四川省彭州市人民法院
民 事 判 决 书
(2018)川0182民初796号
原告：虎丽娟，女，回族，1985年10月18日出生，住四川省彭州市。
被告：彭州市天彭镇一品居室内装饰装修设计服务部，住所地：彭州市天彭镇国泰西路116号11栋1层。
经营者：全仕超，男，汉族，1987年1月6日出生，住四川省彭州市。
原告虎丽娟与被告彭州市天彭镇一品居室内装饰装修设计服务部装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年2月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告虎丽娟，被告彭州市天彭镇一品居室内装饰装修设计服务部的经营者全仕超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：判决解除双方签订的装修工程施工合同，被告赔偿原告79000元。事实与理由：原、被告于2016年11月3日签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，由被告承包原告所有的位于彭州市某小区房屋的装修，工程承包方式为被告方包工、包全部辅料及主材，合同价款为60000元，合同约定于2017年2月4日竣工。签订合同后原告先后支付了61000元装修款，被告却未按照合同约定按时完成装修工程，至2017年10月，仍还有大部分工程未完成。在双方协商下，原被告于2017年10月13日签订了补充协议，约定被告于2017年10月31日完工，如逾期则一次性补偿原告79000元，合同终止。现补充协议约定的完工期限早已届满，在原告的一再催促下，装修工程仍无明显进展，由于被告拖延工程，导致原告在外租房，造成了经济损失，故起诉至人民法院。
被告辩称，1、2017年年底主要装修已经完成，墙纸部分因原告不让我方施工，所以没有贴，但该责任在于原告；2、双方签订合同是事实，在合同履行当中，工程量增大加上装修材料价格上涨导致被告没有按期装修完毕。2016年11月底交的定金是事实，但是由于原告装修贷款，是在2017年2月份过了年之后才开始装修的，签了合同之后我答应了原告按期弄完。
本院经审理认定事实如下：2016年11月3日，原、被告签订了《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，约定原告将其房屋承包给被告进行装修，工程造价为60000元，采用包工、包全部辅料，以及主材的方式进行承包，工期为2016年11月4日至2017年2月4日，并约定了工程款支付方式以及违约责任等内容。2016年12月9日，原告向被告支付了装修款36000元，2017年3月6日，原告向被告支付了装修款15000元，2017年7月22日，原告向被告支付了装修款10000元，共计向被告支付了装修款61000元。2017年10月13日，原、被告签订了《补充协议》，被告承诺在2017年10月31日前全部完工（除扶手以外，扶手在11月25日前完成），工程验收合格，原告付尾款1000元，一年后防水和基础装修没问题，原告再付尾款1000元，如有逾期，就一次性补偿原告79000元，且合同终止。2018年1月28日，被告为原告安装完毕扶手，因被告一直未按期装修完工，原告拒绝被告继续为其安装墙纸，且2016年10月23日，原告的丈夫李业志与余贞建签订了《住房出租合同》，约定每月租金为600元，从2017年2月24日至2018年4月23日期间的原告租赁房屋的租金共计8400元。
上述事实，有原告提交的收据、装修装修合同及补充协议、家装预算表、照片两张、《住房出租合同》及收条、结婚证以及原、被告的当庭陈述在卷为凭，上列证据经当庭举证，因具有证据的真实性、关联性、合法性及证明力，本院予以采信。关于被告提交的通话录音，该录音当事人并非原告，与本案无关，本院不予采信；关于被告提交的微信聊天记录，本院认为，该记录是原、被告双方就装修价款进行协商，不能证明被告所述已经完成全部装修项目，故对该份证据，不予采信。
本院认为，本案为装饰装修合同纠纷，原、被告之间的装饰装修合同系双方的真实意思表示，且不违反国家法律、法规的相关规定，属于合法有效的合同，故原、被告双方应当按照合同的约定履行各自的义务。合同履行过程中，由于被告未按约定按期完工已经构成违约，原告依据双方签的《补充协议》约定要求解除合同，符合法律规定，本院予以支持。合同解除时间为本案起诉状副本送达被告之日，即2018年3月7日。
因被告违反《补充协议》的约定，未按期完成装修，被告应当向原告支付违约金，关于违约金的数额，双方约定若被告逾期，就一次性补偿原告79000元，现被告请求对违约金进行调整。本院认为，合同约定的装修款共计63000元，双方约定的79000元明显不合理，根据违约金的补偿为主，惩罚为辅原则，违约金应当根据原告的实际损失，综合考虑合同的履行情况、被告的过错程度，合理确定。
关于原告的实际损失，原告主张因被告未按期完成装修，导致原告在外租房居住产生租金损失8400元，该项损失有原告提供的租赁合同、收条证明，本院予以支持；而原告主张被告未做墙面基层处理、封阳台、墙纸的项目，原告自行完成封阳台和贴墙纸，原告未举出其完成封阳台和贴墙纸的费用，原告的该主张缺乏证据支撑，原告应当承担举证不能的不利责任；关于墙面基层处理，本院认为，墙面基层处理系隐蔽工程，原告未提供证据证明被告没有对墙面进行基层处理，也未提供证据证明其在诉讼前提出过异议，且被告对此予以否认，故原告的该主张，于法无据，本院不予支持。关于合同的履行情况，本院认为，被告虽然未按期完成装修，但被告实际上已经基本完成了合同约定的装修内容，被告已经履行了大部分合同义务。综合以上因素，本院酌定被告应当向原告支付违约金10000元。
