제00000호                                            관                     보                              2021. 00. 00.(0요일)
4) 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경)

   - 기정
                                                                                                                           (단위 : 천㎡)

                                                               연 차 별 계 획
 구분        계                                                                                                                    비고
                   2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

용지보상      2,035      2     1,296        553          82      100      2        -           -         -           -        -     -

조성공사      2,035      23        5         27         114      347     641       573        73         13          -        219   -

   - 변경
                                                                                                                           (단위 : 천㎡)

                                                               연 차 별 계 획
 구분        계                                                                                                                    비고
                   2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년

용지보상      2,035      2    1,296    553        82       100      2     -      -       -         -           -         -     -    -

조성공사      2,035     23     5       27         114      347     641   573     73      13        80          80        30   29    -

 5) 연차별 자금투자 계획 및 재원조달에 관한 계획(변경)
   - 기정
                                                                                                                           (단위 : 억원)

                                                               연 차 별 계 획
  구분       계                                                                                                                    비고
                   2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

 사업비      24,488    669    9,326     4,373          1,476    2,087   1,624   1,044    1,258          860        1,000     771   -


   - 변경
                                                                                                                           (단위 : 억원)

                                                                연 차 별 계 획
  구분        계                                                                                                                   비고
                   2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년

 사업비      24,488    669   9,326 4,373 1,476 2,087 1,624 1,044 1,258                  860       620        383     642     126   -

   ○ 재원조달계획 : 사업시행자 자체자금


라. 사업시행기간(변경)
   - 기정
       · 1단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2018년 06월 30일
       · 2단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2019년 12월 31일
    · 3단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2021년 12월 31일
   - 변경
       · 1단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2018년 06월 30일
       · 2단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2019년 12월 31일
       · 3단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2021년 12월 31일
       · 4단계 : 개발계획 승인일(2010년 07월 14일) ~ 2023년 12월 31일

                                                             - 3 -