평가항목
                     평가기준                      평가내용 및 방법
 대분류       소분류
                                  표실적(10개 대표실적)과 기타 관련업무 공문 및 문서 등을 바
                                  탕으로 평가

                                  평가결과    양호   다소 양호   보통    다소 불량   불량
                                  점   수   1     0.9    0.8    0.7    0.6
                              ＊ 배점 x 해당점수 = 평가점수
                              ＊ 판정기준
                              - 양호 = 대부분 대표실적에 기술적 의견이 반영되었고 기타 관련
                                업무 공문 및 문서 등에 나타난 설계검토 내용이 매우 충실하며
                                적절히 조치·반영되었음.
                   (6점)       - 다소 양호 = 다수의 대표실적에 기술적 의견이 반영되었고 기타
                                관련업무 공문 및 문서 등에 나타난 설계검토 내용이 대체로 충
                                실하며 적절히 조치·반영되었음.
                              - 보통 = 일부 기술적 검토실적이 있으나 타 관련업무 공문 및 문
                                서 등에 나타난 설계검토 내용을 포함해 대체로 단순 검토에 집
                                중되어있으며 검토내용은 적절히 조치·반영되었음.
                              - 다소 불량 = 대표실적을 포함해 전체적인 검토내용이 단순검토
                                에 그치거나 타당성에 의미가 없고 일부 사례에서 검토내용의
                                반영여부를 판단하기 어려움.
                              - 불량 = 대부분의 검토내용이 단순검토에 그칠 뿐만 아니라 관련
                                자료의 작성이 양적, 질적으로 부실하거나 무성의하고 반영여부
                                를 판단하기 어려움.

                              §   건설사업관리자가 시공자의 시공계획(착공 및 진행단계별 해당
                                  공사의 세부계획 또는 계획변경 포함) 검토업무를 수행함에 있
                                  어 건설사업관리 업무수행지침에서 규정하고 있는 기본사항과
                                  시공 상의 문제 해결, 공사 품질 및 기타 성과를 향상시킬 수
                                  있는 기술적 검토를 충실히 수행하였으며, 해당 검토결과가 반
                                  영될 수 있도록 적절한 조치를 취하였는가를 평가
                              §   관련 서식에 의해 건설사업관리자가 제시한 시공계획 검토 대
                                  표실적(10개 대표실적)과 기타 관련업무 공문 및 문서 등을 바
                                  탕으로 평가

                                  평가결과    양호   다소 양호   보통    다소 불량   불량

                   ② 시공계획 검 점     수    1     0.9 0.8   0.7  0.6
                   토 및 조치의  ＊  배점 x 해당점수 = 평가점수
                            ＊ 판정기준
                   적정성 (6점) - 양호 = 대부분 대표실적에 기술적 의견이 반영되었고 기타 관련
                                업무 공문 및 문서 등에 나타난 시공계획 검토 내용이 매우 충
                                실하며 적절히 반영되었음.
                              - 다소 양호 = 다수의 대표실적에 기술적 의견이 반영되었고 기타
                                관련업무 공문 및 문서 등에 나타난 시공계획 검토 내용이 대체
                                로 충실하며 적절히 반영되었음.
                              - 보통 = 일부 기술적 검토실적이 있으나 타 관련업무 공문 및 문
                                서 등에 나타난 시공계획 검토 내용을 포함해 대체로 단순 검토
                                에 집중되어있으며 검토내용은 적절히 반영되었음.
                              - 다소 불량 = 대표실적을 포함해 전체적인 검토내용이 단순검토
                                에 그치거나 타당성에 의미가 없고 일부 사례에서 검토내용의
                                반영여부를 판단하기 어려움.
                              - 불량 = 대부분의 검토내용이 단순검토에 그칠 뿐만 아니라 관련
                                자료의 작성이 양적, 질적으로 부실하거나 무성의하고 반영여부
                                를 판단하기 어려움.


3.      시공 1) 시공자 시
                      ① 시공상세도 §   건설사업관리자가 건설사업관리 업무수행지침에서 규정하고 있는
     및 공      공관리에
                      의 검토 및 조    시공상세도 검토기준 및 내용을 충실히 준수하여 시공상세도 검토
     정관리      대한 관리               업무를 적절히 수행하였으며 해당 검토결과가 반영될 수 있도록
                      치의 적정성 (6
     (25)     업무의 적               적절한 조치를 취하였는가를 평가
                      점)
              정성 (16)



                                      - 25 -