제19870호                                      관                        보                   2020. 11. 5.(목요일)
                                                                   투자일정
         구분                수량                                                                                   비고
                                                     기정                               변경
  상수도인입관로(km)              4.50                          기업도시 준공 시까지                                      송수관, 배수관
   광역상수도(km)               20.0                          기업도시 준공 시까지                                            인입관로
     배수지(톤)                8,000                         기업도시 준공 시까지
※ 시행주체 : 지자체 + 사업시행자 (국고 지원, 개발이익 등)
 ㅇ 구역 내(변경)

                                                             수량
          구분                                                                                                비고
                                            기정                               변경
          도로                             54.826km                          52.454km                     폭원 : 6~25m
   상수도            관로                       52,082m                         50,419m                        D80~D500
               우수관로                        74,274m                         71,846m                       D300~D1,200
   하수도
               오수관로                        48,260m                         46,353m                        D80~D800
   중수도            관로                                     18,719m                                          D80~D500
         하수처리장                                         16,000톤/일
         폐기물처리장                                          30,800㎥

※ 비용부담 : 사업시행자
5) 연차별 자금 투자계획(변경)
<기정>
                                                                                           (단위 : 억원, 불변가격 기준)
    구분            합계               2007~16               2017                 2018               2019             2020
  토지매입비           3,107              2,887                196                   -                 24                 -
   조사비             233                226                    7                  -                 -                  -
   설계비             375                184                    55                55                 81                 -
   공사비            8,091              2,987                943                 1,179              1,201            1,781
  일반관리비            283                105                    33                41                 42                 62
   기타경비            259                246                    13                 -                 -                  -
     계            12,348             6,635               1,247                1,275              1,348            1,843
<변경>
                                                                                            (단위 : 억원, 불변가격 기준)
    구분            합계          2007~19           2020              2021        2022         2023    2024  2025
  토지매입비           3,107            3,107          -                -           -            -              -              -
   조사비             233             233            -                -           -            -              -              -
   설계비             368             223            26               29          29          33              28             -
   공사비            7,956            3,803         971              557          637         637            737          614
  일반관리비            278             133            34               19          22          22              26            22
   기타경비            259             259            -                -           -            -              -              -
     계            12,201           7,758        1,031             605          688         692            791          636

라. 개발기간(변경)
ㅇ 기정 : 2006.12~2020.12 (시설공사 2011.1~2025.12)
ㅇ 변경 : 2006.12~2025.12 (시설공사 2011.1~2030.12)

마. 사업체의 설치 및 이전계획(변경)


                                                        13