제19684호                                                 관                          보                                     2020. 2. 7.(금요일)
 - 준 공        일 : 2021. 12. 31
    •    1단계 : (기정) 개발계획승인일(1995. 3. 18) ~ 2018년                                                    6월 30일
                      (변경) 개발계획승인일(1995. 3. 18) ~ 2018년 2월 22일(1단계 준공)
    •    2단계 : (기정) 개발계획승인일(1995. 3. 18) ~ 2019년 12월 31일
                      (변경) 개발계획승인일(1995. 3. 18) ~ 2021년 12월 31일
    • 3단계 : 개발계획승인일(1995. 3. 18) ~ 2021년 12월 31일(변경없음)
5. 사업의 개요(변경)
 가. 사업의 목적 : 서민주택건설에 필요한 저렴한 택지의 효율적 공급으로 의령 및 주변도시의 주
    택부족난 해소 및 지역균형개발 유도
 나. 수용인구 및 주택에 관한 계획(변경없음) : 게재생략
 다. 토지이용계획(변경없음) : 게재생략
 라. 집단에너지 공급에 관한 계획(변경없음) : 게재생략
 마. 교통에 관한 계획(변경없음) : 게재생략
 바. 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)
                                                                                                                                                 (단위 : ㎡)
  구분         계 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98~02 '09~10 '11                       '12        '13     '14     '15       '16        ‘17       ‘18         ‘19     ‘20       ‘21
용지 기정 815,812.9   -     -     -       -          -    145,297.0 37,349.0 66,104.0      -        -     437,037.9         -     -      130,025.0     -         -

보상 변경 815,812.9   -     -     -       -          -    145,297.0 37,349.0 66,104.0      -        -      8,960.9          -     -      193,863.0 298,951.0 65,288.0

조성 기정 815,812.9   -     -     -       -          -        -         -     100,600.0 57,000.0 91,150.0 161,316.0 155,554.9 120,167.0 43,341.0 43,341.0 43,343.0

공사 변경 815,812.9   -     -     -       -          -        -         -     100,600.0 57,000.0 45,570.0 45,570.0 8,970.9        -      258,695.0 197,262.0 102,145.0

        주) 1단계 : (당초) 2011~17년 (변경) 2011~18년 (전체 257,710.9㎡ 중 의령군 257.710.9㎡)
               2단계 : (당초) 2017~19년 (변경) 2019~21년 (전체 431,151.0㎡ 중 의령군                                                                            35,169.0㎡)
               3단계 : (당초) 2019~21년 (변경) 2019~21년 (전체 126,951.0㎡ 중 의령군                                                                                  627.0㎡)
6. 자금계획서(변경)
 가. 연차별 자금투자계획
                                                                                                                                           (단위 : 백만원)

                                                     당초                                                                     변경
         구분
                             합계           보상비             공사비                 기타             합계                  보상비              공사비             기타
         합계                 152,169       72,008          73,153              7,008         152,169              72,008           73,153          7,008
                소계           49,500       16,800          25,900              6,800          49,500              16,800           25,900          6,800
               2012년         14,200       12,300             -                1,900          14,200              12,300              -            1,900
               2013년         8,300        3,600           4,500                200           8,300                3,600            4,500           200
     1단계       2014년         7,100         500            3,500               3,100          7,100                500              3,500          3,100
    (2012~
    2018년)     2015년         8,000         400            6,700                900           8,000                400              6,700           900
               2016년         7,000          -             6,500                500           7,000                  -              6,500           500
               2017년         4,900          -             4,700                200           4,900                  -              4,700           200
               2018년              -         -                 -                 -               -                   -                -                 -
               소계           85,962        47,138          38,716               108          85,962               47,138           38,716           108
               2017년        47,138        47,100              -                38               -                   -                -                 -
     2단계
               2018년        24,756         38             24,683               35               -                   -                -                 -
    (2019~
    2021년)     2019년        14,068          -             14,033                35          47,138               47,100              -              38
               2020년           -            -                -                   -          24,756                 38             24,683            35
               2021년           -            -                -                   -          14,068                  -             14,033            35
                소계          16,707        8,070            8,537               100          16,707                8,070            8,537           100
     3단계       2019년         7,707        7,672              -                  35           7,707                7,672              -              35
    (2019~
    2021년)     2020년         5,000         398             4,567                35           5,000                 398             4,567            35
               2021년         4,000          -              3,970                30           4,000                  -              3,970            30


                                                                         96