제17999호                                    관                   보                       2013. 4. 19.(금요일)
 구 분 ‘04년 ‘05년 ‘06년 ‘07년 ‘08년 ‘09년 ‘10년 ‘11년 ‘12년 13년 14년
용지보상면적 327     -     -     1   -   -   -    -    -   -   -
조성공사면적 660 1,071 1,059 1,055 869 458 236 254 254 218    73
  1-1단계   -    -     -     -   -   -   -    -    -   -   -
  1-2단계   -    -     -     -   -   -   -    -    -   -   -
  1-3단계   1    -     -     -   -   -   -    -    -   -   -
  1-4단계   7    3     3     3   -   -   -    -    -   -   -
  1-5단계  42   17    18    17   -   -   -    -    -   -   -
  2-1단계 218 218 218       55   -   -   -    -    -   -   -
  2-2단계  15   15    15     3   4   1   -    -    -   -   -
  2-3단계  21   21    21     5   5   1   -    -    -   -   -
  2-4단계  46   46    46    11  12   3   -    -    -   -   -
  3-1단계   -    -     -     -   -   -   -    -    -  12  27
  3-2단계  80   60    60    60  60  60  24   30   30  15  15
  3-3단계  40 150 150 343 387 169        -    -    -   -   -
  3-4단계 118 329 317 322 231 129 122 129 129 128          -
  3-5단계  72 212 211 236 170       95  90   95   95  63  31
※ 용지보상은 단계별 구분 없이 일괄보상계획임
 3) 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경)
   가) 연차별 자금투자계획
  - 기정                                                                                                  (단위:백만원)
 구분    계          ‘94        ‘95        ‘96        ‘97        ‘98        ‘99        ‘00       ‘01       ‘02        ‘03
사업비 3,013,907      31,842    412,172    107,996    172,585    131,288    192,680     71,615    65,431   113,462    151,485
용지보상 681,489        1,108    375,451     60,480      67,519     24,805     38,089     4,158     1,396     23,206     18,015
조성공사 2,332,418     30,734     36,721     47,516    105,066    106,483    154,591     67,457    64,035     90,256   133,470
 1-1단계 260,961     28,749     31,956     37,946      42,036     47,336     72,938         -         -          -          -
 1-2단계  33,386      1,522      1,931      2,698       3,221      3,899      7,174     3,192     2,772      3,310      3,667
 1-3단계   2,031          -        233        278         310        351        551       308         -          -          -
 1-4단계  63,732        170        953      2,416       3,415      4,709     10,962     3,360     2,558      3,585      4,266
 1-5단계 110,233        293      1,648      4,178       5,906      8,145     18,959     5,812     4,425      6,201      7,379
 2-1단계 661,224          -          -          -      35,562     26,300     26,124    31,704    33,580     42,655     58,167
 2-2단계  31,917          -          -          -       1,242        806        797     1,060     1,148      1,576      2,306
 2-3단계  44,245          -          -          -       1,721      1,117      1,105     1,470     1,592      2,184      3,197
 2-4단계 173,038          -          -          -       6,732      4,368      4,323     5,747     6,226      8,542     12,502
 3-1단계  53,197          -          -          -           -          -        716       890       719      1,302      2,402
 3-2단계 115,185          -          -          -         626      1,206      1,396     1,775     1,405      2,666      5,049
 3-3단계       -          -          -          -           -          -          -         -         -          -          -
 3-4단계 783,269          -          -          -       4,295      8,246      9,545    12,139     9,609     18,235     34,536
 구분    ‘04         ‘05        ‘06        ‘07        ‘08        ‘09        ‘10       ‘11       ‘12        ‘13        ‘14
사업비 224,503        177,698    248,552    348,105     86,405     80,494     69,385   121,740    63,617     49,298     95,110
용지보상     34,473      1,667      5,897      6,695      6,695      6,695      6,696         -         -          -          -
조성공사 190,030       176,031    242,655    341,410     79,710     73,799     62,689   121,740    63,617     49,298     95,110
 1-1단계        -          -          -          -          -          -          -         -         -          -          -
 1-2단계        -          -          -          -          -          -          -         -         -          -          -
 1-3단계        -          -          -          -          -          -          -         -         -          -          -
 1-4단계    5,687      6,344      6,871      6,180      2,257          -          -         -         -          -          -
 1-5단계    9,837     10,974     11,884     10,688      3,903          -          -         -         -          -          -
 2-1단계   81,470     65,345      8,460    161,857          -          -          -         -         -          -          -
 2-2단계    3,403      2,644      4,203      7,187      3,354      2,191          -         -         -          -          -
 2-3단계    4,717      3,665      5,826      9,963      4,650      3,037          -         -         -          -          -
 2-4단계   18,449     14,333     22,785     38,966     18,186     11,877          -         -         -          -          -
 3-1단계    3,764      4,112      5,219      5,995      4,530      4,710      4,710     4,710     4,710      4,708          -
 3-2단계    7,998      8,752     11,149     12,828      9,655     12,603      8,016    10,020    10,020     10,021          -
 3-3단계        -          -          -          -          -          -          -         -         -          -          -
 3-4단계   54,705     59,862     76,258     87,745     33,174     39,381     49,963   107,010    48,887     34,569     95,110
                                                      44