제17218호                               관                       보                         2010. 3.19. (금요일)
        ○주차장 계획(변경)

    구         분           기정(㎡)                 변경(㎡)                            증감(㎡)                         비        고

    노외주차장                69,210.0               69,225.5                         증) 12.5                       47개소

    라) 단계별 조성계획(변경)

        구분                    면적(㎡)                구성비(%)                         조성기간(년)
                                                                                                                       비고
 기정           변경         기정              변경        기정             변경         기정                   변경

         계           8,938,560.7 8,938,777.2 100.0 100.0                         -                  -                  -

                                                                           ’02.6.24          ’02.6.24
 1단계         1단계     1,149,588.1 1,149,588.1       12.9           12.9                                         사업준공
                                                                          ~’08.10.31 ~’08.10.31
                                                                           ’02.6.24          ’02.6.24
 2단계         2단계       937,893.8    937,893.8      10.5           10.5                                         사업준공
                                                                          ~’08.6.30 ~’08.6.30
                                                                           ’02.6.24          ’02.6.24
3-1단계 3-1단계            684,952.7    684,952.7          7.7         7.7                                         사업준공
                                                                          ~’08.12.31 ~’08.12.31
                                                                           ’02.6.24          ’02.6.24
3-2단계 3-2단계            663,819.5    663,819.5          7.4         7.4                                         사업준공
                                                                          ~’09.3.31 ~’09.3.31
                                                                           ’02.6.24          ’02.6.24
3-3단계 3-3단계             93,289.7      93,289.7         1.0         1.0                                         사업준공
                                                                          ~’09.12.31 ~’09.12.31
                                                                           ’02.6.24          ’02.6.24          조성기간 및
4-1단계 4-1단계 1,304,282.4 1,205,294.0                14.6           13.5
                                                                          ~’10.6.30 ~’10.12.31                 면적변경
                                                                           ’02.6.24          ’02.6.24
4-2단계 4-2단계            345,919.8    345,919.8          3.9         3.9                                         사업준공
                                                                          ~’10.12.31 ~’10.12.31
                                                                           ’06.12.1          ’06.12.1
5-1단계 5-1단계            545,549.5    545,290.1          6.1         6.1                                         면적변경
                                                                          ~’10.12.31 ~’10.12.31
                                                                           ’06.12.1          ’06.12.1
5-2단계 5-2단계            478,253.0    535,855.4          5.3         6.0                                         면적변경
                                                                          ~’11.12.31 ~’11.12.31
                                                                           ’02.6.24          ’06.12.1
    -     5-3단계           -           40,877.9         -           0.4                                         단계신설
                                                                          ~’10.6.30 ~’11.12.31
                                                                           ’07.1.1            ’07.1.1          조성기간 및
 6단계         6단계     2,735,012.2 2,735,996.2       30.6           30.6
                                                                          ~’11.12.31 ~’15.12.31                면적변경

    마) 연차별 자금투자 계획(변경)
                                                                                                         (단위:년, 억원)

 구분       계       2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008              2009    2010       2011    2012       2013   2014        2015


    기정 12,910 2,452 1,700     917 1,008 1,022    945 1,124 1,444 1,506                792     -          -         -        -
계
    변경 12,910 2,452     755    15   56    54      52         50     258     333        74     175        362 1,547          993


                                                   50