제19159호                                        관                   보                  2017. 12. 22.(금요일)
   ◦ 변경
                                                                                                  (단위 : 년, 천㎡)
 구 분 계 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
    계 11,305 7,247 1,717 1,508 108 120 74 396 12 19 17 6 14 27 40
   1단계 7,009 4,747 1,125 988 71 78 - - - - - - - - -
용지 2단계
   3단계
       4,155 2,500 592 520 37 42 74 390 - - - - - - -
          18 - - - - - - 6 12 - - - - - -
보상 4단계    42 - - - - - - - - 19 17 6 - - -
   5단계    21 - - - - - - - - - - - 14 7 -
   6단계    60 - - - - - - - - - - - - 20 40
    계 11,305 - - 366 2,117 3,641 3,500 610 94 5 195 130 4 6 637
   1단계 7,409 - - 366 1,833 2,567 2,643 - - - - - - - -
조성 2단계 1,525 - - - 284 1,074 29 138 - - - - - - -
공사 4단계 1,394
   3단계           - - - - - 828 472 94 - - - - - -
         330 - - - - - - - - 5 195 130 - - -
   5단계     5 - - - - - - - - - - - 4 1 -
   6단계 642 - - - - - - - - - - - - 5 6370
 5) 연차별 자금투자계획 및 재원조달에 관한 계획
   ◦ 기정
                                                                                 (단위: 년, 억원)
 구 분 계 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  합계 93,968 28,429 8,044 8,232 8,146 6,019 10,355 9,703 5,082 2,688 1,422 975 46 41 4,786
    계 43,157 26,920 6,358 4,443 3,121 260 1,682 331 4 6 7 1 6 6 12
용 2단계 42,331784 26,-920 6,3-58 4,4-43 3,1-21 260- 1,6-82 331- -- -- -- -- -- -- --
   1단계
지 3단계 4 - - - - - - - 4 - - - - - -
비 4단계     14 - - - - - - - - 6 7 1 - - -
   5단계 6 - - - - - - - - - - - 6 - -
   6단계 18 - - - - - - - - - - - - 6 12
    계 50,811 1,509 1,686 3,789 5,025 5,759 8,673 9,372 5,078 2,682 1,415 974 40 35 4,774
개 2단계 25,
   1단계     095 1,509 1,686 3,789 4,815 5,438 7,227 631 - - - - - - -
       14,839 - - - 210 321 1,446 8,741 4,121 - - - - - -
발 3단계 957 - - - - - - - 957 - - - - - -
비 4단계   5,071 - - - - - - - - 2,682 1,415 974 - - -
   5단계 40 - - - - - - - - - - - 40 - -
   6단계 4,809 - - - - - - - - - - - - 35 4,774
   ◦ 변경
                                                                                (단위: 년, 억원)
 구분 계           2006    2007    2008    2009    2010 2011 2012       2013    2014    2015    2016 2017 2018 2019
 합계 93,968     28,429   8,044   8,232   8,146   6,019 10,355 9,703   5,082   2,688   1,422   975 34 53 4,786
   계 43,157    26,920   6,358   4,443   3,121    260 1,682 331         4       6       7       1 4 8 12
  1단계 42,784   26,920   6,358   4,443   3,121    260 1,682 -           -       -       -      - - - -
용 2단계 331         -       -       -       -       - - 331              -       -       -      - - - -
지 3단계 4           -       -       -       -       - - -                4       -       -      - - - -
비 4단계 14          -       -       -       -       - - -                -       6       7       1 - - -
  5단계 6           -       -       -       -       - - -                -       -       -      - 4 2 -
  6단계 18          -       -       -       -       - - -                -       -       -      - - 6 12
   계 50,811     1,509   1,686   3,789   5,025   5,759 8,673 9,372    5,078   2,682   1,415   974 30 45 4,774
  1단계 25,095    1,509   1,686   3,789   4,815   5,438 7,227 631        -       -       -      - - - -
개 2단계 14,839      -       -       -      210     321 1,446 8,741     4,121     -       -      - - - -
발 3단계 957         -       -       -       -       - - -               957      -       -      - - - -
비 4단계 5,071       -       -       -       -       - - -                -     2,682   1,415   974 - - -
  5단계 40          -       -       -       -       - - -                -       -       -      - 30 10 -
  6단계 4,809       -       -       -       -       - - -                -       -       -      - - 35 4,774
 6) 기타 관계기관 의견 및 이의 반영여부 등에 관한 구체적인 사항은 개발계획변경 승인서와 같음
    : 게재생략
                            72