关于被告辩称未按期完工系因工程量增加和变更，装修材料价格上涨，且被告已经实际完成装修，不应当赔偿原告损失的意见，本院认为，被告未举证证明在《补充协议》签订后，增加或变更了工程，应当承担举证不能的不利后果，且装修材料价格上涨系一般经济风险，被告的该意见于法无据，本院不予采纳。
综上所述，对原告要求解除双方签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》的诉讼请求，本院予以支持；对原告要求被告赔偿违约金的诉讼请求，本院予以部分支持，对过高部分，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条第二款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条第二款的规定，判决如下：
一、确认虎丽娟与彭州市天彭镇一品居室内装饰装修设计服务部签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》于2018年3月7日解除；
二、彭州市天彭镇一品居室内装饰装修设计服务部于本判决生效之日起十日内支付虎丽娟违约金10000元；
三、驳回虎丽娟的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费888元，由被告彭州市天彭镇一品居室内装饰装修设计服务部负担（本案诉讼费已由原告垫付，被告在支付原告上述款项时一并给付原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
审判员 何 倩
二〇一八年四月九日
书记员 尹茂凡
彭州市人民法院
自觉履行生效法律文书告知书
依照法律规定，裁判文书生效后，有履行义务的单位或个人应当及时履行裁判文书确定的义务，拒不履行的，权利人有权自裁判文书生效或规定的履行期间届满之日起二年内申请执行，人民法院将依法登记立案强制执行。
一、生效裁判文书的种类：发生法律效力并具有给付内容的民事判决书、裁定书、调解书、支付令和刑事判决书、裁定书及行政判决书、裁定书；仲裁机构做出的裁决书、调解书和仲裁机构提交法院作出的财产保全裁定书；公证机关制作的依法赋予强制执行效力的债权文书。
二、有履行义务的单位或个人必须按照生效法律文书指定的期限、方式、数额等给付内容及时正确的履行。
三、有履行义务的单位或个人不履行生效法律文书确定的义务，案件进入执行程序后，对被执行人将产生以下法律后果：
1.被限制出境。
2.被限制高消费。被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：
（1）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；
（2）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；
（3）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；
（4）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；
（5）购买非经营必需车辆；
（6）旅游、度假；
（7）子女就读高收费私立学校；
（8）支付高额保费购买保险理财产品；
（9）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。
被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施上述消费行为。
3.被纳入失信被执行人名单。被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的，将被纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒。具体惩戒措施有：
（1）公之于众。失信被执行人信息被列入最高人民法院失信被执行人名单库，以及通过当地报纸、广播、电视、网络、新闻发布会、法院公告栏或其他方式向社会予以公布。
（2）限制日常经营。政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等将对失信被执行人在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面予以限制。
（3）征信系统记录。在征信系统中对失信被执行人予以记录，限制贷款、办理个人信用卡等。
（4）任职资格限制。失信被执行人不得担任国企高管、事业单位法定代表人、金融机构高管、社会组织负责人、党代表、人大代表和政协委员，不得招录（聘）为公务人员、入党、入伍；失信被执行为人为公职人员的，失信情况作为其评先、评优、晋职晋级的重要参考。
（5）荣誉或授信限制。
（6）特殊市场交易限制。失信被执行人不得从事不动产交易、国有资产交易；不得使用国有林地、草原及利用其他国有自然资源。
4.被强制执行并承担相关费用。
5.支付执行费，并加倍支付迟延履行期间的债务利息。
6.被罚款、拘留或追究刑事责任。被执行人或其他人拒不履行生效法律文书的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。行为人系单位的，由其主要负责人或者直接责任人员承担上述责任。
为避免承担上述法律后果，当事人应当自觉履行生效法律文书确定的义务或与对方当事人协商处理。
-1-