관         보
                제15572호                                      2003.12.15. (월요일)
                려하여입지선정                       □추진경위및현황
                                               ○’01.10.17 국립과학관 부지공모 및 유치설명회
             □시도별로눀규모공립「전문과학관」건립
                                                개최
               ○각광역자치단체별로지역의역사산업문화
                                                -과천시등14개수도권지자체참여
                등과부합된주제중심의「전문과학관」을육성
                                               ○’02. 2.26 과천시가 유치 제안한 10만평 부지선
                -국립종합과학관이이미있는서울경기눀전
                                                정
                 과신규국립종합과학관을건립을추진하는
                                               ○’02. 6.25 국립과학관추진위원회규정 제정(눀통
                 씁호남지역은제외(6개)
                                                령령)
               ○시·도주도로추진하되, 정부가소요예산의
                                               ○’02.12.18 전시개념설계완료
                일부지원
                                               ○’03. 2.27 설계시공 일괄발주(Turn Key)방식
                -당해지역에연고가있는민간기업의적극적
                                                결정
                 참여와투자유도
                                              □향후계획
             □시·군·구별로중소규모공립「테마과학관」
                                               ○인·허가:개발제한구역관리계획변경’03. 12
               건립
                                               ○부지매입:부지매입착수’04. 2, 부지매입완료
               ○시·군·구주도로추진하되, 정부와시도가
                                                ’05. 3
                소요예산의일부지원
                                               ○건 축:입찰공고’04. 2, 착공 ’05. 2, 완공 ’
                -2012년까지23개(전국233개시·군·구중
                                                06. 6
                 10%)건립
                                               ○전 시:설계’03. 6〜’05. 3, 전시품 제작 ’05.
               ○국립종합과학관, 공립전문과학관과의연계운
                                                3〜’06. 8
                씁체제구축
                                               ○개 관:’06. 10.
             □향후계획
                                             〈참 고〉
               ○2012년까지 과학관 수가 100개(현재 56개)가
                                                    「테마과학관」건립사업진행사항
                될때까지지속확충
                                              □기본방향
           〈참 고〉
                                               ○지방에과학문화시설의확충을통해국민의과학
                   과천국립과학관건립사업개요
                                                기술에관한관심과이해를제고하고, 청소년들
            □기본방향
                                                에게과학기술에눀한꿈과희망을심어줌
             ○미래지향적인새로운개념의과학관으로건설
                                               ○지자체가추진하는과학관설립등을국가가적
               -「느끼는(feels-on)과학관」개념을지향
                                                극보조하여줌으로써지방의과학문화확산의계
             ○학과자연과환경이함께어우러진과학문화테
                                                기를제공하고, 지역경제활성화제고에기여
               마파크로조성
                                              □사업개요
            □사업개요
                                               ○사업명:지방과학문화시설확충사업
             ○위 치:경기도과천시과천동706번지일눀(서
                                               ○사업기간:1999년부터계속
               울눀공원앞)
                                               ○사업비:715억원(’02년까지 25억, ’04년 49억
             ○사업규모:부지7.4만평, 연건평 15천평(전시면
                                                원, ’05년 이후 641억원)
               적9천평)
                                               ○지원형태:지방자치단체 보조(기금보조비율
             ○사업기간:2002년〜2006년(5년)
                                                50% 이내)
             ○총사업비:3,018억원(과기부2,018억원, 경기도
                                               ○사업시행주체:지방자치단체
               1,000억원)
                                              □추진상황
             ○주요시설:전시시설, 교육연구시설, 수장시설,
                                               ○’99년〜’00년:눀전시민천문눀 건립지원 (10억
               기타시설
                                                원)
                                            122