구개발중
㈜플랜텍
(㈜포스코플랜
텍)
(김복태)
①수소PRG 시스템조립/제작/테
스트를위한부지및설비도입
②패키지형수소모빌리티충전시
스템개발로매출증대
①여유부지활용으로추가매입미
이행, 가공/밴딩/컷팅장비등설비
도입완료
②특허2건/국제상표권1건출원및고
객사와용역계약완료
㈜알파브라더
스
(채중규)
①빅데이터플랫폼및센터에필
요한신규설비도입
②데이터가공및판매로매출증대
①오송센터구축후인테리어완료
(’23.7.)
②시장성검증데이터가공및판매
로’23년매출비중71.3% 달성
㈜세종씨이엠
(임인택)
①공장신축및신규설비도입
②나노복합광촉매공기살균/정화
기개발제품으로매출증대
①공장신축부지개발계획차질
로지연
②나노복합광촉매를이용한스탠드
형/천장형공기청정기개발완료
비즈㈜
(박윤원)
①연구시설구축
②SMR 표준설계및표준설계인가
획득지원서비스로매출증대
①기술이전(’23.9.)
하였으나
장소
선정어려움및인프라구축과재
정적인문제로이행지연
②혁신형SMR 설계특성에따른인
허가
대응전략수립(iSMR)
및
KUIMER 사업화와인허가계획중
삼영기계㈜
(한금태)
①3D프린터의추가제작등을위
한신규설비도입
②초대형바인더분사방식3D프
린터로매출증대
①3D프린터추가제작을위한조립용핵
심부품매입진행중
②1년간신제품매출17% 성장중
승인일자
(보고대상기간)
기업명
(대표자)
사업재편계획(안)
주요이행사항
㈜그린케미칼
(이규득)
①공장신축및신규설비도입
②재활용률확대와기능성을첨
가한
제품개발로매출증대
①신규설비도입(’23.9.) 후시제품
적용예정(’24.1.)
②PHA 원료첨가된신규시트개
발및고객사를통해식품용기
시트매출발생중
㈜성수바이오텍
(안성수)
①공장증축및기능성화장품개
발을위한신규설비도입
②기능성화장품생산라인확대
로신규매출증대
①고객사와계약불발로공장증축
및신규설비도입미이행
②인삼/홍삼을활용한M4A 물질
연구개발부진으로지연
홍성정공㈜
(이형욱)
①공장증설및신규설비도입
②밸브액추에이터개발을통한
매출증대
①건설경기수요둔화로장비및
시장축소되어계획지연
②시제품제작및성능시험수행
중, ’24년부터매출발생예정
<사업재편계획 최종평가>
기업명 : ㈜근우(舊근우이엔비㈜)
대표자 : 김재진
사업재편 기간 : 2019년 4월 ∼ 2022년 3월
평가항목
평가
평가항목
평가
구조변경
토지매입 및 공장 증축 
완료(’20.11.), 수배전반 가공공장 
임대와 설비설치 완료 후 시운전 
진행, 수배전반 부스바 설비 추가 
구매 및 시설 구축 완료
사업혁신
수배전반 관련 제작 및 
납품 완료(특허등록 
5건, 상표등록 2건)
신규고용
이행완료
투자및자금조달
일부이행
생산성향상
목표달성
재무건전성향상
미달성
유형별기여도
과잉공급완화기여
※ 이해관계자 의견 : 의견 없음
기업명 : ㈜일성하이스코
대표자 : 장재혁, 김정호
사업재편 기간 : 2019년 4월 ∼ 2022년 3월
평가항목
평가
평가항목
평가
구조변경
Turning Roller 및 용접기 매각 
완료(’20.9.), 산세작업장 
매입(’20.9.) 후 보수공사 진행중
사업혁신
모듈 사업부문 ’18년 
41% →  ’22.3월 69% 
확대
신규고용
일부이행
투자및자금조달
일부이행
생산성향상
미달성
재무건전성향상
목표달성
유형별기여도
과잉공급완화기여
※ 이해관계자 의견 : 의견 없음
기업명 : 지엠에스아이㈜
대표자 : 이상일
사업재편 기간 : 2019년 4월 ∼ 2022년 3월
평가항목
평가
평가항목
평가
구조변경
경기 침체로 포터블 보링 설비 
매각처 확보 난항, 신규사업 
관련 설비(부하 시험기 등) 
매입 완료
사업혁신
HSWG UNIT 생산 능력 
확대 및 자동차 생산라인 
전용 모듈 개발중
신규고용
일부이행
투자및자금조달
일부이행
생산성향상
미달성
재무건전성향상
미달성
유형별기여도
과잉공급완화기여
※ 이해관계자 의견 : 의견 없음
기업명 : ㈜한국기능공사
대표자 : 김성국, 김성만
사업재편 기간 : 2019년 7월 ∼ 2022년 6월
평가항목
평가
평가항목
평가
구조변경
제1공장 캠코지원프로그램 계약 
완료 및 제2공장 매각 완료, 
신규공장 건설 및 이전 완료, 
신사업 관련 설비 매입 진행 중
사업혁신
신산업 부문 기술개발 및 
부품제조로 매출 증대, 
스마트공장 고도화 및 지능형 
뿌리공정 시스템 구축
신규고용
이행완료
투자및자금조달
일부이행
생산성향상
미달성
재무건전성향상
미달성
유형별기여도
과잉공급완화기여
※ 이해관계자 의견 : 의견 없음
기업명 : ㈜해민중공업
대표자 : 오형석
사업재편 기간 : 2019년 7월 ∼ 2022년 6월
평가항목
평가
평가항목
평가
구조변경
선박블록제조 및 강선수리용 
설비 매각 완료(’19.5.), 
알루미늄 해양 구조물 제조 
관련 설비 매입 완료
사업혁신
알루미늄 해양 구조물 
개발 및 매출발생
(특허 5건 취득)
신규고용
이행완료
투자및자금조달
일부이행
생산성향상
목표달성
재무건전성향상
목표달성
유형별기여도
과잉공급완화기여
※ 이해관계자 의견 : 의견 없음
기업명 : ㈜쿨스
대표자 : 김효열
사업재편 기간 : 2019년 7월 ∼ 2022년 6월
평가항목
평가
평가항목
평가
구조변경
물류사업 장비 매각 완료
사업혁신
스마트공장 관리 솔루션 
신제품 제공 및 지속적 
기술개발로 영업성과 발생
신규고용
이행완료
투자및자금조달
이행완료
생산성향상
미달성
재무건전성향상
미달성
유형별기여도
과잉공급완화기여
※ 이해관계자 의견 : 의견 없음
기업명 : 삼부강업㈜
대표자 : 이정석
사업재편 기간 : 2019년 4월 ∼ 2022년 6월
평가항목
평가
평가항목
평가
구조변경
기존 공장 운영 하에 절곡 
가공설비 투자 완료
사업혁신
농산물 선별기 시스템 
개발 완료 및 상용화 추진
신규고용
이행완료
투자및자금조달
일부이행
생산성향상
미달성
재무건전성향상
목표달성
유형별기여도
과잉공급완화기여
※ 이해관계자 의견 : 의견 없음