제19402호                                              관                      보                        2018. 12. 18.(화요일)
3) 교통에 관한 계획(변경)
 가) 도로계획(변경)
  - (기정) 40개 노선, 6,768m (변경) 40개 노선, 6,771m
  ․일반도로 : (기정) 29개 노선, 6,441m (변경) 29개 노선, 6,444m
  ․보행자전용도로 : (기정) 11개 노선, 327m (변경) 11개 노선, 327m
 나) 노외주차장 계획(변경없음)
  - 7개소, 5,156㎡


4) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
                                                                                                                                         (단위 : 천㎡)
                                                                              연도별
  구         분          계                                                                                                                       비고
                                 2011       2012       2013        2014       2015          2016       2017            2018         2019
   용지보상                    569    -                9    -               210         345            4          1           -          -
            기정             569          2          2          2           1         18           193       281                70     -
 조성공사
            변경             569          2          2          2           1         18           53           73              292        125


5) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경)
 가) 연차별 자금투자계획(변경)
                                                                                                                                         (단위 : 억원)
                                                                       연차별계획
       구분              계                                                                                                                       비고
                                 2011       2012       2013        2014   2015   2016                  2017            2018         2019
            기정         8,119            9      101            8     2,103  3,516    863                 1,218             301        -
  사업비
            변경         8,119            9      101            8     2,103  3,516    958                   377             733          314


 나) 재원조달계획(변경없음)
  - 한국토지주택공사 자체자금

라. 사업시행기간(변경)
  - 기정 : 지구지정 고시일(2010년 05월 26일) ~ 2018년 12월 31일
  - 변경 : 지구지정 고시일(2010년 05월 26일) 〜 2019년 12월 31일

마. 토지이용에 관한 계획(변경)
 1) 총괄(변경)

                                                        면적(㎡)                                   적용비율(%)
                 구 분                                                                       전체              사업                            비고
                                             기정             변경          변경후
                                                                                     기정 변경 기정 변경
                 총계                          569,201          -           569,201 100.0 100.0          -           -
                       계                     525,158          -           525,158     92.3      92.3 100.0 100.0
                           소계                236,548          -           236,548     41.6      41.6   45.1        45.1
                       단독주택                   39,885          -            39,885         7.0    7.0    7.6         7.6
  공공
  주택    주택             공동주택                  153,278          -           153,278     26.9      26.9   29.2        29.2
  용지    건설
        용지
                       주상복합                   28,830          -            28,830         5.1    5.1    5.5         5.5         주거부분 70%미만


                   근린생활시설                     14,555          -            14,555         2.6    2.6    2.8         2.8


                                                                  175